山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁0112民初8811号 原告：明安宁，男，1988年5月10日出生，汉族，住济南市。 被告：张胜国，男，1971年11月14日出生，汉族，住山东省肥城市。 原告明安宁与被告张胜国装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月12日立案后，依法适用简易程序，于2019年11月28日公开开庭进行了审理。原告明安宁到庭参加诉讼，被告张胜国经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 明安宁向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令张胜国给付明安宁装修款项20000元，并赔付明安宁因装修逾期支付的额外三个月房租4500元；2、本案诉讼费由张胜国承担。事实和理由：2019年3月3日，明安宁与张胜国就位于济南市历城区中新锦绣天地小区中苑二区6号楼x单元xx室的装修工作达成口头协议，根据双方约定张胜国应于2019年3月初开始房屋装修工作，并按照正常房屋装修期限在2-3个月内装修完毕。4月中旬，张胜国受明安宁委托确定山东品墅家具有限公司定制衣柜、橱柜，并全权负责过程费用的谈判及支付事宜。根据张胜国要求，明安宁于2019年4月30日、5月14日先后分两次向张胜国支付衣柜橱柜预付款，尾款20000元整，但张胜国并未将两笔专用款项支付给家具生产厂家。由于迟迟未收到货款，品墅家具在2019年6月1日生产完成定制的衣柜橱柜后，拒绝提供安装服务。2019年6月-8月期间，明安宁与品墅家具先后通过电话、微信、催告函、律师函等多种形式要求张胜国支付定制家具款项，但张胜国一拖再拖，未能支付，导致家具安装工作拖期接近三个月，明安宁需额外延长支付租房费用。2019年8月23日，明安宁与山东品墅家具有限公司就其定制的衣柜橱柜后续工作达成一致意见，由明安宁直接向品墅家具支付家具货款，品墅家具完成后续制作、安装及质保服务。请求法院依法查明事实，公证裁决，维护明安宁的合法权益。 张胜国未到庭，亦未答辩。 明安宁围绕诉讼请求依法提交了证据：1、衣柜橱柜预付款、尾款转账记录微信截图，2、2019年6月19日明安宁与张胜国手机通话录音整理文字，3、催告函、律师函打印件，4、明安宁与张胜国的微信聊天记录截图打印件，5、民用家具定制合同、微信转账记录、手机建设银行转账记录，6、租赁合同、房租租金支付微信截图。根据明安宁陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年3月3日，明安宁与张胜国口头约定由张胜国对济南市历城区中新锦绣天地小区中苑二区6号楼x单元xx室的房屋进行装修。明安宁于2019年4月10日向张胜国微信转账1万元（备注：衣柜橱柜预付款），于2019年5月14日向张胜国微信转账1万元（备注：衣柜橱柜尾款）。此外，明安宁自述还向张胜国转账支付2万元的装修款和屋门预付款，向微信名为“栖梦装饰xxx”的装修工人支付明乳胶漆自流平人工费3000元。 2019年6月19日，明安宁与张胜国的通话记录显示：“明：……但是口头约定的，两个月、三个月基本完成装修的，口头约定也是有法律效力、受法律保护的。张：这个事怨我……这个事确实不是你们的原因。明：……我给您打过衣柜橱柜预付款1万元、尾款1万元，一共2万元，您收到了吧？张：对。我说了，你这边不欠钱。我给栾辉说了，业主把钱都打过来了，客户不欠钱。我给厂家讲明白了，是我这边挪用了，我以为我这边干的活结账快，没想到因为停水延误了十多天。明：……从家具完成到现在已经给你一个多月的时间来处理这个问题，但现在还是没解决。张:一个月了，从6月1号开始，我当时记得说是6月1号来给安装的。……明：……给我一个保证时间，工人能到我们家开始衣柜橱柜的安装。张：这样吧，最晚不可能超过25号。” 2019年7月6日，明安宁通过微信向张胜国发送发送履行装修义务催告函，内容载明：“致满堂红装修公司/张胜国：……经与衣柜橱柜厂家沟通，对方告知我，其已于6月1日完成衣柜橱柜的生产制作，因未收到尾款，无法提供后续安装服务。……对于本房屋的装修工作及衣柜橱柜款项支付事宜，鉴于贵公司/你一直没有拿出切实可行的解决办法现本人正式函告你方，贵公司/你应于2019年7月11日前向衣柜橱柜厂家结清全部款项，并于2019年7月16日前完成衣柜橱柜安装工作及其他装修收尾工作。逾期，本人将视为贵公司/你构成根本违约，并通过法律手段，依法追究贵公司/你的违约责任。望慎重考虑前述事宜，尽快履行合同义务。”2019年7月15日，明安宁通过微信向张胜国发送山东建檩律师事务所出具的律师函，内容载明：“……贵方应于2019年7月15日前向衣柜橱柜厂家结清全部款项，并于2019年7月20日前完成衣柜橱柜安装工作及其他装修收尾工作。逾期，本所将视为贵方构成根本违约，并通过法律手段，依法追究贵方的违约责任。贵方私自将装修款项挪作他用，已构成诈骗行为，必要时，本所将诉诸公安机关，维护我当事人的合法权益。望慎重考虑前述事宜，尽快履行合同义务。”张胜国于当日微信回复：“我明天想办法给你弄，不是耍赖，我有责任，只能说对不起。” 因张胜国一直未向山东品墅家具有限公司（以下简称品墅公司）支付衣柜橱柜定制款，品墅公司未提供安装服务。2019年8月26日，明安宁与品墅公司签订民用家具定制合同，合同约定：双方共同承担由张胜国失信导致的损失，由明安宁直接向品墅家具支付协议货款，品墅家具完成后续制作、安装及质保服务，后期由明安宁通过合法渠道、合理方式向张胜国追索其失信行为造成的损失；合同金额1万元，合同签订后，需方支付家具预付款8500，安装完成需方验收通过后，支付家具尾款1500元。合同签订后，品墅公司于2019年10月1日将衣柜橱柜安装完毕，明安宁按约支付品墅公司栾辉1万元。房屋装修期间，明安宁租赁案外人李光杰房屋用于居住，明安宁通过微信向李光杰分别转账3300元（备注：8910三月房租），转账2200元（备注：11.12月房租），转账600元（备注：暖气费）。 本院认为，明安宁与张胜国订立口头装饰装修合同，系双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按照合同约定诚信履约，否则应承担违约责任。明安宁向张胜国支付衣柜橱柜款2万元，双方约定于2019年6月1日进行安装，因张胜国未将涉案衣柜橱柜款支付给家具制作方品墅公司，衣柜橱柜未能如期安装。明安宁在多次催促无果情况下与品墅公司签订民用家具定制合同另行支付家具款项，并于2019年10月1日将衣柜橱柜安装完毕。明安宁主张张胜国返还衣柜衣橱款2万元，事实清楚，证据充分，本院予以支持。因张胜国违约造成衣柜橱柜安装拖延至2019年10月1日，影响明安宁居住使用，明安宁主张张胜国赔偿三个月租金损失，系其合理的损失范围，因明安宁三个月租金实际支出数额为3300元，故本院部分支持明安宁租金损失3300元。张胜国经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃了答辩及举证、质证权利，应承担相应的法律后果。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、张胜国于本判决生效之日起十日内返还明安宁衣柜橱柜款2万元； 二、张胜国于本判决生效之日起十日内赔偿明安宁租金损失3300元； 三、驳回明安宁的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取206元，由张胜国负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审判员 杨 华 二〇一九年十二月十一日 书记员 李美霞