陕 西 省 西 安 市 长 安 区 人 民 法 院 陕 西 省 西 安 市 长 安 区 人 民 法 院 民 事 判 决 书 (2019)陕0116民初15252号 原告：樊海英，女，汉族，1975年11月20日出生，户籍地西安市雁塔区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托诉讼代理人：李志东，陕西长华律师事务所律师。原告：陈宪冬，男，汉族，1972年1月28日出生，户籍地西安市雁塔区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托诉讼代理人：李志东，陕西长华律师事务所律师。被告：西安富华实业有限公司，住所地西安市，统一社会信用代码91610138797473437A。法定代表人：单翠翠，该公司总经理。委托诉讼代理人：鲁敏，陕西金镝律师事务所律师。委托诉讼代理人：周冰，陕西金镝律师事务所律师。原告樊海英、陈宪冬与被告西安富华实业有限公司（以下简称富华公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月29日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈宪冬及二原告之共同委托诉讼代理人李志东、被告富华公司之委托诉讼代理人鲁敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告樊海英、陈宪冬共同向本院提出诉讼请求：1.判令被告继续履行合同，并赔付二原告迟延收房的违约金共计12130.6元；2.判令被告承担本案诉讼费。后，原告变更第一项诉讼请求为判令被告赔付二原告迟延收房的违约金共计12130.6元（按总房款391315元的日万分之一，自2018年11月1日计算至2019年9月10日）。事实和理由：2017年10月28日，二原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定二原告购买富华大厦2幢2单元11层21107号房屋一套，总价款391315元，合同约定交房时间为2018年10月31日前。2017年10月11日至2018年10月17日期间，二原告分四次向被告支付首付款共计201315元，并向银行贷款支付被告190000元。现因被告的原因，二原告不能收房并合法入住，遂诉至法院，要求被告承担违约责任。被告富华公司认可其迟延交房的事实及原告主张的迟延交房的违约金的计算标准，但对二原告主张的计算违约金的期间不认可，同时辩称：一、涉案房屋系商业用房，已符合合同约定的交付条件，即该商品房经设计、勘察、施工、监理、开发五个单位验收合格且取得房屋测绘报告即可交付。涉案房屋于2019年4月1日前取得房屋测绘报告，于2019年4月1日取得建设工程竣工规划验收合格证，于2019年4月16日完成竣工验收，至此涉案房屋已具备交付条件，被告已于2019年4月17日电话通知二原告收房，但二原告拒绝收房，故不属于被告违约；二、涉案房屋于2016年5月4日开工，因施工期内政府政策、天气等不可抗力因素，被迫停工，导致施工延期，从而导致迟延交房，不属于被告违约。综上，请求驳回二原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2017年10月28日，二原告（买受人）与被告（出卖人）签订《商品房买卖合同》（以下简称合同），约定二原告购买被告开发建设的富华大厦2幢2单元11层21107号房，房屋规划用途为办公，总价款391315元。该合同第七条约定，“……（二）买受人采取下列第3种方式付款：1.一次性付款。……3.贷款方式付款：商业贷款。买受人应当于2017年10月24日前支付首期房价款人民币201315元（大写贰拾万零壹仟叁佰壹拾伍元整）。余款人民币190000元（大写壹拾玖万元整）向渤海银行申请贷款支付……”。合同第九条约定，“该商品房交付时应当符合下列第1、2、3项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告；3.该商品房经设计、勘察、施工、监理、开发5单位验收合格且取得房屋测绘报告即可交付，竣工验收备案证明不作为交付必要条件，但出卖人有义务在取得该证明文件后立即告知买受人或向买受人公示。”合同第十一条约定，“（一）出卖人应当在2018年10月31日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前60日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。……”。合同第十二条约定，“除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理。……（2）逾期超过180日后，……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之1的违约金。2.买受人按本合同第七条第一款第（二）项约定的第3种方式支付房价款的，本条约定的‘全部房价款’系指买受人支付的购房首付款与买受人累计向按揭银行已偿还的房屋贷款本金之和”。合同附件十二补充协议第一条关于房屋交付的补充协议约定：“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2.因国家政策调整或政府行为造成工期延期或遭遇影响正常施工的风、雨、雪天气及停水、停电等非出卖人所能控制的原因造成工程延期（以监理公司工地记录和出具的证明文件为依据）；3.因买受人提出经出卖人同意的工程设计变更引起的延期交付或者因买受人未按约定支付购房款或违约金，出卖人据其逾期支付的时间同等顺延。……”。合同签订后，二原告向被告支付了首付款201315元，并申请银行按揭抵押贷款支付被告190000元。2018年10月20日，被告向业主发出逾期交房通知书，称为引入天然气，公司正组织配合消防验收事项，交房时间需要顺延，变更为2018年11月20日至2019年1月30日，具体交房细则短信通知各位业主。2018年11月21日，被告向业主发出逾期交房公告，称因富华大厦部分验收手续未办理齐全，暂停一切收房相关事宜，具体交房时间另行通知。另查明，被告的富华大厦建设项目于2019年4月1日获得建设工程竣工规划验收合格证，于2019年4月16日完成工程质量竣工验收，于2019年7月29日获得竣工验收备案表，于2019年10月18日取得西安市XX户表。至今，被告未书面通知二原告收房。因被告逾期交房，二原告遂诉至本院，要求被告按照总房款391315元的日万分之一支付自2018年11月1日起至2019年9月10日的违约金共计12130.6元。庭审中，被告称其已于2019年4月17日电话通知二原告收房，但未能提供证据证明，二原告亦予以否认，截至法庭辩论终结时，二原告尚未收房。因双方分歧较大，本案未能调解。上述事实有当事人陈述、商品房买卖合同、专用收款收据、按揭抵押借款合同、个人贷款借据、逾期交房公告、逾期交房通知书、建设工程竣工规划验收合格证、竣工工程质量验收记录、工程质量监督报告、建设工程消防验收意见书、建设工程竣工验收备案表、房产测绘成果报告、西安市XX户表等在卷佐证，已经庭审质证，足以认定。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律的强制性规定，应属合法有效，对双方当事人均有约束力，原、被告应按照合同约定全面履行各自义务。当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，被告逾期向二原告交付房屋，应按照合同约定向二原告支付相应违约金。关于违约金的计算期间，被告辩称因施工期内政府政策、天气原因等导致工程被迫停工或延期竣工，但其未能提供充分证据证明其主张，本院对其该抗辩理由不予采纳。另，涉案房屋虽于2019年4月16日竣工验收合格，但被告并无证据证明其于二原告主张的计算违约金的截止时间即2019年9月10日前通知二原告收房，故二原告主张违约金自合同约定的交房日期之次日即2018年11月1日起计算至2019年9月10日，符合合同约定，本院予以支持。关于违约金的计算标准，二原告主张按总房款的日万分之一计算，被告无异议，本院予以确认。综上，违约金的计算应按二原告已付购房款391315元的日万分之一，自2018年11月1日计算至2019年9月10日，二原告主张的金额即12130.6元未超过本院核定数额，故本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：被告西安富华实业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告樊海英、陈宪冬支付逾期交房的违约金共计12130.6元。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费103元，二原告已预交，本院减半收取计51.5元，由被告承担，连同判决之款一并给付原告，余款51.5元由本院退回原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。 审 判 员  韩艳梅 二〇一九 年 十二 月 二十四 日 书 记 员  张  秦  1