湖北省宜城市人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0684民初1806号原告：盛隆电气集团电力工程有限公司。住所地：武汉市东湖开发区关东科技工业园**地块******。统一社会信用代码：914201007612178021。法定代表人：郑昌明，该公司经理。委托诉讼代理人：伍贺公，该公司员工。委托诉讼代理人：伍大生，北京市常鸿律师事务所律师。被告：广东电白建设集团有限公司。住所。住所地：广东省茂名市电白区水东镇广南路**（长兴大厦）**社会信用代码：914409041951701645。法定代表人：陈世成，该公司执行董事。委托诉讼代理人：林丽瑜，广东众大律师事务所律师。原告盛隆电气集团电力工程有限公司（以下简称盛隆电气公司）诉被告广东电白建设集团有限公司（以下简称广东电白公司）合同纠纷一案，本院于2019年6月6日立案，依法适用简易程序，先后两次公开开庭进行了审理。原告盛隆电气公司委托诉讼代理人伍贺公、伍大生，被告广东电白公司委托诉讼代理人林丽瑜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告盛隆电气公司向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判决解除原、被告之间的合同；2.请求人民法院依法判决被告立即支付原告已完工的工程款5526280元及逾期付款违约金336525元（暂计算至起诉之日，此后至实际付清之日另行计算），合计5862805元。3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年11月30日，原、被告签订了一份《湖北猛狮新能源科技有限公司高端铝壳锂离子电动电池项目10KV配电所及车间变电所高低压配电设备工程合同书》，约定原告承建涉案工程，合同金额为990万元，工程地点位于宜城市经济开发区龙头大道，还约定了施工工期、工程范围、工程付款、工程质量与验收等条款。施工中，双方于2018年6月6日签订《工程量增补内容确认函》，将原合同约定的100HA直流屏直流电源由DC110V增加到DC220V，增加了两台高压电源提升柜、两台高压桥架柜，因此增加合同款102680元。增加后合同总金额为10002680元。涉案工程设备于2018年1月15日完成生产，因被告项目现场施工缓慢不能满足设备进场条件，导致设备迟迟不能进场。原告分别于2017年12月7日和2018年1月8日、1月30日向被告发送工作联系函。设备于2018年6月进场。同年7月底，原告完成设备安装调试工作具备送电条件时，被告却停止涉案工程项目施工，至今已停工11个月之久，且无明确恢复施工时间。因项目停工，导致后续送电工作不能完成。按照《合同法》第九十四条、九十七条和九十八条的规定，原告要求解除合同，被告应支付已完成的工程款并支付逾期付款违约金（按货到现场的欠款1511340元为基数，按月利率2%计算违约金，自2018年6月26日算到2019年5月31日）。为维护原告合法权益，特诉至法院，请求支持原告诉讼请求。被告广东电白公司辩称：1、答辩人不同意解除双方签订的《湖北猛狮新能源科技有限公司高端铝壳锂离子电动电池项目10KV配电所及车间变电所高低压配电设备工程合同书》。2、退而言之，若法院判令解除合同，盛隆电气公司所主张的工程款及违约金也缺乏事实及法律依据。综上，被答辩人盛隆电气公司的诉讼请求没有事实和法律依据，恳请人民法院依法驳回其诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2017年11月30日，原、被告签订了一份《湖北猛狮新能源科技有限公司高端铝壳锂离子电动电池项目10KV配电所及车间变电所高低压配电设备工程合同书》。合同约定：原告承建涉案工程，合同金额为990万元（包括人工、材料、机械、设备、配件、包装、运输、直至保修期满所发生的一切直接费用及间接费用），设备部分造价8929600元，不做调整，高压电缆造价907400元，绝缘垫造价21000元，电缆沟42000元，工程地点位于宜城市经济开发区龙头大道，施工工期为合同签订盖章生效后50天内交钥匙，保证甲方通电使用（交钥匙工程）、工程范围包括设备的采购安装、包备案、包验收、包通电，合同签订后七日内甲方向乙方支付合同总额10%预付款，乙方提供100万元的无条件银行履约保函，全部设备送达甲方指定地点，经甲方现场人员确认签收后7个工作日内支付合同价款的40%，调试完毕后7个工作日内付合同价款10%，经业主、监理、甲方及供电部门验收并送电后，乙方正式移交本工程，在双方对本工程的结算达成一致后7个工作日内甲方支付至本工程结算价的95%，预留合同总额5%的质保金，自送电之日起满两年无任何质量问题后无息返还，工程质量缺陷保证期为三年，一方违约应按合同总价款每日千分之五的标准向对方支付违约金，因履行本合同发生争议，双方协商解决，若协商不成，向宜城市人民法院提起诉讼。2018年6月6日，双方签订《工程量增补内容确认函》，将原合同约定的100HA直流屏直流电源由DC110V增加到DC220V，增加了两台高压电源提升柜、两台高压桥架柜，增加合同款102680元，增加后合同总金额为10002680元。在合同履行过程中，因主、客观方面的原因，双方并未严格按合同约定履行，甲方没有在合同生效后七日内支付合同总额10%预付款，乙方也未提供100万元履约保函，在约定期限届满后因不具备开工条件，原告也未能按约定时间进行设备安装调试，双方就对方违约之事予以谅解，仍以合作的态度将涉案工程进行到绝大部分，因业主湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称猛狮公司）经营不善进入破产清算程序，涉案工程有无必要继续施工、工程完工是否会造成更大损失等问题突显。这些问题严重影响了双方合作的积极性，导致被告支付工程款滞后及本案工程未能全部俊工交付。审理中，经盛隆电气公司申请，本院依法委托湖北东方宏宇工程咨询有限责任公司对未供设备数量及价款进行鉴定，鉴定结论为未供设备价款95619.62元，未供电力监控系统设备10万元，开支鉴定费6万元。庭审中，原告方自认在起诉时认为不确定的工程造价是10万元（该数据影响了鉴定结论的准确性），在投标时是按照13万元报价的，因此，对该部分工程造价应按13万元进行扣减。综上述，涉案工程约定的设备包干价8929600元，扣除鉴定机构鉴定的未供设备95619.62元，未供电力监控系统设备13万元（原告自认金额，高于鉴定金额），实际设备部分（包括安装工程费用）价款为8703980.38元。双方另行约定增加设备款102680元，共计8806660.38元。被告于2017年12月14日付款99万元，于2018年5月17日付款200万元，同年12月21日付款50万元。尚欠设备及安装工程款5316660.38元未付。本院认为，原、被告签订的《湖北猛狮新能源科技有限公司高端铝壳锂离子电动电池项目10KV配电所及车间变电所高低压配电设备工程合同书》及《工程量增补内容确认函》是有效合同，对双方具有约束力。在合同实际履行之初，双方均没有严格按照合同条款履行各自义务，均不同程度存在，对方未予以追究，是双方当事人互谅互让所达成的新的共识，默许了对方一些非根本性的“违约”行为，坚持合作的态度将涉案工程完成了绝大部分。后因业主单位经营不善进入破产清算程序，一定程度上影响和制约了本案工程的竣工和结算。诉讼中，原告要求解除双方所签订的工程合同，被告仍希望业主单位猛狮公司能出现转机，不同意解除合同。目前，猛狮公司未能扭转局面，猛狮公司能否按其与被告之间的合同关系支付相应价款问题突显，再继续施工将给原、被告双方造成更大经济损失。因此，原告要求解除合同的诉讼主张，本院依法予以支持。被告广东电白公司迟延履行付款义务与业主单位猛狮公司经营不善进入破产清算不无关系，过分强调并追究被告一方违约责任不利于本案根本问题的解决，也会给当事人造成诉累，同时，双方之间的合同解除后，原告承担的设备调试、备案、质量保证等责任也会随之减轻，本院为平衡原、被告之间的利益关系，对原告要求被告承担违约责任并承担看场人员工资84000元的主张，依法不予支持。涉案工程未交付，工程价款也未结算，对原告要求支付工程欠款利息可从起诉之日起按年息6%的标准计算至实际给付之日。因本案工程没有实际完成，且双方之间的合同应予解除，再执行双方在合同中约定的“预留合同总额5%的质保金，自送电之日起满两年无任何质量问题后无息返还”已无必要，质保金不再预留，如因本案工程质量问题，权利人可另行主张权利。故依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第一款第（二）、（三）、（四）、（五）项、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第一款第（三）项规定，判决如下：一、解除原告盛隆电气集团电力工程有限公司与被告广东电白建设集团有限公司于2017年11月30日签订的《湖北猛狮新能源科技有限公司高端铝壳锂离子电动电池项目10KV配电所及车间变电所高低压配电设备工程合同书》及2018年6月6日签订的《工程量增补内容确认函》。二、被告广东电白建设集团有限公司欠原告盛隆电气集团电力工程有限公司机械设备款（包括安装工程款）5316660.38元及其利息（利息按照年利率6%的标准从2019年6月6日算至付清之日止），由其于本判决生效后十日内付清。三、驳回原告盛隆电气集团电力工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费52839元，减半收取计26419.50元，鉴定费60000元，合计86419.50元，由被告广东电白建设集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。审判员  李学锐二〇一九年十二月四日书记员  王雪竹