西 安 市 碑 林 区 人 民 法 院  西 安 市 碑 林 区 人 民 法 院 民 事 判 决 书                    （2019）陕0103民初 15146号 原告：张小燕，女，1995年XX月XX日出生，汉族，在校大学生，住西安市碑林区XX环XX段XX城龙脉北区。   原告：赵曼，男，1989年XX月XX日出生，汉族，在校大学生，住西安市碑林区XX环XX段XX城龙脉北区。    委托诉讼代理人：余日升，陕西百望律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晶，陕西百望律师事务所实习律师。被告：陕西华龙建工集团有限公司，住所地：西安市碑林区XX环XX段XX街XX号。法定代表人：白光磊，任副董事长。委托诉讼代理人：丁锦安，陕西博硕律师事务所律师。原告张小燕、赵曼与被告陕西华龙建工集团有限公司（以下简称“华龙公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告张小燕、赵曼及其委托诉讼代理人余日升、王晶 ，被告华龙公司的委托诉讼代理人丁锦安到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告张小燕、赵曼提出诉讼请求如下：1、判令被告向原告支付自2019年1月1日起至实际交房之日止的逾期交房违约金（截止2019年7月29日为20339元）；2、判令被告向原告退还团购费10000元；3、判令被告依据合同约定条件交房；4、本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由：2017年7月26日,原告与被告签订了《商品房买卖合同》,合同约定：原告购买被告预售的位于西安市碑林区XX环与太乙路十字东北角的XX城XX小区XX号楼XX单元XX号房,总房款为968534元,首付款为468534元,公积金贷款为500000元。被告应当于2018年12月31日之前将该商品房按照合同约定交付给原告使用,如逾期交房,原告有权自逾期之日起,要求被告每日按总房款的万分之一向原告支付逾期违约金。合同签订后,原告依约支付了首付款468534元,并与工商银行西安北大街支行签订了《西安个人住房公积金借款合同》, 工商银行西安北大街支行也向被告支付了500000元购房款。2018年12月23日,原告收到被告发出的《入伙通知书》,要求原告于2019年1月25日至2019年1月31日办理收房手续。被告依约于2019年1月27日前去收房,收房当天却被告知该小区楼盘并未取得相关部门出具的《竣工验收备案表》等凭证,同日,原告发现小区5号楼5单元17层电梯前室并没有按照合同约定用“石材+装饰砖”装饰,而是粉白处理,楼内消防柜内没有任何消防设备,所建房屋根本不具备交房条件,据此,原告当日没有办理交房入住手续。据此，原告当日没有办理交房入住手续，并于2019年1月29日向被告发出房屋拒收函。2019年7月26日,原告再次去收房,得知小区仍未取得合同约定的建设工程竣工验收备案证明文件，电梯前室仍没有按照合同约定装饰，所建房屋依然不具备交房条件，原告没有收房。2017年7月26日，开发商销售顾问给原告办理购房手续时，为原告办理了交1万减3万的团购活动，但未向原告说明这1万元不能抵扣总房款，也不能开具发票。截至起诉，被告并未向原告说明无法按照约定交房的原因，原告认为不存在免责事由，被告的行为已构成违约,原告无奈之下为维护自身合法权益,特诉至法院，望判如所请。 被告陕西华龙建工集团有限公司辩称，一、《商品房买卖合同》明确约定如遇特殊原因，出卖人可据实予以延期。涉案房屋因合同约定原因工期至少应顺延295天，则交房日期应予顺延，原告要求支付延期交房违约金没有事实依据，应依法予以驳回。二、按照《商品房买卖合同》的约定，出卖人若未按照约定的期限交房，买受人同意给予出卖人三个月的交房宽展期，宽展期内不视为出卖人延期交付。三、按照前述第一、二点答辩理由，涉案房屋的交付时间应为2020年1月20日前，原告主张逾期交房违约金没有事实依据，也不符合合同约定，应予以驳回。四、目前涉案房屋已经通过竣工验收，已经具备合同约定的交付条件，可以投入使用，大部分购房者已经接收房屋并装修使用。五、经核实，原告主张的团购费答辩人并没有收取，故其诉请应予以驳回。经审理查明，2017年7月26日，原告与被告签订《西安市商品房买卖合同（预售）》，购买被告位于西安市碑林区XX环与太乙路十字东北角的祭台村城中村改造项目，5幢5单元17层51701号房，房屋预测建筑面积为：86.37平方米。该合同主要约定：该商品房单价为每平方米11213.78元，总价款为968534元，后原告于2017年8月4日前支付首期房价款人民币468534元，余款人民币500000元向按揭银行申请贷款支付。合同第九条约定：“商品房交付条件：交付时应当符合下列第1、2、3、项条件：1、该商品房已经取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、该商品房已取得房屋测绘报告；3、该商口房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。”该合同第十一条约定的内容包含：“交付时间和手续，(一)出卖人应当在2018年12月31日前向买受人交付该商品房。……交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。”第十二条指向第8.1条（逾期付款责任部分，合同第十页），违约金不低于按日计算已付房价款的万分之一。该合同第十条商品房相关设施设备交付条件约定，公共服务及其他配套设施于2019年12月31日按工程进度分批交付。该合同第二十八条约定：“补充协议，对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议详见附件十二）。补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。”合同第二十九条约定了生效条件，并约定合同附件与本合同具有同等法律效力。附件十二补充协议，第四条（关于本合同正文第九条、第十一条）：“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期增加如下情形：遭遇自然灾害（包括但不限于六级以上大风、中雨以上、38度及以上高温天气、火灾等）造成施工不能进行的；因政府行政行为、政策法律变化及其他非出卖人之人为干扰因素等造成施工调整或不能施工的；施工中遇到的重大技术问题或异常困难不能及时解决的；对第九条中的第一项变更为双方同意该商品房在交付时经验收合格即符合交付条件，非因出卖人原因导致该商品房未取得建设工程竣工验收备案证明文件的，出卖人不承担责任；因法律、法规、国家政策的变更对验收标准和交付条件另有规定导致延期交付的；以上特殊原因若为众所周知的，出卖人无须承担30日内告知的义务；属于其他情形的，出卖人于发生之日起60日内书面告知买受人。”附件十二补充协议，第七条，1、例如出卖人不能按照本合同第十一条规定期限交房，买受人同意给予三个月（即至2019年3月31日，含该日）的交房宽展期（宽展期自合同第十一条约定的商品房交房期限届满次日开始计算；若发生本合同、及本合同补充协议规定的据实延期的情形，则宽展期亦据实顺延），允许出卖人在该宽展期届满日前具备交付条件，并将符合本合同约定的商品房交付买受人。买受人同意宽展期内合同继续履行，宽展期内不视为出卖人延期交付，且不承担违约责任。2、出卖人超过约定的宽展期届满日但未超过宽展期届满日后六个月内(即至2019年6月30日，含该日）交房的，自约定的宽展期届满日的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，出卖人按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。3、出卖人超过约定的宽展期届满日六个月(即至2019年6月30日)仍未交房的，买受人应书面催告出卖人交房，自收到买受人书面通知后三十日仍末交付的，买受人有权解合同。买受人解除合同的，应在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前向出卖人书面提出，出卖人于解除和注销本合同各项登记手续之起六十日内退还全部已付房款，并按买受人累计已付房价款1%向买受人支付违约金。若在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前，未书面提出解除合同，或买受人要求继续履行合同的合同继续履行，出卖人应于约定的宽展期届满的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金。4、若因国家政策、法律法规调整，导致商品房实际交付时及其后买受人办理房屋交接手续和房地产权证的税、费调整的，买受人均应按届时的政策、法律法规相关规定自行足额支付。5、买受人同意出卖人除承担本条约定的违约金外不再承担其他责任。6、买受人同意，出卖人以该商品房交付日为履行行为或承担责任起始日的，如遇该商品房延期交付或执行宽展期的，则上述起始日均据实顺延。附件十二补充协议，第五条约定：基础设施设备即公共服务及其他配套设施未按本合同正文第十条交付的，买受人同意给予三个月的交房宽展期；该三个月同时适用于出卖人未按照合同规定期限交房。买受人同意宽展期内合同继续履行，宽展期内不视为出卖人延期交付，且不承担违约责任。双方所签订的合同约定，由于出卖人原因导致未能按期交付的，双方同意按照以下方式处理：详见补充协议。上述商品房合同签订后，原告张小燕、赵曼依约履行了给付房款的义务。2017年7月26日原告向西安爱房传播有限公司另行支付了10000元团购费。张小燕、赵曼以华龙公司未达到交房条件拒绝收房。2019年3月31日，华龙公司作为建设单位组织监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位完成了五方竣工验收，并出具了《建设工程竣工验收报告》，综合验收结论为“验收合格”。 另查明，本案所涉建设工程，华龙公司截止法庭辩论终结时尚未取得建设工程竣工验收备案证明文件。    以上事实，有《西安市商品房买卖合同（预售）》、陕西华龙建工集团有限公司收款收据、西安爱房传播有限公司收据、原被告提供的相关证据及庭审笔录等证据在卷佐证。本院认为，民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定双方的权利和义务。本案双方系商品房期房买卖法律关系，因此交房时间及交房标准构成该合同的主要条款，也是出卖人应当履行的主要义务。由于庭审中，原、被告已确认，涉案的商品房买卖合同与其补充协议系同一时间签订，而合同与补充合同中对交房时间、交房标准表述不一致，导致在履行过程中原、被告双方对此产生争议，成为本案争议焦点。一、关于双方争议的交房标准，本院认为，国务院于2000年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》第49条规定：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品房预售制度有关问题的通知》第十一条规定：“商品房交付使用条件应包括工程竣工验收合格和验收合格并在当地主管部门备案”。据此，我国目前的房屋经过验收和验收合格的标志应当是取得工程竣工验收备案登记表。综上，本院认为，建设工程竣工验收备案表是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、消防、环保出具的认可文件或准许使用的文件，报行政主管部门审核，审核通过即备案登记，标志着行政主管部门对商品房质量综合验收合格的认可。反之，只能说明房屋质量综合验收尚未被主管部门认可。被告仅取得建设工程竣工验收报告，但未取得建设工程竣工验收备案登记表，不符合现行行业及法律对商品房质量验收的相关规定。因此，补充协议将交房标准降低，违反了现行法律法规对交房标准的规定，侵犯了买受人的合法权益，属无效条款。二、关于双方争议的交房时间，本院认为，合同约定的交房时间为2018年12月31日，进而双方又在补充协议中约定买受人同意给予出卖人三个月的交房宽展期限，交房时间即为2019年3月31日。上述约定系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，本院予以确认。而后被告在其提供的补充合同中又加进第四条约定：关于本合同正文第九条、第十一条，“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期增加如下情形：遭遇自然灾害（包括但不限于六级以上大风、中雨以上、38度及以上高文天气、火灾等）等造成施工不能进行的”的内容，使交房时间具有了不确定性，该条款减轻了出卖人的义务，侵犯了买受人的合法权益。本院认为，原、被告双方签订商品房买卖合同约定交房时间之时，被告作为开发商已经取得了该楼盘的预售许可证，这就意味着该楼盘主体已经封顶，且被告与各施工方之间已经签订了相应的施工合同，施工合同内包括了明确的施工期限和竣工日期，其中已充分考虑到了西安地区的气象规律、自然灾害、政策因素、重大技术问题等据实延期的情形。如果施工方拖延工期，被告可向其主张违约责任并以此作为未能向买受人按时交房的违约赔偿。且合同中专业术语解释第五项不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。出卖人在补充协议中增加上述内容明显侵犯了买受人的合法权益。违反了该合同第二十八条的约定：“补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。”因此交房时间应确认为2019年3月31日。综上，被告未能取得建设工程竣工验收备案登记表，未达到交付房屋的条件，且逾期交付房屋其行为已构成违约，但原告愿继续履行合同，原、被告之间的房屋买卖合同应当继续履行。故被告应向原告承担逾期交付房屋的违约金，违约金按合同约定自2019年4月1日起至其合法交付日止，违约金标准为每日总房款的万分之一。关于原告诉请要求被告返还10000元团购款一节，该款项并未交给被告华龙公司，本案中原告并未举证证明本案被告华龙公司与爱房传播有限公司属同一家公司，亦未递交两公司人格混同的任何证据，故对原告该项诉请不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第六条，《中华人民共和国合同法》第五条、第三十九条、第五十六条、第一百零七条，《建设工程质量管理条例》第四十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、〈最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释〉第九十条、第九十一条之规定，判决如下：一、被告陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效之日起十日内按照与原告张小燕、赵曼间达成的《西安市商品房屋买卖合同》中约定的条件向原告张小燕、赵曼合法交付房屋；二、被告陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告张小燕、赵曼2019年4月1日至2019年12月24日延期交房违约金25956元，并从2019年12月25日起以968534元为基数按每日万分之一为标准支付延期交房违约金至合法实际交房日止；三、驳回原告张小燕、赵曼的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费558元，被告陕西华龙建工集团有限公司承担477元，原告张小燕、赵曼自行承担81元（原告张小燕、赵曼案件受理费已预交，由被告陕西华龙建工集团有限公司于支付上述款项时一并支付给原告张小燕、赵曼）。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提交副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。     审  判  长       杜  飞人民陪审员       邓小玲人民陪审员       王学丽                          二〇一九年十二月二十四日  书  记  员       张玉婷  1