山西省泽州县人民法院   民事判决书   （2019）晋0525民初2654号   原告（反诉被告）：山东博科建筑工程有限公司(原名称：济南巴艾贝斯生物工程有限公司)（以下简称博科建筑公司）   住所地：山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园办公楼8楼西侧   法定代表人：甘延婷，任总经理   委托代理人：孙兆，男，公司员工。   被告（反诉原告）：晋城市未来医药有限公司（以下简称未来医药公司）   住所地：山西省晋城市开发区侯匠村   法定代表人：张光河，任董事长   委托代理人：邵颖，女，山西权康律师事务所律师   委托代理人：李云，女，公司员工。   原告博科建筑公司诉被告未来医药公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月15日受理后依法由审判员陈海波适用简易程序公开开庭进行了审理。原告博科建筑公司委托代理人孙兆，被告未来医药公司委托代理人邵颖、李云到庭参加了诉讼,本案现已审理终结。   原告博科建筑公司诉请：1、判决被告向原告支付拖欠的工程款117000元及违约金48723.29元；2、判令被告承担本案受理费等所有费用。事实与理由：原、被告于2014年7月18日签订《阴凉库工程施工合同》，由原告进行施工。该工程已于2014年8月30日竣工，根据合同约定竣工满一年后，三个工作日内，被告应向原告支付剩余总合同价款10%即117000元。2015年9月1日竣工满1年，而被告对剩余的117000元工程款拒不向原告支付，经原告多次催要无果，原告无奈只能向法院起诉。与此同时，根据合同15.1之规定，原告有权要求被告支付逾期付款造成的损失，即每逾期一天，原告有权要求被告支付自被告逾期日至起诉日止的，以逾期支付的金额为基数，人民银行同期同类利率的两倍进行违约金的赔偿，目前共计违约金：48723.29元。现为维护原告合法权益，依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。   被告未来医药公司反诉称：驳回原告的诉讼请求，判令原告向被告支付各项损失共计184910.3元，本案反诉费由原告承担。事实与理由：原被告双方于2014年7月18日签订《阴凉库工程施工合同》，合同着重约定了以下方面：1、双方确认附页报价单内之所含项目，乙方（原告）应向甲方（被告）提供施工材料的质量检验报告文件、防火需要提供防火等级证明文件、相关的国家标准文件；2、本工程乙方按包工、包料的形式进行承包施工；3、工期总日历天数为45天；4、合同价款为1170000元；5、此工程保修期自竣工且经甲方验收合同之日起为壹年。合同签订后原告于2014年8月1日开始进场施工，施工期间原告多次以需要采购设备、支付工资为由拖延工期，要求被告提前支付工程款，被告为了工程能够尽快竣工，于2014年10月5日前分6次向原告支付了除质保金以外的全部工程款项1053000元，但原告仍未根据合同约定于2014年9月14日竣工，同时由于原告施工不符合要求，未能通过2015年1月山西省药监局认证中心现场认证检查国家药监局组织的飞行检查，被告要求其返工整改，原告不仅不返工反而将所有工作人员撤回，致使“阴凉库工程”未能竣工验收，与原告沟通无果后，被告只好自行委托第三方机构对工程进行返工并最终完成“认证检查”“飞行检查”。后被告只得对原告所造成工程问题自行维修，包括重新处理安装室内线路、照明、管道等问题，重新购买温湿度监控、冷藏设备等，共计花费184910.3元。综上所述，根据合同约定，原告应及时、保质、保量将工程竣工验收合格。但原告违反约定在工程逾期且未能竣工验收合格的情况下，仍将所有人员撤回，致使工程不能及时竣工并完成验收，明显构成违约，给被告造成巨大损失。为维护被告合法权益，特向贵院提起反诉，望贵院在查明事实的基础上判如所请。   经审理查明:济南巴艾贝斯生物工程有限公司于2019年4月19日将公司名称变更为山东博科建筑工程有限公司。   2014年7月18日被告未来医药公司与济南巴艾贝斯生物工程有限公司签订阴凉库工程施工合同一份，约定：建设单位：晋城市未来医药有限公司（甲方）施工单位：济南巴艾贝斯生物工程有限公司（乙方）。1、工程概况1.1工程名称：晋城市未来医药有限公司阴凉库建设工程工程地点：晋城市经济技术开发区侯匠村1.2承包内容与范围：双方确认附页报价单内之所含项目，乙方应向甲方提供施工材料的质量检验报告文件、防火材料需提供防火登记证明文件、相关的国家标准文件，甲乙双方确认施工图纸应于签订合同后7个工作日内完成。……1.4合同工期：本工程自甲方通知乙方可以进场施工开始到竣工，总日历天数为45天……如甲方未按期完成场地清理，乙方有权视实际情况延长竣工期限及在延长时间内合理的费用。如有调整，以书面通知为准。1.5合同价款：以工程预算总价为合同价款（RMB）:1170000元，即（人民币大写）壹佰壹拾柒万圆整。1.6付款方式a.合同签订后五个工作日内，甲方应向乙方支付本合同货款的30%（即：351000元）；b.施工材料进入甲方规定施工场地后三个工作日内，甲方向乙方支付本合同货款的30%（即：351000元）c.主体工程竣工后，甲方应于三个工作日内支付本合同货款的15%（即：175500元）；d.乙方组织安装调试制冷机组及温湿度监控系统，调试完成后并向甲方提供验证报告。甲方应于接到验证报告后三个工作日内验收工程，逾期则也视为验收合格。验收完成后甲方应于二个工作日向乙方支付本合同货款的15%（即：175500元）f.竣工满一年后，三个工作日内，甲方向乙方支付剩余总合同价款10%（即：117000元）维修保证金1.7保修期，此工程保修期自工程竣工且经甲方验收合格之日起为壹年。在工程保修期内任何时间，因乙方原因造成工程质量问题，乙方应在收到甲方电话通知或文本文件后两个工作日内到场开始免费保修或予以免费更换相关部件……12.工程竣工12.1竣工定义工程竣工的定义为工程已实际完成，甲乙双方代表两方验收合格12.2乙方应在所有工程项目结束前二天内通知甲方，以便甲方做好工程验收准备，而甲方应在接获乙方的工程验收申请后3天内验收完毕。如甲方未能3天内验收又未做书面回复，视为甲乙双方验收通过。13.3保修与费用：保修期间，乙方应在接到甲方修理通知之日起的四十八小时内派人维修。……15.违约责任15.1甲方违约按下述规定处理：甲方不能按合同规定履行责任造成乙方工程延误或逾期付款，甲方应赔偿乙方因工程延误或逾期付款造成的直接经济损失，每逾期一天甲方应向乙方支付承包金额的0.5%的罚金，并按照本合同的有关规定顺延工期。15.2.1施工质量达不到验收要求，乙方应承担所有翻工费用：15.2.2如由于乙方责任未能在约定的竣工期限内竣工，以后每逾期一天乙方应向甲方支付承包金额的0.5%的罚金。   合同签订后，原告博科建筑公司于2014年8月1日开始进场施工，完工后双方因工程质量问题争议而未进行工程竣工验收。被告未来医药公司先后共支付原告博科建筑公司1053000元，最后一次付款时间为2014年9月30日，付款金额为175500元，余款维修质保金117000元尚未支付。   原告博科建筑公司提供的2015年10月24日对账单复印件载明：截止到2015年10月21日，晋城市未来医药有限公司欠济南巴艾贝斯生物工程有限公司人民币：壹拾壹万柒仟圆整（117000元）。请贵单位于2015年10月25日之前支付伍万捌仟伍佰元整（58500元）汇入我司指定账户，于2015年飞行检查（截止到2015年12月31号）后三个工作日内将剩余尾款：伍万捌仟伍佰元整（58500元）汇入我司指定账户。晋城市未来医药有限公司盖的是财务章，签名人是聂建军；济南巴艾贝斯生物工程有限公司盖的是公司印章，签名人是王增强。   被告未来医药公司曾委托北京志翔领驭科技有限公司和晋城市润泽宜家装饰有限公司对其阴凉库进行修复，为此支付北京志翔领驭科技有限公司共计55300元，支付晋城市润泽宜家装饰有限公司共计141624.25元。   以上事实由原告提供的阴凉库工程施工合同（附：施工与技术要求钢结构车间报价表）、电子回单、对账单复印件、被告提供的装饰工程决算单、增值税专用发票、建筑业统一发票在案佐证，足以认定。   本院认为：济南巴艾贝斯生物工程有限公司将公司名称变更为山东博科建筑工程有限公司后，由原告博科建筑公司享有和承担济南巴艾贝斯生物工程有限公司的权利和义务。济南巴艾贝斯生物工程有限公司与被告未来医药公司签订的合同无无效情形，自双方签字或盖章之日即依法成立并发生法律效力，合同双方均应按照合同约定全面、适当履行各自的权利与义务。原告博科建筑公司向本院提供的对账单复印件无法与原件核对，且无工程验收合格单佐证，无法证明其为被告未来医药公司实施的阴凉库工程符合合同约定，故其要求被告未来医药公司支付剩余工程款的请求，本院不予支持。被告未来医药公司按合同约定支付工程款总造价的15℅不能必然得出济南巴艾贝斯生物工程有限公司实施的工程经被告未来医药公司验收合格的结论，故对原告博科建筑公司“付款即合格”的辩称不予采信。   被告未来医药公司提供的股东决议、告知函通知兼系其自书证据，原告不予认可，对上述证据不予采信，冷藏箱不在原、被告合同预订内容，对该证据不予采信，被告未来医药公司没有充分证据证明其支付给北京志翔领驭科技有限公司及晋城市润泽宜家装饰有限公司的修复款系因济南巴艾贝斯生物工程有限公司实施的案涉工程不合格而致，综上，本院对被告未来医药公司要求原告博科建筑公司赔偿经济损失184910.3元的请求不予支持。   据此，依据《中华人民共和国民事合同法》第四十四条、六十条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下;   驳回原、被告的诉讼请求。   案件受理费3614元（已由原告预交），反诉费1999元（已由被告预交），共计5613元，减半收取2806.5元，由原告博科建筑公司负担1807元，被告未来医药公司负担999.5元。   如不服本判决，可以在本判决书送达之日起15日内向本院提交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山西省晋城市中级人民法院。   审判员 陈海波     二〇一九年十二月三十日   书记员 王 洁