西安市长安区人民法院陕西省西安市长安区人民法院民事判决书  （2019）陕0116民初10955号原告（反诉被告）：陕西四季春清洁热源股份有限公司（以下简称四季春公司），住所地：西安市高新区沣惠南路**新长安广场******。统一社会信用代码：9161000066795243XU。法定代表人：张居虎，该公司执行董事。委托代理人：陈灏、张宁（实习），陕西德尊律师事务所律师。被告（反诉原告）：延安市宏源商贸有限责任公司（以下简称宏源公司），住所地：陕西省延安市宝，住所地：陕西省延安市宝塔区市场沟610600710028948R。法定代表人：王凤飞，该公司董事长。委托代理人：李琳，该公司法务。原告四季春公司诉被告宏源公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原、被告及其委托代理人均到庭参加诉讼，本案现已开庭审理终结。本诉原告向本院提出以下诉讼请求：1.请求判令解除原、被告于2018年9月21日签订的《干热岩钻孔劳务合作合同》；2.被告向原告支付违约金1464000元；3.本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年9月21日，原、被告签订《干热岩钻孔劳务合作合同》，约定原告将位于西安市长安区富鱼路与沣东八路交汇处湖光山色一期中深层无干扰地热能供热工程钻孔交由被告施工。工程量为成孔6口，每孔深度为2500米。成孔工程款综合单价为350元/米，施工场地平整，围挡、覆盖绿网等安全文明施工费按最终成验收孔深度计算，为50元/米。工期自2018年9月20日至2019年1月20日。被告进厂后提出种种无理要求并停工，经原告多次催促被告拒不开工，对原告工期造成严重影响。2019年5月17日被告又将钻井设备出售给陕西诚城空调工程有限公司。原告认为，被告擅自停工，并将钻井设备出售，造成整个项目工期延误，合同无法继续履行，依法应承担违约责任。本诉被告辩称，第一，双方签订的合同为原告提供的格式合同，其部分条款显失公平。第二，被告并不存在违约行为。第三，双方之间合同无法继续履行的根本原因是原告提供的场地不具备钻井施工条件及原告以强凌弱，组织黑恶势力侵犯被告的人身财产安全。反诉原告提出以下诉讼请求：1.判令反诉被告支付反诉原告工程款480000元；2.判令反诉被告支付反诉原告因合同违约造成的损失共计200000元；3.本案的诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2018年9月21日，反诉原、被告签订《干热岩钻孔劳务合作合同》，约定反诉被告将位于西安市长安区富鱼路与沣东八路交汇处湖光山色一期中深层无干扰地热能供热工程钻孔交由反诉原告施工。工程量为成孔6口，每孔深度为2500米。成孔工程款综合单价为350元/米，施工场地平整、围挡、覆盖绿网等安全文明施工费按最终成验收孔深度计算，为50元/米。合同签订后反诉原告如约进场，由于场地“三通一平”的条件无法满足，反诉原告部分设备始终不能进场安装使用，使得设备及工人在场外连续滞留。进场后反诉原告按照施工图纸指定的位置进行钻井，但由于现场地理环境不宜，反诉原告在孔深钻到1200米时，无法继续钻孔。后经反诉被告、项目开发商、热力公司以及物业公司协调，由热力公司负责人彭小峰出面协调双方解除合同，反诉原告撤出项目施工现场。反诉被告应支付反诉原告实际工程量的工程款，并应当支付前期无法进场，后期无法正常施工给反诉原告造成的经济损失。反诉被告辩称，第一，反诉原告称现场不具备施工条件，无事实依据。第二，双方并未解除合同，反诉原告称经彭小峰调解解除合同与事实不符。第三，反诉原告要求钻孔1200米的工程款，我方不认可，双方合同约定按照成孔计算，反诉原告违约在先，我方不应赔偿其损失。当事人围绕本案依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院对《干热岩钻孔劳务合作合同》、《钻机买卖合同》、承诺函予以认定并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年9月21日，原、被告签订《干热岩钻孔劳务合作合同》，约定原告将位于西安市长安区富鱼路与沣东八路交汇处湖光山色（一期）中深层无干扰地热能供热工程钻孔交由被告施工。工程量为成孔6口，每孔深度为2500米。成孔工程款综合单价为350元/米，施工场地平整，围挡、覆盖绿网等安全文明施工费按最终成验收孔深度计算，为50元/米。干热岩钻孔工期共120天，于2018年9月20日前进场，最迟于2019年1月20日前完成全部干热岩钻孔、固孔、钻机撤场工作。2018年10月6日被告的设备已经拉到场外，在场外滞留若干天后进场。后原、被告因“三通一平”及价格等问题产生矛盾，经协商，被告将打井设备以180万元卖给王彦成，王彦成打井1200米，但王彦成并未支付设备款。因该小区临近交房及设备款未给付等问题，原、被告之间矛盾加剧，2019年5月15日经西安沣东热力有限公司调解，被告出具承诺书，承诺收到他方购买的钻井设备款275万元后，将立即撤离湖光山色小区。2019年5月16日被告将该设备以275万卖给陕西诚城空调工程有限公司。2019年5月17日被告法定代表人出具收条一份，已经收到275万元。后被告撤离现场。本院认为，原、被告签订的《干热岩钻孔劳务合作合同》系双方真实意思表示，合法有效，本院予以认定。原告要求解除该合同，被告表示同意，本院予以准许。被告认为双方之间签订的合同第7条第7项为格式合同，存在显失公平的情形，应属于无效条款，本院不予支持。关于原告要求被告赔偿违约金一节，原告主张的违约金包含两部分：一是每延误一天按照合同总额的万分之二十扣减工程款，即1404000元；二是按照合同总价款的1%支付违约金60000元，合计1464000元。本院认为，双方约定的违约金过高，应予以调整，鉴于该合同并未实际履行及双方在本次事件中均存在过错等因素，依据公平原则兼顾原告损失，本院酌情认定违约金为10000元。反诉原告要求反诉被告支付打井1200米的打井款480000元一节，反诉原告庭审中承认王彦成打井1200米，并不是反诉原告，故反诉原告要求反诉被告支付打井款一节，本院不予支持。反诉原告主张因达不到三通一平的条件，致使反诉原告滞留在场外，故向反诉被告主张司机排班费96500元，该证据证明效力不足，本院不予支持，但考虑到反诉原告滞留在场外的情况，本院酌情认定5000元。反诉原告主张因现场协调一个月给其造成的损失100000元，未提交证据相佐证，本院不予支持。反诉原告若认为反诉被告涉及违法犯罪行为，可向有关部门反映。综上，现在依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告陕西四季春清洁热源股份有限公司与被告延安市宏源商贸有限责任公司于2018年9月21日签订的《干热岩钻孔劳务合作合同》。二、本判决生效后十五日内，被告延安市宏源商贸有限责任公司支付原告陕西四季春清洁热源股份有限公司违约金10000元。三、本判决生效后十五日内，反诉被告陕西四季春清洁热源股份有限公司支付反诉原告延安市宏源商贸有限责任公司司机排班费5000元。四、驳回反诉原告延安市宏源商贸有限责任公司其余诉讼请求。如未按本判决规定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，按同期银行贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费17976元，原告已预交，由被告承担50元，原告承担17926元；反诉受理费5300元，反诉原告已预交，由反诉被告承担50元，反诉原告承担5250元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。                    审  判  长   纪胜利人民陪审员   朱建宏人民陪审员   乔小利 二〇一九年十二月二十五日 书  记  员   何秀丽       1