河北省黄骅市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0983民初2845号 原告：河北鑫海化工集团有限公司。住所地：沧州渤海新区南疏港路中段。统一社会信用代码：911309837825909566。 法定代表人：王之全，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王磊，河北海岳律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王亚宁，该公司职工。 被告：台鹰环境工程有限公司。住所地：济南市历城区桑园路****。统一社会信用代码：9137010057392282X2。 法定代表人：甄学志，该公司总经理。 原告河北鑫海化工集团有限公司（以下简称鑫海公司）与被告台鹰环境工程有限公司（以下简称台鹰公司）承揽合同纠纷一案，本院2019年4月23日立案后，依法组成合议庭，于2019年8月30日公开开庭进行了审理。原告鑫海公司的委托诉讼代理人王磊、王亚宁到庭参加诉讼，被告台鹰公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告鑫海公司诉称：2017年1月11日，原被告签订《设备采购安装合同》一份，约定被告负责的项目工程为河北鑫海化工集团有限公司高品质清洁燃油质量升级项目烟气治理超低排放工程完整的烟气脱硝、除尘、脱硫湿电装置，包括本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、现场清理和基础等方面的技术要求，合同总额14180000元，双方约定了其他权利义务内容。合同签订后，被告在供货及施工过程中严重不负责任，违背诚信，粗制滥造，存在严重质量问题，且逾期未完工，已构成违约。请求依法判令：一、解除原被告签订的《设备采购安装合同》，被告退还原告多支付的合同款项377545.21元；二、判令被告支付原告违约金2836000元；三、诉讼费由被告承担。 被告台鹰公司缺席无答辩，也未提交书面答辩意见。 经审理查明：2017年1月11日，原被告签订《河北鑫海化工集团有限公司高品质清洁燃料油质量升级项目烟气净化系统设备采购安装合同》，主要约定：“ 一、鑫海公司向台鹰公司采购烟气净化系统设备及材料，台鹰公司负责整个烟气净化系统（包含烟气除尘、脱硫、脱硝的设计、供货、运输、安装、调试、性能考核、人员培训、技术服务等内容），其中脱硝系统1套，除尘系统1套，脱硫系统+湿电系统1套，合计价款1418万元，其中除尘部分设计调试费10万元，脱硫湿电部分设计调试费30万元，脱硝部分设计调试费20万元； 二、付款方式为：合同签订后一周内预付合同总额的30%，主体工程完工后付合同总额的30%，整体系统调试完成，正常运行半年无质量问题付款合同总额的30%，验收合格后，正常运行18个月后，无质量问题结清合同总额的10%； 三、违约责任为：由于卖方技术服务错误或疏忽，造成卖方工期延误的，每延误1周，卖方应向买方支付合同总价0.5%的违约金；合同货物交付后，由于卖方原因造成质量问题导致买方工程不能按期投入运行的，每延误1周，卖方向买方支付合同总价1%的违约金；卖方需支付的各项违约金总额累计达到合同总价的20%时买方有权终止合同并退货（如有）。卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款，并自费将所交付货物运离现场。买方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸费用、另行采购合同货物所发生的额外费用等及其他损失，由卖方承担。 双方另就合同的其他事项作出约定”。 2017年1月12日，原被告又签订《布袋除尘器技术协议书》、《脱硝（SCR）技术协议》、《石灰石-石膏法脱硫、湿电除尘技术协议书》三份技术协议书均约定涉案工程需在2017年8月底具备通烟条件，投入使用。 上述合同签订后，原告指定河北沧海石油化工工程有限公司作为建造单位进行监督。原告于2017年1月20日向被告支付工程款425.4万元（合同总价款的30%），被告开始供货并履行设计安装义务。被告台鹰公司在施工过程中，存在施工不规范，施工人员无资质，防腐处理不合格，未按技术协议要求进行施工等问题，直至2018年4月5日，涉案工程仍未完全施工完毕并验收合格。后原告自行委托案外人华中建安防腐工程有限公司对被告未完成的钢结构框架防腐部位进行除锈、刷漆防腐工作，于2018年12月30日完工并验收合格，原告支付工程款20475元。涉案工程于2019年年初投产使用。 另查明，自2017年1月20日至2019年3月14日原告鑫海公司陆续分15次共向被告台鹰公司支付工程款12539545.21元。 上述事实有《烟气净化系统设备采购安装合同》、《烟气净化系统总承包合同除尘、脱硫、脱硝项目报价单》、《技术协议》、《100吨锅炉除锈、刷漆协议》、《100吨锅炉事故降液箱防腐合同》、《检修工程验收单》、《监理工作联系单》、《监理报告》、付款凭证及当事人的陈述在案佐证。 本院认为：原告鑫海公司与被告台鹰公司在平等自愿的基础上订立的系列采购安装合同及技术协议是当事人真实的意思表示，未违反法律法规的强制性规定，本院予以确认。被告台鹰公司在承揽了原告的烟气净化系统设备采购安装项目后，未按照合同约定的期限及质量要求如约完成项目，其行为违约，应当承担相应的违约责任。根据原被告合同约定，被告因技术服务的错误或疏忽造成工期延误的，每延误一周应向原告支付合同总价0.5%的违约责任，由于被告的原因造成质量问题导致原告工程不能按期投运的，每延误1周应向原告支付合同总价1%的违约金。根据原被告技术协议的约定，涉案工程应于2017年9月1日前验收合格投入运行，但截至2018年4月5日仍未验收合格，且锅炉防腐部分直至2018年12月30日才由原告自行委托第三方施工完成，因此，被告存在严重的工期违约。自2017年9月1日至2018年4月5日，已逾期超过30周，至2018年12月30日，已逾期超过68周，因此，被告应承担的违约责任已超过合同总价款的20%，双方合同的约定解除条件成就，故原告要求解除《烟气净化系统设备采购安装合同》的诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，已经履行的部分继续有效，尚未履行的部分不再履行。合同解除后，结算条款继续有效，根据双方关于合同价款支付的约定，设备运行18个月后，原告结清合同余款的10%，涉案工程自2019年初投产，尚不足18个月，因此，原告仅需支付至合同总价款的90%。根据庭审查明事实，原告实际付款金额为12539545.21元，尚不足合同价款的90%。关于原告要求扣除合同约定的60万元设计、调试费的问题，被告虽未完成调试工作，但已经完成了设计工作，原告未提供证据证实该60万元中调试费和设计费各为多少，因此，本院对于原告的该项主张，暂不予支持。原被告双方可待最终结算时另行主张。原被告双方的合同虽已解除，但被告违约发生于合同解除前，根据合同约定，因被告违约给原告造成损失的，原告可以主张，故原告主张被告支付合同总价款的20%违约金2836000元的诉讼请求，理据充足，本院予以支持。被告台鹰公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为自动放弃相关诉讼权利。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十一条、第九十三条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告河北鑫海化工集团有限公司与被告台鹰环境工程有限公司于2017年1月11日签订的《河北鑫海化工集团有限公司高品质清洁燃料油质量升级项目烟气净化系统设备采购安装合同》； 二、被告台鹰环境工程有限公司于本判决生效之日起五日内赔偿原告河北鑫海化工集团有限公司违约损失2836000元； 三、驳回原告河北鑫海化工集团有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费32509元，由原告河北鑫海化工集团有限公司承担3819元（已交纳），由被告台鹰环境工程有限公司承担28690元（限本判决生效之日起五日内交纳）。 如不服本判决，可以自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者诉讼代表人的人数提出副本，同时预交上诉费，上诉于河北省沧州市中级人民法院。 审 判 长  滕奉朝 人民陪审员  刘一霖 人民陪审员  崔锡坡 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  白龙飞