安徽省蚌埠市禹会区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖0304民初3871号 原告（反诉被告）：南京德邦金属装备工程股份有限公司，住所地南京市江宁区江宁经济开发区德邦路8号，企业统一社会信用代码：913201007770216282（1/2）。 法定代表人：邓家爱，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王骏，南京市江宁区上峰法律服务所法律工作者。 被告（反诉原告）：安徽泰格生物技术股份有限公司，住所地蚌埠市固镇县经济开发区纬五路，企业统一社会信用代码：91340300734984897L（1-1）。 法定代表人：陈修，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李兰周，该公司员工。 原告南京德邦金属装备工程股份有限公司诉被告安徽泰格生物技术股份有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人南京市江宁区上峰法律服务所法律工作者王骏、被告委托诉讼代理人该公司员工李兰周，到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付所欠货款2476361.52元及逾期付款利息；2、本案诉讼费用、诉讼保全费用由被告承担。事实和理由：原、被告先后于2018年3月7日签订一份《设备买卖合同》、2018年4月30日签订了一份《增补协议》、2018年6月20日又签订了一份《增补协议》、后又于2018年12月5日签订了一份《变更协议》。根据上述四份合同及协议，被告共向原告购买了四台换热器及其材料增补，原告已经履行了自己的全部合同义务，但是被告违反协议没有按约支付货款,截止起诉时，共欠货款2476361.52元没有支付，故特向法院提起诉讼。 庭审中，原告变更诉请为：1、判令被告立即向原告支付所欠货款131.894588万元及逾期付款利息，利息按年6%,从2019年7月9日计算到实际付清之日止；2、本案诉讼费用、诉讼保全费用由被告承担。 被告（反诉原告）安徽泰格生物技术股份有限公司答辩称并反诉：2018年3月7日，双方就采购2台换热器，签订一份《设备买卖合同》，合同标的为660万，合同约定的交货期为双方签字后95天，逾期按合同总款5%承担违约金。按合同约定，原告应在2018年6月13日前交货，但原告到2018年7月7日才交货，原告逾期交货，构成违约，应承担违约责任。2018年4月30日，双方签订《增补协议》，增补4台换热器，总价1320万元，协议要求原告需在2018年8月20日前交货，其他未明确条款，仍按《设备买卖合同》执行。协议生效后，经多次催促，原告才在2018年11月7日交付2台设备，原告再次逾期交货，构成违约。因此，被告认为，原告逾期交货，给被告造成巨大损失，应当承担违约责任，赔偿相关损失。故提起反诉，请求法院判令原告：1、支付逾期交货违约金70.5695万元；2、反诉被告承担本案的全部诉讼费用。 原告（反诉被告）辩称：不存在逾期交货的情形，案涉的变更协议已经综合了双方在设备买卖过程中所出现的相关情形，而对于相关情形的变更形成了变更协议，截止到该份变更协议形成之时，反诉被告已经履行了相应的交货义务，所以不存在迟延交货的问题。即便由反诉被告承担违约金，该违约金的计算标准也过高，即违约金的数额应与反诉原告所实际产生的相应经济损失相当。反诉被告不同意承担反诉费用。 经审理查明：原、被告于2018年3月8日签订一份《设备买卖合同》，双方约定：被告向原告购买2台换热器，价款为660万元。合同约定的交货方式：双方签字之日起，卖方需在95日内将全部标的物运至买方指定地。卖方不按合同履行的期限交付设备，须承担合同总价款5%的违约金。2018年5月3日，原、被告签订了第一份《增补协议》，增补4台换热器，交货期限为：卖方须在2018年8月20日前将全部标的物送至买方指定地。2018年6月28日，原、被告签订了第二份《增补协议》，就《设备买卖合同》中的2台换热器重新约定了交货期，卖方需在本协议签订生效后7日内，将2台换热器送至买方项目使用现场。而第一份《增补协议》中的4台换热器及本协议中增补的部件、材料，交货期按原合同执行。2018年7月7日，原告将对应《设备买卖合同》的2台设备送到被告处，被告签字确认。2018年8月31日，被告发函原告：根据2份《增补协议》的约定，4台换热器须在2018年8月20日前交货，现已逾期，你公司要承担违约责任，并承担造成的损失。原告回函承诺：受环保政策的影响，设备正在加急制作中，2台设备10月8日交货，另外2台10月底交货。2018年9月25日，被告再次发函原告：对原告的上述交货时间不予以认同，并要求其想尽一切办法、不计成本完成设备的制作。2018年11月20日，原告将2台换热器送到被告处，被告签字确认。2018年12月5日双方又签订了一份《变更协议》，将第一份《增补协议》中增补的4台换热器，变更为2台换热器，而其他未明确条款，仍按《设备买卖合同》和二份《增补协议》执行。被告截止到2019年7月8日共支付11676051.28元货款，尚欠应支付货款99.092024万元及质保金32.802564万元，合计131.894588万元。 原告南京德邦金属装备工程股份有限公司围绕诉讼请求依法提交了如下证据：原告的营业执照、《设备买卖合同》、二份《增补协议》、《变更协议》、管口方位图、被告企业登记信息。被告安徽泰格生物技术股份有限公司提交营业执照、《设备买卖合同》、2份《增补协议》、《变更协议》、2份设备联系函、承诺函、2份设备到货初验单、发货清单。以上证据，本院经审查后，予以确认。 本院认为：合法的买卖关系受法律保护，债务应当清偿。原告南京德邦金属装备工程股份有限公司向被告安徽泰格生物技术股份有限公司销售设备，被告应按期支付货款。原、被告之间签订《设备买卖合同》、2份《增补协议》、《变更协议》，涉及4台换热器及辅材，合同总价款是1407.44128万元，被告已支付货款1167.605128万元，尚欠货款为99.092024万元。故对原告要求被告支付所欠货款及逾期付款利息的诉请，本院予以支持。对原告要求被告支付质保金32.802564万元的诉请，按《设备买卖合同》中对质保金的约定，是设备安装、调试验收合格，投入正常运行起，满2年无质量问题后分两次支付。各付款节点均以由双方签字确认的有效验收单据作为支付依据。诉讼中，原告没有提交由双方签字确认的有效验收单据作为支付依据的相关证据，故对原告要求支付质保金32.802564万元的诉请，本院不予支持。对被告反诉要求原告支付逾期交货违约金70.5695万元的请求，根据双方2018年3月8日签订《设备买卖合同》约定的交货期，卖方需在95日内将全部标的物运至买方指定地，卖方不按合同履行的期限交付设备，须承担合同总价款5%的违约金，即原告应在2018年6月13日前将设备交付被告，但2018年6月13日到期后，原告没有交货，原告已构成违约。2018年5月3日，第一份《增补协议》，原告增补了4台换热器，交货期限为：卖方须在2018年8月20日前将全部标的物送至买方指定地。2018年6月28日，原、被告签订了第二份《增补协议》，就《设备买卖合同》中逾期的2台换热器重新约定了交货期，为卖方需在本协议签订生效后7日内将2台换热器送至买方项目使用现场，即2018年7月5日前，将2台换热器及本协议增补的部件、材料，全部送至买方，但2018年7月5日到期后，原告仍然没有交货。2018年7月7日，原告才将已逾期交货、对应《设备买卖合同》的2台设备送到被告处。增补的4台换热器，原告本应于2018年8月20日前将全部标的物送至买方指定地，但在被告2次发函督促交货的情况下，原告于2018年11月20日，才将变更后为2台的设备送到被告处，也属逾期。对原告称不存在逾期交货的情形，案涉的变更协议已经综合了双方在设备买卖过程中所出现的相关情形，而对于相关情形的变更形成了变更协议，截止到该份变更协议形成之时，反诉被告已经履行了相应的交货义务，所以不存在迟延交货的问题的辩解，本院不予采信。对于原告称迟延交货是由于换热器下风头由原来的椭圆风头改为锥形风头的技术变更导致的，但没有提交在技术变更的同时也变更交货期的证据，故本院对此不予支持。原告称交货初验单是被告自行制作的应不予认可，但因有原告的发货清单予以佐证，故对此辨解不予支持。鉴于原告存在两次交货均逾期的行为，对被告反诉要求原告支付合同总价款5%逾期交货违约金的请求，本院予以支持。按《变更协议》约定的合同总价款计算，违约金为70.5695万元。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）安徽泰格生物技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）南京德邦金属装备工程股份有限公司支付尚欠货款99.092024万元及利息。利息按年6%,从2019年7月9日计算到实际付清之日止； 二、原告（反诉被告）南京德邦金属装备工程股份有限公司支付被告（反诉原告）安徽泰格生物技术股份有限公司逾期交货违约金70.5695万元； 三、驳回原告南京德邦金属装备工程股份有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费26611元，减半收取13305.50元，保全费5000元，合计18305.5元，由被告安徽泰格生物技术股份有限公司负担13729.1元，原告南京德邦金属装备工程股份有限公司负担4576.4元。反诉费10857元，减半收取5428.5元，由反诉被告南京德邦金属装备工程股份有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省蚌埠市中级人民法院。 审判员  丁辉 二〇一九年十二月二十五日 书记员  杨硕