安徽省含山县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0522民初2579号 原告：山东龙泉管道工程股份有限公司，住所地山东省淄博市博山区尖山东路**，统一社会信用代码91370000724817470X。 法定代表人：付波，公司总经理兼董事长。 委托诉讼代理人：赵胤丞，公司员工。 委托诉讼代理人：李戎臻，公司员工。 被告：含山县龙亢水务有限公司，，住所地含山县环峰镇望梅路与花园路交叉口统一社会信用代码913405220691269557。 法定代表人：王训斌，公司董事长。 委托诉讼代理人：庄光先，安徽吴楚律师事务所律师。 原告山东龙泉管道工程股份有限公司与被告含山县龙亢水务有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月09日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称山东龙泉管道工程公司）的委托诉讼代理人赵胤丞、李戎臻，被告含山县龙亢水务有限公司（以下简称含山龙亢水务公司）的委托诉讼代理人庄光先到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东龙泉管道工程公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告给付预应力钢筒混凝土管货款5203706.32元；2、判决支付原告损失305309.19元。事实与理由：原、被告于2014年7月26日签订了含山县含城自来水长江引用水管道工程《PCCP管采购合同》，约定由原告向被告供应预应力钢筒混凝土管（PCCP）及配件，我方于2017年供货完毕，该项目在2018年2月管道安装完毕，2018年6月完成了竣工验收，按合同对货款支付的约定，现已符合支付全部货款的条件，经计算原告的供货总量为30065406.32元，被告已经支付了24861700元，尚余5203706.32元未支付。原告损失为305309.19元，鉴于以上事由，特向贵院提起诉讼。 含山龙亢水务公司辩称，1、对原被告双方之间发生买卖关系的事实没有异议，但对原告诉请的总供货量有异议，原告诉请的金额与本案事实不符；2、被告已付款经核对与原告诉状中提到了已付款金额24861700元是一致的，但根据目前的事实无法证明尚欠原告货款52003706.32元，原告主张损失305309.19元与事实不符。 山东龙泉管道工程公司围绕诉请向法庭提交的证据有：1、管材防腐统计表，证明原告供货管道共计24330米，数量4866条，防腐面积81202.36平方米；2、管配件统计表，证明原告管配件供货数量279个，共计186.31吨；3、确价函复印件一份，是含山公共资源交易中心盖章确认给被告的，证明确定PCCP管件的价格为9365元/吨，以上价格含税金，不含运输费；4、含山公共资源交易中心盖章确认给被告的确价函复印件一份，证明PCCP管道外防腐单价为45元/㎡；5、含山县自来水厂长江饮用水管道工程PCCP采购供货明细，由监理方签名，证明运费395元/吨；6、工程总价确认单，证明管材合计24592895元，防腐3654106.2元，管件1818405.117元，实际供货金额为30065406.32元；7、工程竣工验收报告复印件三份，证明含山县含城自来水长江饮用水管道工程1、2、3标段于2018年1月16日已实际竣工验收；8、违约金计算方式，被告欠原告5203706.32元，被告延迟付款共计18个月，计算违约金为305309.19元；9、含山县含城自来水长江饮用水管道工程PCCP管采购合同一份，证明双方买卖合同关系，合同约定了单价及支付条款。 含山龙亢水务公司质证意见：对证据1、2、3、4、7、9三性无异议；对证据5，原告只提供了采购货物的明细，并未提供其他辅助的证据来证实该明细表中所记载的运费395元每吨属于事实已经发生的费用，该明细上也只有监理公司的签章，没有被告的签字盖章确认，所以无法确认其三性，也无法达到原告的证明目的；对证据6，系原告单方制作的工程总价确认单，未得到双方的确认，对其三性均有异议；对证据8，仅仅是违约金计算，并不能作为证据使用。 含山龙亢水务公司向法庭提交的证据有：1、招投标文件一份，根据文件第48页说明项的6.4条，证明合同内承包人应当承担管材等的运输费。 山东龙泉管道工程公司质证意见：对被告所举证据，根据双方最终谈定的价格，在合同中又详细明确了，合同第6页第九条合同综合单价明确约定。 上述证据均经当庭举证、质证，本院认证如下：对原告方的证据1、2、3、4、7、9，被告方无异议，予以认定；证据6、8是原告单方制作的工程总价确认单和违约金计算方法，是原告单方陈述，被告方有异议，不予认定。对证据5，被告方对其三性有异议，原告方提交的是复印件，无其他相应证据佐证，真实性难以确定，不予认定。对被告方提交的证据，与本案具有关联性，证据形式和来源合法，具有真实性，予以认定。 根据上述认定的证据证明的事实，结合双方当事人的陈述，本院经审理认定事实如下：2014年7月26日，含山县龙亢水务有限公司（以下简称“买方”）为实施含山县含城自来水长江引用水管道工程，已接受山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“卖方”）对含山县含城自来水长江引用水管道工程PCCP管采购的投标，并确定其为中标人。买方和卖方共同达成如下协议。1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3．签约合同价：人民币（大写）叁仟零捌拾贰万陆仟柒佰伍拾柒元整（¥30826757.00元）。4．卖方项目经理：付超。5．管材及配件质量符合GB/T19685-2005且为双胶圈标准。6．卖方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7．买方承诺按合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。8．卖方应按照监理人指示开工，工期为180天。9．本协议一式六份，双方各执三份。10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得违背原招标文件精神。补充协议是合同的组成部分。 合同说明：1、本合同工程采用单价承包方式。PCCP生产厂建设所需的全部费用分摊在管道价格内，随管道产品的交付获得业主的支付。对于管道较大转角处及打压试验的需要处，应提供不少于20节的限制性接头的PCCP管，并包含在投标报价中，业主不单独支付。管道接头等所有防腐措施均包含在投标报价中。 2、工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。3、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接工程费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。4、符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。5、报价货币为人民币。某些项目未填报单价或合价，则认为该项目已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。6、工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《供货要求及技术条款》有关部分。 合同条款：1、词语涵义 除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：（8）合同标的：指本次招标采购的用于本工程的PCCP（预应力钢筒混凝土管）管材、钢管及异型管和配件。（9）合同综合单价：是指按本合同规定供应单位长度的管道所需发生的所有费用，包括管道价格、运输费、运输保险费、检验检测费、利润、税金、服务、其他费用、物价风险等一切费用。（10）服务：指合同规定范围内需卖方承担的运输、保险、安装指导、调试、技术协助、校准、培训、管道配管图设计以及其它类似的义务（16）质量保证期：自工程竣工验收合格后1年终止。（17）变更通知：指买方对合同任何变更而出具的正式通知和确认文件。 2、合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： （1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）卖方应评标委员会要求对投标文件所作的澄清或说明；（4）投标报价书；（5）合同条款；（6）技术标准、供货要求及技术条款；（7）已标价的管道报价单；（8）经双方确认的其它文件等。 3合同标的 3.1卖方提供的管道须与投标文件中载明的要求一致。合同供货范围列在“工程量清单”中，其交货批次和进度应符合买方的具体要求和土建承包人提供的《管道供应计划表》。3.2合同标的的技术规格应与招标文件《供货要求及技术条款》中规定标准相一致。如有变动，应以买方最后核定的书面数据为准。并应符合有关部门最新颁布的相应的正式标准。3.3卖方应为买方提供的服务内容包括：本合同范围内的管道制造及构件（包括标准管、异形管、配件）的结构设计、管道配管图设计、制造、防腐、检测、运输，以及施工现场管道安装、打压试验的技术指导等。 4.1.2支付合同价款 买方应按合同相关规定支付合同价款。 11.1计量、支付 （1）本合同为单价合同。（2）以m、㎡、个、套为单位计量，并按《工程量清单》中各相应项目的单价进行支付。 11.2预付款 在卖方与买方签订合同并提交了履约保证金、预付款保函后21日内支付合同价格的5%作为预付款。合同累计完成金额达到合同金额的比例达到80%时一次性全部扣回预付款。 11.3进度款 经监理人和买方、土建承包人验收合格，买卖双方签署工地交接验收单后，由监理人出具支付证书21天内，买方审核无误后支付该批货物合同价格的70%。管道安装完毕验收后支付至实际到货合同价的95%。若合同实际到货价格小于合同签订价格的90%，则支付最后一次进度款时将未扣回的预付款全部扣回。 11.4质量保证金 A、合同实际到货价格的5%作为质量保证金。B、竣工验收1年后，买方向卖方退还质量保证金。 12．价格调整 合同执行过程中价格不予调整。 供货要求及技术条款：1.14.1计量（1）对于本合同中按单价或总价进行计量的工程量清单项目，其计量的范围和方法均应符合本合同条件的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。（2）列入工程量清单项目的工作将根据监理人核实的工程量或按监理人的现场指示在相关项目中计量。其它不能在工程量清单中以单独项目计量的部分工作，业主认为承包人已经将其计入工程量清单中的相关项目。（3）本合同PCCP按米计量，PCCP的长度均为管材有效长度，标准管长度按每节5m；弯头、合拢管、短管、T形管、闷头等配件以米（或个）为单位计量；胶圈不单独计量其费用包括在管价内。短管、合拢管长度及转换件数量根据施工安排的工作面数量、实际安装误差可能有所变化，需现场确定，对其报价按每米或个进行计量。PCCP的外防腐层按面积计量，其他防腐工程均计入相应合同产品清单单价下。（4）凡超出施工图纸规定的计量范围以外的PCCP标准管和配件等均不予计量。1.14.2支付（1）本工程中无论是总价项目还是单价项目，其支付都已包括与该项目有关的所有工作的费用，工程量清单中的所有项目的支付，都已经包括了完成本合同工程的所有费用。本合同不接受对招标文件中未包含的单价或价格项目的任何支付要求。（2）对单价项目的最终支付，应依据由监理人核实的工程量乘相应的项目单价进行支付。 合同已标价的管道及配件工程量清单中确定的管道综合单价为：PCCPDL900×5000/P1.0/H3工程量7100m、综合单价1071元；PCCPDE900×5000/P1.0/H6工程量565m、综合单价1140元；PCCPDL900×5000/P0.8/H3工程量5020m、综合单价1022元；PCCPDE900×5000/P0.8/H6工程量145m、综合单价1105元；PCCPDL900×5000/P0.6/H3工程量14395m、综合单价975元；PCCPDE900×5000/P0.6/H6工程量1555m、综合单价1076元；PCCP管外喷防腐蚀环氧煤沥工程量19000㎡、综合单价45元、合价855000元；管配件按各型号个数确定单价，总价款724587元。 2018年8月14日，山东龙泉管道工程公司与含山龙亢水务公司经核对，共供应管材数量4866条计24330米，其中PCCPDL900×5000/P1.0/H3管3815m、PCCPDE900×5000/P1.0/ H6管330m、PCCPDL900×5000/P0.8/H3管4420m、PCCPDE900 ×5000/P0.8/H6管185m、PCCPDL900×5000/P0.6/H3管13415m、PCCPDE900×5000/P0.6/H6管2165m，防腐面积81202.36平方米，供应管材配件279个计186312千克。由宫能金代表建设单位含山龙亢水务公司在统计表上签字确认。2019年3月7日和2019年4月28日，山东龙泉管道工程公司技术部分别出具降级证明：PCCPDE900×5000/P1.0/H6管11条降级为PCCPDL900×5000/ P0.6/H3管，PCCPDE900×5000/P0.8/H6管3条降级为PCCPDL900×5000/P0.6/H3管；PCCPDE900×5000/P0.8/H6管20条降级为PCCPDL900×5000/P0.6/H3管，每条5米。故山东龙泉管道工程公司实际供应管材数量4866条计24330米，其中PCCPDL900×5000/P1.0/H3管3815m、PCCPDE900×5000/P1.0 /H6管275m、PCCPDL900×5000/P0.8/H3管4420m、PCCPDE900 ×5000/P0.8/H6管70m、PCCPDL900×5000/P0.6/H3管13585m、PCCPDE900×5000/P0.6/H6管2165m，防腐面积80996.90平方米。 含山县含城自来水长江引水管道工程一标段于2016年12月26日竣工验收，二标段于2018年1月31日竣工验收，三标段于2018年1月26日竣工验收。含山龙亢水务公司已付款24861700元。 本院认为，山东龙泉管道工程公司与含山龙亢水务公司签订含山县含城自来水长江引用水管道工程《PCCP管采购合同》，系双方真实意思表示，不违反相关法律规定，合同有效，双方应按约履行。 山东龙泉管道工程公司供应管材数量4866条计24330米、管外防腐面积80996.90平方米、管材配件279个计186312千克。按照合同约定的单价，管材总价款为24568870元，管外防腐总价款为3644860.35元。 关于管配件价款：合同约定合同执行过程中价格不予调整；变更通知指买方对合同任何变更而出具的正式通知和确认文件；卖方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复；供货要求及技术条款1.14.1计量（1）对于本合同中按单价或总价进行计量的工程量清单项目，其计量的范围和方法均应符合本合同条件的规定。（3）弯头、合拢管、短管、T形管、闷头等配件以米（或个）为单位计量；短管、合拢管长度及转换件数量根据施工安排的工作面数量、实际安装误差可能有所变化，需现场确定，对其报价按每米或个进行计量。（4）凡超出施工图纸规定的计量范围以外的PCCP标准管和配件等均不予计量。对单价项目的最终支付，应依据由监理人核实的工程量乘相应的项目单价进行支付。 原告提交的管配件供货数量及重量统计表中没有按型号统计，而是笼统分标段统计个数和重量，无证据证明双方对价格调整和型号变更达成合意，原告主张按重量计算价款，不符合合同约定，不予采纳。合同已标价的管道及配件工程量清单中各型号配件个数总数为281个，原告只供应279个，被告主张管配件按合同已标价的管配件工程量清单中确定的型号、个数、单价计算价款共计724587元，符合合同的约定，予以采纳，故管配件价款按724587元计算。 综上，原告供应被告的管材价款24568870元、管外防腐价款3644860.35元、管配件价款724587元，总价款28938317.35元，被告已付24861700元，尚欠4076617.35元至今未付。 关于逾期付款利息损失：《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定，买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 本案合同约定管道安装完毕验收后支付至实际到货合同价的95%，合同实际到货价格的5%作为质量保证金，竣工验收1年后，买方向卖方退还质量保证金。管道安装于2018年1月26日竣工验收，至此被告应付合同价的95%，自2019年2月付余下的5%，不按期支付，依法应承担逾期付款利息。原告主张总价款95%与已付款差价即2629701.48元按逾期18个月、总价款的5%即1446915.87元按逾期7个月并按中国人民银行同期贷款计算逾期付款利息，不违反上述司法解释的规定，予以支持，逾期18个月按1-5年贷款利率年利率4.75%，逾期7个月应按一年期贷款年利率4.35%计算利息。利息总计224081.72元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百三十条、第四十四条、第六十条、第一百五十九条、第一百六十一条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、被告含山县龙亢水务有限公司于本判决生效之日起三十日内给付原告山东龙泉管道工程股份有限公司PCCP管材、防腐、管配件总价款4076617.35元； 二、被告含山县龙亢水务有限公司于本判决生效之日起三十日内给付原告山东龙泉管道工程股份有限公司逾期付款利息224081.72元； 三、驳回原告山东龙泉管道工程股份有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50363元，由原告山东龙泉管道工程股份有限公司负担9158元，被告含山县龙亢水务有限公司负担41205元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副、本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。 审 判 长  王义来 人民陪审员  黄传远 人民陪审员  陆文龙 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  唐玲玲