广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤06民终12357号上诉人（原审原告）：程向东，男，住广东省佛山市顺德区。委托诉讼代理人：刘建平，广东一粤律师事务所律师。委托诉讼代理人：姚慧，广东一粤律师事务所律师。上诉人（原审被告）：佛山市顺德区雅新房地产开发有限公司，住所地广东省佛山市顺德区。法定代表人：郑某1。委托诉讼代理人：李军，广东华璟律师事务所律师。委托诉讼代理人：欧阳娟芬，广东华璟律师事务所律师。上诉人程向东因与上诉人佛山市顺德区雅新房地产开发有限公司（下称雅新公司）商品房销售合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（2019）粤0606民初3783号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。程向东上诉请求：1.依法撤销一审判决；2.依法判决雅新公司支付程向东逾期交房违约金29987.28元（以总房款961131元为基数，按日万分之二从2016年7月1日计算至2016年12月3日）；3.依法判决雅新公司履行合同第九条约定义务，在15日内为程向东安装水表到户，逾期不履行则以总房款为基数，按日万分之三从履行期限届满之日起计算至安装完成之日止；4.本案一、二审诉讼费由雅新公司承担。事实与理由：一、现有证据不能证明案涉小区在2016年12月4日之前未能通气系不可抗力原因所致，佛山市顺德区港某燃气有限公司（下称港某公司）不属政府部门，其出具的文件不构成雅新公司免责的事由，本案不符合不可抗力的条件，一审判决认定事实错误。（一）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，主要包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹、政府行为（征收、征用）等。首先，港某公司并非政府部门，其出具的《佛山市顺德区港某燃气有限公司关于上僚雅某乐花园（新城湾畔）情况的复函》文件不能代表政府，不能作为认定案件事实依据。其次，不可抗力因素是指一种客观情况，该情况需法院向政府调查了解，而非由某单位出具证明。最后，即使确实存在市政道路建设因素，该因素是否在案涉《商品房买卖合同》签订就已存在，不具有不能预见的偶然性，不符合不可抗力的条件。（二）依据案涉《商品房买卖合同》第九条约定以及《中华人民共和国合同法》第一百一十八条规定，雅新公司既未能举证其于合理期限内曾通知过程向东，亦未能举证彼时存在政府证明文件，应承担举证不能的不利后果。（三）依据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定，合同具有相对性，且合同责任为严格责任，该责任不因第三方履行或配合履行而免除。雅新公司一审中曾追加港某公司为第三人并主张由第三人承担违约责任被一审法院驳回，一审法院反而认定延期接通燃气属不可抗力无法使人信服。二、程向东一审中以雅新公司延期交楼、延期接通燃气、延期安装独立水表三个理由要求其支付违约金至2016年12月3日，即使本案中延期接通燃气存在不可抗力因素，也不能免除雅新公司延期交楼、延期安装独立水表应承担的违约责任，一审认定事实、适用法律错误。（一）案涉合同第九条明确约定，雅新公司应于2016年6月30日前交楼，否则应承担违约责任，而一审判决查明雅新公司于2016年8月3日才通知交楼，违反了《商品房销售管理办法》和《住宅建筑规范》相关规定，应承担相应违约责任。（二）延期交楼、延期接通燃气、延期安装独立水表系三个承担违约责任的选择性事由，只要达到其中一个条件，雅新公司就应根据《商品房买卖合同》第十条约定承担相应违约责任。（三）案涉小区未能接通燃气至2016年12月3日，雅新公司亦未提供任何替代措施，造成程向东生活上极大的不便。即使本案存在不可抗力，雅新公司未能提供临时燃气措施解决程向东生活问题，不得要求免责。（四）一审法院认为安装独立水表需雅新公司与供水企业协商，协商不成的责任不能完全归于雅新公司，故不应按《商品房买卖合同》约定来确认雅新公司应承担的违约责任，无法律依据，自由裁量权适用不当。案涉合同适用严格责任，该责任不因第三人行为而免除。三、一审法院认定雅新公司未安装独立水表构成违约同时，判令雅新公司酌情向程向东支付违约金5000元无法律依据。一审法院在雅新公司未请求适当减少违约金情况下，该判决违背了当事人意思自治和裁判中立原则，运用自由裁量权不当。合同是双方真实意思表示，合同中关于违约责任约定并未超出法律规定限制理应得到遵守，应严格按《商品房买卖合同》第十条约定承担违约责任。四、程向东一审第三项诉讼请求要求雅新公司于15日内安装独立水表，逾期履行应以总房款为基数，按日万分之三计算违约金至安装完成之日止，一审法院不予处理违反法定程序。（一）一审判决对雅新公司至今未安装独立水表承担违约责任问题，酌情判令雅新公司承担判决生效前违约金5000元，而对程向东主张的逾期违约金不予判处并告知程向东可另行主张,违反基本的裁判原则。程向东一审中并未主张雅新公司逾期交房承担违约责任至判决生效前，仅要求承担违约责任至2016年12月3日，而对于2016年12月4日至判决生效前这段时间违约金并无请求。相反，一审法院对程向东主张逾期安装独立水表至安装完成的违约责任不予裁判,严重违反法定程序。（二）且不论违约金数额，本案违约金裁判时间点应为2016年7月1日计算至2016年12月3日，另判决生效十五日后计算至独立水表安装完成为止。综上，一审判决在缺乏合法证据及法律依据的情况下，认定雅新公司免责事由、主动降低违约金数额等属认定事实、适用法律错误，运用自由裁量权不当，严重违反法定程序，逻辑矛盾，请求二审法院依法撤销一审判决，支持程向东的全部上诉请求。雅新公司答辩称，一、雅新公司已完成《商品房买卖合同》约定义务，不存在逾期交楼行为，不需承担逾期交房违约责任。《商品房买卖合同》第九条约定雅新公司应将已办理竣工验收备案手续、符合合同附件二所规定的装饰和设备标准并能正常使用的商品房交付程向东使用。（一）雅新公司已于2014年10月22日完成案涉商品房小区内的全部燃气管道工程，并通过竣工验收和交付通气运行，于2014年和2015年完成小区竣工验收备案。至此，无论是根据《商品房买卖合同》还是根据《城镇燃气管理条例》第十九条以及《广东省燃气管理条例》第十条规定，雅新公司均完成了应履行的燃气管道敷设义务，其余部分即市政管道的敷设应由港某公司负责。（二）《商品房买卖合同》附件二第11条约定“管道燃气：预留燃气管道到户”。而雅新公司已为案涉商品房预留燃气管道到户，完全符合《商品房买卖合同》约定，雅新公司已完全履行合同约定义务。（三）《商品房买卖合同》附件二第12条约定“水电工程：每户均有独立之水、电、煤气表”，雅新公司已根据合同约定为案涉商品房安装独立水表，独立读数，独立计费，完全符合《佛山市供用水管理规定》第十一条关于一户一表要求及第十二条规定。（四）案涉楼盘之所以未能由水业公司直接安装水表有客观背景原因，因佛山新城区行政区划多次变更，水业公司因管辖区域调整和工程建设计划跟不上，所以当时供水公司拒绝受理案涉小区的水管网铺设。水业公司在2013年曾发文，大意是自2013年起，水业公司在顺德片区不再安装水表，不再提供抄表服务，并提供声明模板，要求各开发商向其出具声明，声明二次给水设施不移交水业公司接管。因时间久远，雅新公司未能妥善保存上述发文，但水业公司发文和要求开发商出具声明是客观事实，法院可向当时在顺德开发楼盘的各开发商核实。因此开发商只能自行铺设水管网，在小区内完成了一户一表建设，后再接驳水业公司管网。该现实情况对雅新公司而言，不仅未获得任何利益，且要付出额外的人力和物力。综上，案涉商品房已完成竣工验收备案手续，已预留燃气管道到户，已安装独立水表，雅新公司已经完成《商品房买卖合同》约定的义务，不存在逾期交楼行为，不需要承担逾期交房违约责任。二、案涉楼盘早在2016年7月份即处于可通燃气状态，即使案涉楼盘直至2016年12月4日才通燃气，该责任也不应由雅新公司承担。（一）如上所述，雅新公司已完成案涉商品房小区内的全部燃气管道工程，并通过竣工验收和交付通气运行，雅新公司已完成了应履行的燃气管道敷设义务，市政管道的敷设应由港某公司负责，而港某公司对市政管道的敷设完全不受雅新公司左右。（二）《佛山市顺德区港某燃气有限公司关于上僚雅某乐花园（新城湾畔）情况的复函》（顺燃气[2019]104号）显示，案涉小区于2016年7月29日已符合办理燃气报装手续。2016年7月29日至2016年12月4日期间小区未能通气的原因有两个，一是由于小区属毛坯交付小区，用户申请办理包装手续时，暂未符合通气条件，常规毛坯装修用户从办理报装至报请通气需时数月；另一原因是市政管建设及施工根据市政道路建设的相关完成情况同步配合建设，但由于该路段市政道路建设未完成，导致港某公司燃气管道建设及施工进度缓慢。综上，案涉小区早在2016年7月份即处于可通燃气状态，导致小区在2016年7月29日至2016年12月4日期间未能通气的原因在业主和港某公司，与雅新公司无关，该责任不应由雅新公司承担。三、即使案涉小区直至2016年12月4日才通燃气，也不会对业主造成任何影响。案涉商品房为毛坯房，业主在收楼后需先申报装修后才能报装燃气，待商品房装修完成之后才能通燃气。因此，从办理报装至报请通气需几个月的时间。在装修完成前，业主无需使用燃气，即使案涉楼盘直至2016年12月4日才通燃气，也不会对业主造成任何影响。四、即使案涉小区直至2016年12月4日才通燃气，该情况也仅属质量瑕疵，不应适用逾期交房违约责任。况且业主在收楼时未对燃气和水表提出任何异议，现又以燃气不通、水表未直接对应水业公司为由主张逾期交房违约责任，根据《广东省高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十一条、第三十二条规定，不应予以支持。五、如法院认为雅新公司应承担责任，该责任也应只是酌情补偿，不应适用《商品房买卖合同》第十条逾期交房违约责任。（一）案涉商品房已完成竣工验收备案手续，已预留燃气管道到户，已安装独立水表，雅新公司已完成《商品房买卖合同》约定义务，不存在逾期交楼行为，不应承担逾期交房违约责任。（二）即使如程向东所述案涉小区直至2016年12月4日才通燃气，但导致案涉小区在2016年7月29日至2016年12月4日期间未能通气的原因在业主和港某公司，与雅新公司无关，雅新公司不应为业主和港某公司行为负责。（三）如上所述，即使案涉楼盘直至2016年12月4日才通燃气，也不会对程向东造成任何影响，业主以燃气未通主张逾期交房违约责任不妥。（四）案涉小区早在交楼前通水，雅新公司在交楼前已经为各业主安装一户一表，独立计费，小区总表也已在水业公司注册，未能给业主安装对应水业公司的分户注册水表有客观背景原因，是因佛山新城行政区划多次变更，水业公司拒绝受理所致。水业公司拒绝受理完全不受雅新公司控制，且该情况并不会给业主造成任何不便、任何损失，雅新公司不应为该情况承担责任。综上，雅新公司已完成《商品房买卖合同》约定义务，不存在逾期交楼行为，不应承担逾期交房违约责任。雅新公司上诉请求：1.撤销一审判决第一项，依法改判驳回程向东的全部诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费由程向东承担。事实与理由：一审法院错误认定雅新公司未按合同约定履行安装独立水表的义务，进而错误认定雅新公司未能为案涉房屋安装注册水表必将给程向东生活上带来不便并造成一定程度的损失，且错误认定雅新公司仍负将案涉房屋的水表移交供水企业的义务。首先，雅新公司已根据《商品房买卖合同》约定为案涉房屋安装一户一表、独立读数、独立计费分户水表，小区总表也已在供水公司注册，完全符合《佛山市供用水管理规定》第十一条关于一户一表的要求，也符合第十二条“设有总表计量居民生活用水及公共用水，并设有户表计量各户居民生活用水量时，总表为注册水表”的规定。其次，案涉小区之所以未能由供水公司直接安装对应供水公司的分户注册水表，有客观背景原因，因佛山新城区行政区划多次变更，供水公司因管辖区域调整和工程建设计划跟不上，所以当时供水公司拒绝受理案涉小区及美的花园、英伦首府等小区的水管网铺设，因此开发商只能自行铺设水管网，在小区内完成了一户一表建设，后再接驳供水公司管网。该原因对雅新公司而言，既无法控制也无法预测，且该现实情况对雅新公司而言，不仅未获得任何利益，且要付出额外人力和物力，雅新公司不应为供水公司行为买单。最后，案涉小区早在交楼前通水，雅新公司在交楼前已为程向东安装分户水表，独立读数、独立计费，小区物业也是根据居民用水收费标准代收水费，因此，程向东并不会因为水表问题产生任何不便之处，也不会因为该情况造成任何损失，程向东也没有任何证据证明其因水表问题造成损失。综上，雅新公司已经根据合同约定完成一户一表建设，未能由供水公司安装分户注册水表的原因不受雅新公司控制，且程向东并不会因此造成任何影响和损失。一审法院认定雅新公司未按合同约定履行安装独立水表义务，认定雅新公司未能为案涉房屋安装注册水表必将给程向东生活上带来不便并造成一定程度损失，进而认定雅新公司仍负将案涉房屋的水表移交供水企业义务，一审法院该认定错误，对雅新公司不公。为维护雅新公司合法权益，特提起上诉，请求二审法院依法改判驳回程向东的全部诉讼请求。程向东答辩称，雅新公司的上诉请求无法律依据，应予驳回。根据《中华人民共和国合同法》规定，本案应适用严格责任，雅新公司应按合同约定履行交房义务。雅新公司并未履行安装独立水表义务，采取趸售供水，并未按规定一户一表独立计费，不符合政府规定。即使因周边建设供水存在延误，也应由雅新公司承担责任。雅新公司由此产生的损失应另行向案外人追诉，不应将责任推给业主。业主根据合同收楼，即使空置房屋，此系业主权利，雅新公司不能因此认为业主无损失作为免责理由。实际上雅新公司延迟开通燃气，给业主造成相关损失和困扰。现小区水表均采用物业管理公司计费，无直接对应供水公司的独立水表，如若其中部分业主迟延交付水费造成全部业主停水，给业主生活造成不便，雅新公司应承担违约责任。程向东向一审法院提出诉讼请求：1.判令雅新公司支付程向东逾期交房违约金29987.28元（以总房款961131元为基数，按日万分之三从2016年7月1日计算至2016年12月3日）；2.判令雅新公司履行合同第九条约定义务，在15日内为程向东安装水表到户，逾期不履行则以总房款为基数，按日万分之三从履行期限届满之日起计算至安装完成之日止；3.案件诉讼费用由雅新公司承担。一审法院查明：2016年1月8日，程向东（买受人，乙方）与雅新公司（出卖人，甲方）签订一份《商品房买卖合同》及《补充协议》，约定乙方购买甲方开发的位于佛山市顺德区案涉商品房，总价款为961131元；合同约定商品交付期限：甲方应当在2016年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将已办理竣工验收备案手续（指已取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》），符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准并能正常使用的商品房交付乙方使用。甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用，逾期超过***天后，乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之三的违约金。甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件二）的标准。达不到约定标准的乙方有权要求甲方按以下方式处理：甲方按合同附件二有关规定负责更换。双方在《商品房买卖合同》附件二中约定的装饰、设备标准：“……11.管道燃气，预留燃气管道到户。12.水电工程，每户均有独立之水、电、煤气表，供电到户内配电箱，只设总开关；给水管入户后在厨房留接驳口；排水在立管处留横支管接口……。”2014年10月22日，雅新公司与广东省石油化某建设集团公司、佛山市华某能燃气设计有限公司、港某公司办理案涉房屋所在的雅某乐国际花园燃气管道工程的竣工验收。雅新公司与广东省石油化某建设集团公司、港某公司签订了《民用住宅管道燃气设施移交管理协议》，雅新公司将雅某乐国际花园燃气管道输配系统移交给港某公司经营、管理。2015年8月27日，雅新公司开发的雅某乐国际花园3座、5座、6座、7座、8座独立商铺（建筑面积105191.97平方米，地上**，地下**）通过竣工验收，雅新公司取得包括上述商品房的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。2016年8月3日，程向东、雅新公司办理了案涉房屋的收楼手续。2016年8月25日，程向东在《雅某乐新城湾畔水电表登记表》上签名确认水表的读数为“4”。程向东于2016年8月18日开始装修，于2016年12月29日入住。由广东省佛山市岭南公证处出具的（2019）粤佛岭南第1638号《公证书》反映，该小区住户“蔡小姐”于2018年12月3日向“佛山12345”查询，佛山市燃气集团股份有限公司回复“蔡小姐所反映的北滘雅某乐新城湾畔小区，小区红线内燃气工程由开发商委托具有燃气安装资质的施工单位施工，工程竣工验收合格后移交予我司供应管道天然气。其中，该小区具备办理燃气报装手续时间为2016年7月29日，小区通气时间为2016年12月4日。”此后，程向东认为雅新公司逾期交付房屋遂向法院提起诉讼。诉讼中，港某公司复函法院，确认程向东为案涉房屋报装燃气的时间为2016年8月4日，点火时间为2017年3月5日。对于在2016年7月29日至2016年12月4日期间，案涉房屋所在小区未能使用燃气的原因为：“一、根据我司通气点火流程，2016年7月29日小区红线内符合办理报装手续，我司开放居民用户向我司提请通气点火报装手续，由于该小区属于毛坯交付小区，用户在向我司申请办理报装手续时，暂未符合通气条件，我司会根据用户需求配合装修安装相关户内管道及燃气设备，待用户安装条件的居民用户进行逐户上门安装、通气后，再逐户进行安装通气工作。因此，常规毛坯装修用户从办理报装至报请通气需时数月。二、2014年我司已开始为该小区供气办理市政管的路由规划、立项、报建等手续。该小区的市政燃气管敷设需途径北滘华阳路（潭州水道一荷岳路）、乐从佛山新城天虹路（百顺道一华阳路）等道路，而市政管建设及施工根据市政道路建设的相关完成情况同步配合建设，但由于该路段市政道路建设未完成，导致我司的燃气管道建设及施工进度缓慢。”佛山市顺德区水业控股有限公司北滘分公司就案涉房屋所在小区的水表安装情况复函法院：“一、佛山市顺德区雅新房地产开发有限公司的顺德区北滘镇上寮村委会华阳南路1号雅某乐花园小区于2017年1月6日正式安装水表接水，水表编号为10**575，属我司的趸售供水用户。二、上述小区二次供水设施采用自行管理模式。故此，我司无法提供有关你院已受理程向东等十四人安装独立水表的相关资料。”另外，雅新公司与佛山市顺德区水业控股有限公司至今未能就雅某乐花园小区的供水管网移交事项达成一致协议。一审法院认为，关于雅新公司是否未按合同约定履行开通燃气管网的义务，应承担何种违约责任问题。程向东、雅新公司签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》，约定雅新公司在2016年6月30日前将房屋交付给程向东使用，且应已办理竣工验收备案手续（指已取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》）及房屋符合合同附件二所规定的装饰和设备标准（其中燃气部分约定为管道燃气，预留燃气管道到户。）并能正常使用。雅新公司于2015年8月27日取得案涉房屋的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，并且已就案涉房屋所在小区的燃气管道输配系统办理竣工验收并移交给港某公司经营、管理，因此，雅新公司向程向东交付房屋时已符合合同约定的竣工验收备案和管道燃气的安装预留的条件。另外，根据港某公司的复函可知，案涉小区自2016年7月29日已符合办理燃气报装手续，因市政道路建设未完成导致燃气管道建设及施工进度缓慢导致案涉小区的通气时间为2016年12月4日。由此可知，程向东所在案涉小区于2016年12月4日才能使用燃气的原因是不能归责于雅新公司。程向东以此主张雅新公司承担违约责任的诉请，理由不充分，法院不予支持。关于雅新公司是否未按合同约定履行安装独立水表的义务，应承担何种违约责任问题。《佛山市供用水管理规定》第十一条规定，新建楼房须安装供水“一户一表、独立计费”系统，小区内绿化、消防等不同性质的用水应分开计量收费，由建设单位统一报装用水，建设费用由建设单位承担。第十二条规定，由供水企业安装作计算用水量的水表称为注册水表。第十三条规定，注册水表及其之前的供水设施，一经验收合格投入使用，应移交给供水企业维护管理，用户不得私自移动或拆除。任何人不应在水表附近堆放障碍物及搭建临时构筑物，影响抄表及水表维护管理工作。案件中，案涉小区属于新建楼盘，故程向东、雅新公司在《商品房买卖合同》中约定“每户均有独立之水、电、煤气表”应符合上述规定。根据已查明事实可知，雅新公司为案涉房屋安装的水表非供水企业为用户安装的注册水表，雅新公司在完成供水管网设施铺设后至今也未能移交给供水企业维护管理，故雅新公司为程向东安装的水表不能作为供水企业计算程向东用水量的注册水表，明显不符合上述规定“一户一表、独立计费”的要求，雅新公司行为构成违约。由于雅新公司与供水企业就供水设施的移交需由双方协商解决，协商应遵循自愿原则，不能将协商不成的责任完全归于雅新公司，故也不应完全依照《商品房买卖合同》的约定来确定雅新公司所承担的违约责任。由于雅新公司作为开发案涉房屋时未充分考虑市政配套方面有可能存在的问题，导致未能为案涉房屋安装注册水表，必将同样给程向东生活上带来不便并造成一定程度的损失，法院综合案情酌定雅新公司应向程向东支付判决生效前逾期安装注册水表的违约金5000元，对于程向东主张超出部分，法院不予支持。如果程向东在判决生效后因案涉房屋的水表未能移交供水企业维护管理而造成新的损失，可另案主张。由于案涉房屋的水表的移交时间并不能确定，也不是雅新公司所能控制，故法院对程向东主张雅新公司在判决生效后15天内安装水表到户的请求不予支持。另外，应说明的是雅新公司仍负将案涉房屋的水表移交供水企业的义务，雅新公司应积极履行并促成，以确保向程向东履行合同义务。另外，案件纠纷因雅新公司违约行为引起，故应由雅新公司对其违约行为负担相应的诉讼费用。为此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十条第一款第（二）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、雅新公司应于判决发生法律效力之日起十日内，一次性向程向东支付违约金5000元；二、驳回程向东的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费274.84元，由程向东负担50元，由雅新公司负担224.84元。二审期间，雅新公司向本院提交《关于佛山新城部分小区水表安装方式的情况说明》，拟证明因佛山新城行政区划多次变更，供水企业因管辖区域调整和工程建设计划跟不上，开发商只能自行铺设水管网，在小区内完成了一户一表建设，后再接驳供水企业管网。雅新公司无法左右行政区划调整，亦无法预见佛山新城区会在短时间内多次进行调整，因此未能由供水企业安装分户水表的责任不应当由雅新公司承担。程向东认为该证据系雅新公司单方制作，对其真实性、合法性、关联性不予认可。经审查，本院认为，上述证据系雅新公司单方制作，不作本案定案依据。经审查，本院对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，本案二审的争议焦点为：1.雅新公司应否向程向东支付逾期交房违约金29987.28元；2.雅新公司应否履行限期为程向东安装独立注册水表之义务，并承担逾期不履行之违约责任。关于争议焦点一。本案中，雅新公司与程向东所签《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。依据该合同第九条之约定，雅新公司应于2016年6月30日前，将已办理竣工验收备案手续（指已取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》），并符合合同附件二所规定的装饰和设备标准（其中管道燃气部分约定为预留燃气管道到户，水电工程部分约定为每户均有独立之水、电、煤气表）并能正常使用的商品房交付程向东使用。程向东于本案上诉称，因雅新公司未依《商品房买卖合同》约定日期向程向东交付案涉房屋并履行燃气管网开通义务，依法应承担相应的违约责任。对此，本院认为，本案一审期间，程向东已确认收楼完毕，且未对雅新公司交付案涉商品房的时间提出异议。根据雅新公司发出的《雅某乐国际花园收楼通知书》内容可知，雅新公司告知程向东可于2016年6月30日至2016年7月31日办理收楼手续，而程向东亦确认其已收楼完毕，其于本案并未提交证据证明雅新公司迟于《商品房买卖合同》约定的时间通知其收楼，在此情形下程向东不能以其实际收楼的日期作为要求雅新公司承担逾期交付商品房违约责任的截止日期，对其该项上诉主张，本院依法不予支持。关于程向东诉称的案涉商品房燃气管网开通迟延的问题，根据本案查明事实，雅新公司于2014年10月22日完成燃气管道工程竣工验收，并将案涉小区燃气管道输配系统移交港某公司经营、管理。另，港某公司2019年5月21日出具的《关于上僚雅某乐花园（新城湾畔）情况的复函》称，案涉小区于2016年7月29日已符合办理燃气报装手续条件，但因受市政道路建设影响，以及涉讼小区属毛坯交付，导致案涉小区燃气通气时间延后至2016年12月4日。故案涉小区燃气通气时间迟延于合同约定时间系因无法归责于雅新公司的原因所致，程向东据此要求雅新公司承担违约责任，理据不足，本院依法不予支持。关于争议焦点二。《佛山市供用水管理规定》（佛府[2013]97号）第十一条规定，新建楼房须安装供水“一户一表、独立计费”系统。本案商品房建设于上述规定之后，《商品房买卖合同》附件二中有关水电工程交付标准之约定应符合上述规定的要求。本案中，雅新公司为案涉房屋安装的水表并非对应供水公司可以进行独立计算用水量及用水费用的注册水表，雅新公司亦未能依据《佛山市供用水管理规定》第十三条之规定将供水管网设施移交供水企业维护管理，雅新公司的本案行为违反上述规定及买卖合同约定，构成违约。本案中，因供水设施的移交需由雅新公司与供水企业自愿协商解决，不应将协商不成的责任完全归于雅新公司一方，一审法院综合案情酌定雅新公司向程向东付本判决生效前逾期安装注册水表的违约金5000元，并无不当。至于雅新公司如在本判决生效后未能将案涉房屋水表移交供水企业维护管理而造成的新损失，程向东可另案主张。因案涉房屋水表移交时间暂无法确定，亦非雅新公司所能控制，故本院对程向东主张雅新公司在本判决生效后15日内安装水表到户的上诉主张依法不予支持。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。程向东、雅新公司的上诉主张均理据不足，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费474.68元，由上诉人程向东负担424.68元，由上诉人佛山市顺德区雅新房地产开发有限公司负担50元。本判决为终审判决。审 判 长 余珂珂审 判 员 徐允贤审 判 员 黄玉凤二〇一九年十二月三十日法官助理 赵超琳书 记 员 黄卓敏