宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   民事判决书   （2019）宁0303民初2599号   原告(反诉被告)：李富强，男，1989年9月19日出生，汉族，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。   原告(反诉被告)：樊彦伍，男，1973年2月7日出生，汉族，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。   原告(反诉被告)：樊彦文，男，1968年8月9日出生，汉族，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。   原告(反诉被告)：樊彦满，男，1976年8月20日出生，汉族，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。   原告(反诉被告)：朱志荣，男，1981年4月11日出生，汉族，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。   原告(反诉被告)：樊小芹，女，1975年4月5日出生，汉族，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。   被告(反诉原告)：张少银，男，1963年8月9日出生，回族，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。   原告（反诉被告）李富强、樊彦伍、樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹与被告（反诉原告）张少银劳务合同纠纷一案，本院于2019年4月9日作出（2019）宁0303民初552号民事判决。被告（反诉原告）张少银不服该判决，向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提起上诉。宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院于2019年7月26日作出（2019）宁03民终512号民事裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）李富强、樊彦伍、樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹，被告（反诉原告）张少银均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告李富强、樊彦伍、樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付六原告劳务工资2万元；2.本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告张少银系包工头，从事工程承包工作。2016年9月，六原告在被告承包的红寺堡区大河乡红崖村白路清真寺工地上从事折钢筋工作。完工后，被告于2016年10月17日向六原告出具证明一张，双方约定，被告欠六原告折钢筋费用5万元，当天支付折钢筋费3万元，现被告欠六原告折钢筋费2万元。后六原告多次向被告催要，被告以各种理由推诿不还。   被告辩称，1.我将工程承包给原告樊彦伍，与其他原告无关；2.总承包价格为5万元，干活期间我付了3万元，原告樊彦伍在活还没有干到一半的时候没有向我通知就走了，同时拉走了干活的机器，我没有办法联系到原告樊彦伍，给我造成了很大的损失，原告樊彦伍应当对我的损失予以赔偿。   反诉原告张少银向本院提出反诉请求：1.判令六反诉被告向反诉原告赔偿损失59500元，其中工人工资28500元、运输费2500（工人8人、运输5次、每次500元）、钢筋加工费4500元（5次、每次500元、工人2人）、钢管租赁费7500元、技术员工4000元、木工5000元、白路清真寺扣除原告未按时完工的费用5000元、吊车费2500元（5次、每次500元）；2.本案诉讼费由六反诉被告承担。事实及理由：2016年9月，反诉原告将位于大河乡白路清真寺钢筋工工程以5万元的价格承包给六反诉被告。六反诉被告将工程干了一半未通知反诉原告就将设备全部撤走，致使反诉原告承包的工程停工一个月。反诉原告为了赶工期，就雇佣了8个钢筋工（每日240元）共计花费28500元。因六反诉被告将机器设备拉走，致使钢筋工无法加工，故反诉原告5次雇佣车辆（板车花费2500元、吊车花费2500元）将钢筋运输至红寺堡镇进行加工（加工费和人工工资4500元）。反诉原告在开工期间，租赁他人钢管搭建架子供六反诉被告使用，六反诉被告造成停工期间的租赁费为7500元。六反诉被告停工期间反诉原告给予技术员、木工分别发放工资4000元、5000元，均为六反诉被告因停工造成的损失。因六反诉被告停工造成工期延误，白路清真寺扣除了反诉原告的5000元工程款。   反诉被告李富强、樊彦伍、樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹辩称，反诉原告所述的钢管租赁费等费用与反诉被告无关，反诉原告没有证据证实其将涉案工程承包给了反诉被告樊彦伍。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证质证。原告提交的证明一张，被告质证后有异议，认为其将涉案工程承包给了原告樊彦伍，原告樊彦伍拿了3万元后走了，但是活没有干完，经审查，该证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，能够证明被告于2016年10月17日向六原告出具证明，对于欠付的2万元钢筋工劳务费予以确认的事实，被告质证后虽有异议，但并未提交有效证据反驳，本院予以确认并在卷佐证。被告提交的微信语音聊天录音两份、手机通话录音一份、考勤表二张，原告李富强质证后对微信语音聊天录音两份、手机通话录音一份均有异议，原告樊彦伍质证后对微信语音聊天录音两份、手机通话录音一份有异议，原告樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹质证后无异议，经审查对微信语音聊天录音、手机通话录音真实性予以认定，对考勤表真实性予以认定。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年9月份，被告张少银雇佣原告李富强、樊彦伍、樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹作为钢筋工在其承建的位于吴忠市××区的清真寺进行钢筋制作工作，双方口头协商劳务费共计5万元，钢筋由被告提供，制作机器由六原告提供。六原告干活一个多月后，2016年10月17日，被告向六原告支付3万元，并向六原告出具证明一份，2016年10月30日钢筋制作工作停工，主体结构的钢筋制作工作基本完成，剩余清真寺的两个邦克楼的主体结构未完成，整个工程的二次结构未完成。涉案工程于2016年11月初全部停工。2016年11月，原告樊彦伍将租赁的钢筋制作机器从涉案工程工地拉走。2017年3月份，被告联系原告樊彦伍重新开工，因六原告承接了其他劳务工作，2017年3月中旬，原告樊彦伍及其他三人在涉案工地上干了半天活，后因钢筋工暂停，原告樊彦伍再次离开工地。   本院认为，原告李富强、樊彦伍、樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹与被告张少银自愿协商，被告张少银将其承建的清真寺工程中的钢筋制作工作以5万元的价格交由六原告，六原告在被告承建的工地上制作钢筋并提供其他劳务，双方形成劳务合同关系。本案争议的焦点是六原告是否完成与被告约定的劳务内容，即双方约定的钢筋制作工作内容仅指工程主体结构的钢筋制作还是包括主体结构和二次结构在内共同的钢筋制作。本案双方未签订书面协议，仅是口头约定。2016年10月17日，被告向六原告出具证明一份，证明已支付劳务费3万元，下剩2万元未支付。根据双方提交的证据和庭审查明的事实可以看出，被告重新开工后雇佣的钢筋工每日工资为240元，本案六原告前后提供劳务共计40余天，按每日工资240元计算劳务费共计5万余元，与双方约定的5万元基本吻合，因此双方约定的劳务内容仅包括主体结构的钢筋制作，不包含二次结构。庭审中六原告自认主体结构的钢筋制作工作未按约定完成邦克楼的工作，未完成的部分劳务费为400元，应从剩余2万元中扣除400元，因此，被告应向六原告支付劳务费19600元。   对被告辩称六原告将主体结构未完成一半的情况下未通知其而离开的意见，涉案工程于2016年9月开工，被告于2016年10月17日支付3万元劳务费后出具证明，故对被告该辩解意见不予采信；对被告辩称其将工程承包给原告樊彦伍，与其他原告无关的意见，因六原告共同完成涉案工程，故对被告该辩解意见不予采信。关于反诉原告张少银要求六反诉被告赔偿损失59500元的诉讼请求，其中人工工资28500元是二次结构雇佣的钢筋工产生劳务费用，不属于双方约定的劳务内容，对于反诉原告要求的其他损失均没有证据证明，因此对反诉原告的诉讼请求不予支持。   综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：   一、被告张少银于本判决生效后五日内支付原告李富强、樊彦伍、樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹劳务费19600元；   二、驳回反诉原告张少银的反诉请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费300元，原告李富强、樊彦伍、樊彦文、樊彦满、朱志荣、樊小芹负担10元，被告张少银负担290元。反诉费644元，由反诉原告张少银负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。   审判长曹佳宝   人民陪审员马克龙   人民陪审员刘慧霞  二〇一九年十二月二十五日   书记员叶文亮   附法律条文：   《中华人民共和国合同法》   第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。