包头市青山区人民法院民事判决书（2019）内0204民初3214号原告：包头市瑞昊建筑劳务有限公司，住所地：内蒙古自治区包头市东河区。法定代表人：张官元，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李宝荣，内蒙古金矢律师事务所律师。被告：包头市小丽花食品有限公司，住所地：内蒙古自治区包头市青山区。法定代表人：李林峰，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵有成，该公司法律顾问。原告包头市瑞昊建筑劳务有限公司（以下简称瑞昊公司）诉被告包头市小丽花食品有限公司（以下简称小丽花公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月21日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。瑞昊公司的委托诉讼代理人李宝荣、被告小丽花公司的法定代表人李林峰及委托诉讼代理人赵有成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告瑞昊公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款人民币1059970.3元及利息（利息按照中国人民银行同期贷款利率自2018年8月20日起算），利随本清。截止2019年8月1日，利息为44315.59元，本息合计1104285.59元；2、本案案件受理费由被告承担。事实与理由:2018年6月7日，原告瑞昊公司与被告小丽花公司签订《工程承包合同》。合同约定原告承包被告公司改扩建工程，工期自2018年6月10日至9月20日。根据工程量计算费用。原告于2018年6月13日进驻工地开始施工。2018年8月20日，被告因资金未到位通知原告工程停工。被告因拖欠原告工程款，于2018年9月以被告所有的蒙BXXX小型汽车向原告抵顶150000元。被告陆续代原告发放工人工资140000元。2019年3月，原、被告双方承包合同纠纷在青山区劳动监察大队调解未果。现被告拖欠原告工程款1059970.3元未付。因被告以种种理由拒绝偿还债务，故原告诉至法院，望判如所请。被告小丽花公司辩称，原告的诉讼请求支付金额与事实不符。计算的利息没有合同依据。因原告施工至今该工程施工的项目并未全部完成，经监理公司现场实测，原告实际完成工程量为987465.8元。被告公司从2018年9月5日至2019年10月18日已支付人民币及以物抵债，加上被告公司给原告提供的材料总计725800元，尚欠原告工程款为261665.8元。此款未扣除保证金。原告所诉的事实和理由不符合双方合同约定的条件。被告已足额支付了工程款。按照合同第5条约定，工程造价按预算进行结算。截止现在，原告所施工的项目也没有全部完工，同时也未进行验收。不符合工程交付方合同约定条件。合同约定2018年9月20日竣工验收，但未竣工验收，被告按照合同有权拒付尚欠的工程款。待履行合同交付条件成就时，原告才有权主张工程款。本院经审理认定事实如下：2018年6月7日，原告瑞昊公司作为承包人，与乙方小丽花公司签订《工程承包合同》。合同约定总工期为2018年6月10日至2018年9月20日竣工验收。合同后甲方盖章处由张某签字并加盖小丽花公章。乙方处由陈某某签字加盖瑞昊公司公章。原告于2018年6月10日进驻工地施工。2018年7月，建设单位、监理单位、施工单位三方出具《小丽花文化博览园工程项目6月份已完成工作进度》。该工作进度单显示合计金额经监理单位温州市某监理有限公司包头分公司确认为923380.3元。该工程进度单建设单位处为张某签字。监理单位处加盖监理公司工程监理技术质量专用章，并有监理王某某签字，注明“已审核完毕请甲方核实。注明：甲供材料没扣”。施工单位处加盖瑞昊公司项目专用章，并有周某某签字。2018年11月6日监理单位出具《根据施工单位报量经现场实测已完和未完工程量审核》，该工程量审核单显示总计为987465.8元。监理公司注明“经对完成实际工程量进行核实以本单为准，甲供材料47800元，应在此单造价中扣除，此单已于2018年11月6日已送达包头市瑞昊建筑劳务公司。注明：此建筑物实体无验收。最终以验收为准，否则工程质量谁来承担。”监理单位加盖公章并有监理王某某签字。施工单位处注明“2018年11月6日送达拒签收”。2018年，小丽花公司法定代表人李林峰还出具《保证书》一份。保证书表明“小丽花项目所欠瓦工、钢筋工、木工、外墙保温工人工资390900元。本人承诺在2018年12月底前付清。收款人李某某。李某某收到款项后由李某某、王某某、周某某共同保证全部发放给工人，如不发放造成工人上访、滋事，三人愿共同承担法律责任。备注：该款项从总工程款中扣除”。保证书下方有王某某、李某某、周某某签字。另查明，2019年9月8日，小丽花公司李林峰作为甲方与李某某签订《顶账协议》一份。协议约定“经甲乙双方协商，在平等自愿的基础上达成如下协议：一、截止2019年9月7日，据乙方讲甲方尚欠乙方包头市青山区XXX项目人工工资人民币壹拾柒万元整（最终以对账为准），双方商定甲方以北京现代牌XXX轿车（车牌蒙BXXX）作价人民币35000元（大写：叁万伍仟元整）抵顶人工工资。二、因该车有贷款，代贷款还清后过户（贷款由甲方按月偿还）。三、该车于2019年9月8日移交给乙方，在此之前产生的违章费用由甲方承担，在此之后产生的一切费用、违章、事故由乙方负责。四、本协议一式两份，双方签字后生效。五、本协议如有争议归甲方所在地司法机关管辖”。2019年10月18日，被告小丽花公司作为甲方，周某某作为乙方并加盖瑞昊公司项目专用章，双方签订《备忘录》一份。备忘录显示“经双方协商甲方以李某某雷克萨斯轿车（蒙BXXX）作价肆拾叁万元整（430000元）折抵周某某（包头市瑞昊建筑劳务有限公司）小丽花文化博览园工程款叁拾伍万元整（350000元），其余捌万元负责偿还甲方所欠李某某工人工资捌万元，2020年8月份还清，此车与甲方再无任何债务关系。交接完成后雷克萨斯轿车（蒙BXXX）所发生的一切事故法律责任由周某某本人承担。雷克萨斯车贷壹拾捌万肆仟元整（184000元）由甲方按月偿还，还清后甲方协助乙方办理过户手续（2020年10月底还清）”。庭审中，原告瑞昊公司除提供小丽花文化博览园工程项目6月份已完成工作进度单外，还提供小丽花文化博览园工程项目单、付款承诺保证书、瑞昊公司授权委托书，证明被告小丽花公司应付原告瑞昊公司工程款1349970.3元。被告因拖欠原告工程款承诺先分期支付工人工资。原告公司于2019年7月26日出具授权委托书，委托马某某与被告公司结算。被告小丽花公司对工程进度单、工程项目单都不予认可，认为不是实际完成工作量的最终结算单。被告对授权委托书的真实性认可，但称被告公司没有收到，原告持有这份证据对本案不具有证明力。被告小丽花公司提供温州市某监理有限公司包头分公司出具的未完工程量审核明细1份、周某某出具的收条3份、保证书1份、银行流水23张、2019年9月8日顶账协议1份、2019年10月18日备忘录1份、2018年6月16日监理公司给原告送达的监理通知单1份，证明2018年11月7日监理公司和建设单位对原告实际完成的工程量进行了实际核实，完成的总工作量为987465.8元。该造价中未扣除被告供应材料款47800元。2018年9月5日至2019年2月3日共付原告工程款143000元。流水中有付给马某某的，有付给周某某的，有付给李某某的。现代轿车顶账35000元，雷克萨斯车顶账350000元，李某某、周某某均签字确认。原告施工未履行合同义务。对工程未进行验收和报审。原告瑞昊公司质证称，对未完工程量审核明细单不予认可，没有施工单位签字。周某某出具的3份收条真实性也不予认可。对保证书、银行流水的真实性认可，证明目的不予认可。对备忘录不予认可，顶账协议也不予认可。监理通知单签发于2018年6月16日，是在施工的初级阶段，与之后工程施工以及被告方拖欠工程款没有关联。被告小丽花公司还提供付款明细一份，该明细显示2019年9月5日至9月7日付给马某某6000元。2018年9月21日付给周某某人民币2000元。2018年9月11日至2019年2月3日付给李某某人民币135000元。甲供材料47800元。以车抵账，2018年8月以蒙BXXX本田SUV抵账150000元。2019年9月8日以蒙BXXX现代轿车抵账35000元。2019年10月18日以蒙BXXX雷克萨斯轿车抵账350000元。以车抵账共计535000元。以上总计付给施工方725800元。2019年11月22日，原告瑞昊公司出具《情况说明》一份。该说明显示，瑞昊公司项目专用章未经公安备案，由白某管理。2018年底因瑞昊施工队诉至青山区劳动监察大队，周某某从白某处拿走项目专用章。瑞昊公司未授权周某某和李某某进行结算。被告申请周某某、李某某出庭作证。周某某认可其与马某某挂靠瑞昊公司，承建小丽花博览园工程；认可2019年10月18日备忘录中陈述；认可出具收条；也认可小丽花公司出具的付款明细；亦表示雷克萨斯轿车没有实际交付。周某某称工程总量为1400000元，甲供材料为47800元。李某某认可收到135000元，伊兰特轿车抵顶35000元。还查明，现双方签订的《工程承包合同》未经结算，小丽花公司已将未完工程发包给其他公司进行施工。本院认为，2018年6月7日，原、被告签订的《工程承包合同》是双方的真实意思表示，本院予以确认。2018年7月《小丽花文化博览园工程项目6月份已完成工程进度》经各方签字确认合计923380.3元。2018年11月6日监理单位出具的《根据施工单位报量经现场实测已完和未完工程量审核》显示总计987465.8元。该审核单虽未经施工单位瑞昊公司签收，但有监理公司出具的备注。注明“经对完成实际工程量进行核实以本单为准，甲供材料47800元，应在此单造价中扣除，此单已于2018年11月6日已送达包头市瑞昊建筑劳务公司。注明：此建筑物实体无验收。最终以验收为准，否则工程质量谁来承担。”监理单位加盖公章并有监理王某某签字。该审核单确认的总量，应视为瑞昊公司最终完成的工程量。瑞昊公司提供仅有施工方签字的《小丽花文化博览园工程项目》，且监理单位处明确写明“请甲方审核”。故该项目单不能作为最终确认工程量的依据。瑞昊公司虽提供情况说明及授权委托书，证明马某某为瑞昊公司确定委托代理人。但授权委托书出具的时间为2019年7月26日。且周某某在原告瑞昊公司提供的多份证据上签字，其出庭证实收到除雷克萨斯轿车以外的小丽花公司的付款。瑞昊公司仅凭借其自身出具的证明不能抗辩周某某、李某某收到工程款的事实。故本院依法认定小丽花博览园工程总量为987465.8元，核减甲供材料47800元，已付款328000元（2019年9月5日至9月7日付给马某某6000元；2018年9月21日付给周某某2000元；2018年9月11日至2019年2月3日付给李某某135000元；2018年8月以蒙BXXX本田SUV抵账150000元；2019年9月8日以蒙BXXX现代轿车抵账35000元）。被告小丽花公司应支付原告瑞昊公司工程款611665.8元。原告主张的利息依法从起诉之日起予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下：一、被告包头市小丽花食品有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告包头市瑞昊建筑劳务有限公司工程款611665.8元；二、被告包头市小丽花食品有限公司支付原告包头市瑞昊建筑劳务有限公司工程款611665.8元的利息，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2019年8月21日起至全部工程款付清之日止；三、驳回原告包头市瑞昊建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14738元，原告包头市瑞昊建筑劳务有限公司已预交，由原告负担4821元，由被告包头市小丽花食品有限公司负担9917元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。审 判 长 白砚峰审 判 员 刘 恺人民陪审员 贾凤霞 二〇一九年十二月二十二日书 记 员 李 姝附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提供的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。