西安市雁塔区人民法院民 事 判 决 书（2019）陕0113民初14734号原告韦鹏伟，男，汉族，1973年1月28日出生，住陕西省渭南市临渭区，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托诉讼代理人韦鹏学，陕西锐博律师事务所律师。委托诉讼代理人赵雅芝，陕西锐博律师事务所实习律师。被告西安西水置业有限公司，住所地：西安市莲湖区，统一社会信用代码91610104552341583A。法定代表人段惠生，该公司执行董事。委托诉讼代理人叶竞，陕西大秦律师事务所律师。原告韦鹏伟与被告西安西水置业有限公司（以下简称西水公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告韦鹏伟的委托诉讼代理人韦鹏学、被告西水公司的委托诉讼代理人叶竞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告韦鹏伟诉称，原告购买被告开发的位于西安市高新区XX路XX号名为西水水岸阳光的1幢2单元7层20701号房屋，与被告签订了《商品房买卖合同》。按照合同约定，原告向被告支付了购房款及其他税费共计746847元。合同第十一条约定，被告应于2016年12月31日前向原告交付符合合同约定的房屋。但因被告原因，直至2017年12月7日才将房屋交付原告，逾期交房长达341天之久。合同第十二条约定，逾期交房超过90日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金。现原告诉至法院，请求：1.判令被告向原告支付逾期交房违约金76402元（746847元×0.0003/天×341天）；2.本案诉讼费由被告承担。被告西水公司辩称，1.其公司曾告知原告交房时间推至2017年8月，且已就此取得原告的同意和谅解，属双方协商一致对交房时间的变更。2.涉案房屋因不可抗力导致工期延误416天，交房时间应在前述2017年8月的基础上再顺延416天，故截至原告实际收房日（即2017年12月7日）不构成迟延交房。3.原告至今未缴纳大修基金，其公司依法、依约可以不向原告交房。4.原告支付房款存在迟延，且至今未支付迟延付款违约金，其公司有权拒绝向原告交房，并要求原告支付迟延付款违约金2736元。5.原告主张的违约金标准过分高于其损失，依法应予调低。6.其公司代原告交纳2017年11月1日至2018年10月31日的物业费、电梯费、公共区域能耗费、生活垃圾费共2568元及前述资金占用期间相当于同期银行贷款利息的损失，应当从原告诉请中扣减。经审理查明，原、被告签订合同登记号为Y15150124的《商品房买卖合同》（预售），约定原告购买被告开发的位于西安市高新区XX路XX号XX幢XX单元XX层XX号房屋，总价款746847元。合同第七条约定，买受人于2015年9月19日前支付首期房价款346847元，余款400000元向中国工商银行西安分行土门支行申请贷款支付。第八条约定，除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，逾期在90日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金。合同第九条约定，该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。合同第十一条约定，出卖人应当在2016年12月31日前向买受人交付该商品房。该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按第十二条处理。合同第十二条约定，除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金。合同附件十二第五条对合同第九条的补充约定：经买卖双方协商一致，将商品房交付条件变更如下：该商品房所在楼栋经验收合格即可交付买受人，该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。出卖人交付房屋的必要条件是买受人已签订备案合同并按合同规定缴纳全部房款（若为按揭付款方式，则除首期款外，还包括银行已将全部按揭贷款划入出卖人账户）。买受人若未签订备案合同或未按期缴纳全部房款或者其他费用（包括房屋面积补差款、逾期付款的违约金）的情形下，除应按合同及补充协议规定承担违约责任外，出卖人有权不为其办理房屋交付手续。2015年9月19日，原告向被告支付首付款226847元。2015年12月3日，原告向被告支付首付款120000元。后银行向原告发放购房贷款400000元。2017年10月31日，被告通过EMS向原告寄出《入伙通知书》。原告实际于2017年12月7日收房。另查，案涉房屋所在项目至今未取得建设工程竣工验收备案证明文件。上述事实，有《商品房买卖合同》及其附件、房款收据、EMS快递单等证据及当事人陈述在卷佐证，并经当庭质证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》（预售）系双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效合同，双方均应按照合同约定履行各自义务。合同签订后，原告已向被告履行了支付购房款的义务，被告应按合同约定时间向原告交付房屋。关于被告辩称原告迟延支付首付款、要求原告支付迟延付款违约金，并依约有权拒绝交付房屋一节，因原告在合同约定的交房时间之前已补齐首付款，故被告以此拒绝交房本院依法不予采信，而被告未就迟延付款违约金提起反诉，故本院依法不予处理。虽双方在合同附件中将交房条件变更为所在楼栋经验收合格，但依据《中华人民共和国建筑法》第六十一条关于“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”的规定和《建设工程质量管理条例》第四十九条关于“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收”的规定，涉案房屋至今未取得建设工程竣工验收备案证明文件，未达到法律规定的交付条件，被告逾期交房的行为已构成违约，应按合同约定承担违约责任。关于被告辩称合同约定的违约金过高一节，因原告未提交其因被告逾期交房遭受实际损失的相应证据，故根据双方的履约情况，本院酌情将合同约定的日万分之三的逾期交房违约金降至日万分之一。被告应以房价款为基数按日万分之一的标准向原告支付2017年1月1日至实际收房日即2017年12月7日的逾期交房违约金，计算为25467.48元（746847×341天×0.01%）。关于被告辩称涉案工程因不可抗力导致工期延误一节。因被告提交的政府文件大多系2016、2017年间，而根据合同约定被告应于2016年12月31日前交房，故2017年的政府文件与本案无关联性，本院依法不予采信。而按照合同约定的交房时间，2016年案涉项目的地基工程和主体工程应该已完工，不涉及土方施工，故政府2016年治污减霾不能构成本案工期延误的抗辩，被告以不可抗力为由要求扣减工期延误的相应期间本院依法不予采信。关于被告辩称双方协商一致将交房时间变更至2017年8月一节，因被告未就此提交相应的证据，原告对此亦不予认可，故该项辩称本院依法不予采信。关于被告辩称原告至今未缴纳大修基金，其公司依法、依约可以不向原告交房一节，因大修基金系原告向房屋管理部门缴纳的费用，被告以此为由拒绝向原告交房不能成立，本院依法不予采信。至于被告辩称代原告缴纳2017年11月1日至2018年10月31日的物业费、公摊电费、电梯费、生活垃圾费等费用，因与本案不是一个法律关系，不能合并处理，被告可另案主张。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告西安西水置业有限公司于本判决生效后十日内向原告韦鹏伟支付2017年1月1日至2017年12月7日的逾期交房违约金25467.48元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告韦鹏伟的其余诉讼请求;本案案件受理费1710元，由原告负担1140元，被告负担570元。因原告已预交，故被告应在履行判决义务时将负担的案件受理费一并支付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审判长  张叡婕审判员  刘 静审判员  杨 博二〇一九年十二月十九日书记员  邹 倩打印：扈艳红校对：康黎2019年月日送达1