呼和浩特市赛罕区人民法院民事判决 书                                                                    （2019）内0105民初6958号                    原告(反诉被告)：准信智慧消防股份有限公司(曾用名厦门准信机电工程有限公司),住所地福建省厦门市思明区建业路3号11CD室。法定代表人：李杰，董事长。委托诉讼代理人：张君，福建天衡联合师事务所律师。委托诉讼代理人：张晨，福建天衡联合律师事务所律师。 被告（反诉原告）：内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路心想是城商务综合体20层20017号。法定代表人：张宏茂，执行董事。委托诉讼代理人：乔博，内蒙古鸿举律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐飞，男，该公司员工。原告准信智慧消防股份有限公司诉被告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案与反诉原告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司诉反诉被告准信智慧消防股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月5日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）准信智慧消防股份有限公司的委托诉讼代理人张君、被告（反诉原告）内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司的委托诉讼代理人乔博、徐飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告准信智慧消防股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司立即向原告准信智慧消防股份有限公司支付工程欠款本金5781014元；2、判令被告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司立即向原告准信智慧消防股份有限公司支付截至2019年7月31日止的工程欠款利息合计1029942元；3、判令被告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司以工程欠款本金5781014元为基数，按照人民银行同期同类贷款年利率4.75%的标准，自2019年8月1日起继续向原告准信智慧消防有限公司支付工程欠款利息，直至工程欠款本金实际付清时止；4、判令被告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司立即向原告准信智慧消防有限公司退还工程保证金人民币50000元；5、本案诉讼费用（包括案件受理费、保全费、公告费等）均由被告承担。事实及理由:2012年5月，被告将其开发建设的位于呼和浩特市赛罕区的“心想是城”商务综合小区消防工程对外招标，原告参与了该项目的投标，并于2012年6月4日向被告支付了50000元的投标保证金，后原告中标。2012年7月25日，原告与被告之间签订了一份《内蒙古“心想是城”商务综合小区消防工程施工合同》，约定了被告将位于呼和浩特市赛罕区的”心想是城”商务综合小区消防工程发包给原告施工，被告应于工程完工、消防验收前向原告支付工程款至工程完成总量的70%,消防验收合格、竣工结算完成后付至工程结算总价的的95%，剩余5%尾款待保修期满后十天内结清；保修期为两年，从消防验收合格之日起算；针对竣工结算，被告应于收到原告完整的竣工资料后六十天内核定完成，核定后五天内拨付工程款；如果延期拨付工程款，应当按照银行利率支付利息给原告。双方还口头约定原投标保证金5万元自动转化为施工合同履约保证金。此外，双方还约定了其他权利义务。上述合同签订之后，原告依约进场施工，并于2015年6月全部完工。2015年10月，呼和浩特市公安消防支队出具消防验收意见书证实该消防工程验收合格。2015年12月，原告向被告报送了完整的竣工结算资料。2017年12月31日，被告才出具案涉工程结算审核结果，工程结算总造价为人民币13257457。截至2015年9月22日，被告累计仅向原告支付工程款6861334元。2016年12月，被告用房产抵偿工程款615109元。此后，被告未再向原告支付任何款项。迄今为止，被告尚欠原告工程款本金为5781014元（13257457元-6861334元-615109元）。此外，案涉工程的50000元保证金，被告也至今仍未退还给原告。原告认为，原、被告之间签订的上述施工合同，合法有效，双方均应严格履行。原告早已施工完成案涉的工程，并于2015年10月通过消防验收，且案涉工程已经完成竣工结算，工程总造价已经确定，被告应当依约按时足额支付剩余的工程欠款本金人民币5781014元。被告未能在合同约定的“消防验收之前”、竣工结算资料核定完成后五天内”以及”保证期届满后十天内“的付款时间节点内支付对应的工程款项，均构成严重违约，依约还应当向原告支付工程欠款利息。此外。案涉工程已完工多年且保修期已届满，被告亦向原告退还5万元保证金。被告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司辩称，1、被告按进度支付的工程款远大于诉状中列出的款项。2、促使被告履行支付剩余工程款的义务的条件没有成就，因为原告完整的四套竣工结算资料至今未报送至被告。3、被告不存在延期支付工程款的问题，所以利息自然不支付。4、根据《中华人民共和国招标投标法》实施条例第74条，因为原告没有按约履行交纳履约保证金的义务，所以他交纳了5万元钱投标保证金不予退还。 反诉原告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司向本院提出诉讼请求，1、判令准信智慧消防股份有限公司向内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司支付违约金4176098.955元（13257457元×0.001×315天=4176098.955元，计算期间自2014年7月21日止2015年6月1日止）；2、判令准信智慧消防股份有限公司承担本诉与反诉的诉讼费。事实与理由：原、被告于2012年7月25日签订《内蒙古“心想是城”商务综合小区消防工程施工合同》系双方真实意思表示，双方均应当按照合同约定全面履行己方应尽的义务。该合同第六条第3款约定“乙方安装工程与土建同步竣工，竣工后一个月内完成系统调试，具备验收条件，每延误1天应按工程总造价的千分之一向甲方支付违约金”。被告的土建工程竣工于2014年6月20日竣工，依据原告民事起诉状中事实和理由部分，原告的工程完工于2015年6月。由此可见，原告已经构成违约，理应按照合同约定向被告支付违约金。反诉被告准信智慧消防股份有限公司辩称，1、涉案工程的竣工时间是2014年6月30日，而且质量合格,该事实被告是认可的，有建设工程竣工报告为证。2、原告在起诉状中写的2015年6月份完工是笔误,现在予以更正。3、案涉工程直到2015年12月30日才由消防部门出具验收意见，不是准信公司的原因，不存在违约的事实。4、被告于2019年8月27日提出反诉，要求支付工期违约金，超过了诉讼时效。5、反诉被告不同意反诉原告的诉讼请求。 本院经审理查明，2012年7月25日，内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司（甲方）与准信智慧消防股份有限公司（乙方，曾用名厦门准信机电工程有限公司）签订《“心想是城”消防工程施工合同》，载明“工程地点位于呼和浩特市昭乌达路以西万达商城以南。施工范围为“心想是城”商务综合小区的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、防排烟系统、防火卷帘门和防火门，工作内容为消防报审报验、图纸深化设计、设备材料采购、安装施工（安装、调试、检查、保管）、技术资料管理、工程验收及保修工作。并约定乙方垫资进场施工3个月后甲方开始支付月进度款，第四个月支付前3个月的工作量按70%结算。甲方每月支付进度款、进度款价款为上月实际完成工作量的70%，工程完工、消防验收前付至工程完场总量的70%。工程消防验收合格、竣工结算完成后付至工程结算总价的95%。剩余5%尾款待保修期满后十天内结清。乙方每月5日上报甲方上月实际完成工作量，甲方在每月 25日前审核并支付上月进度款。本工程保修期为两年，保修期从工程消防验收合格之日起算。甲方对乙方申报的工程款应在收到乙方工程进度款支付报告后十天内核定（竣工决算自收到乙方完整的竣工决算资料后六十天内核定）完成，核定后5天内拨付工程款。如果甲方延期拨付工程款，则按当期银行利率支付利息给乙方。乙方安装工程与土建同步竣工，竣工后一个月内完成系统调试，具备验收条件，每延误一天应按工程总造价的千分之一向甲方支付违约金（甲方造成的原因除外）。乙方确保在工程竣工后一个月内通过消防部门验收，并承担有关验收的费用，非乙方方面造成消防不能验收的与乙方无关，甲方应责令相关责任单位及时整改并承担相关费用，乙方配合监督。”等内容。 2014年10月27日，原告作出《建设工程竣工报告》，载明“工程名称心想是城商务综合小区，工程建设单位为内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司，施工单位为厦门准信机电工程有限公司，施工单位质量评定意见为本工程消防施工质量评定合格”等内容。 2015年10月，呼和浩特市公安消防支队出具《建设工程消防验收意见书》，该意见书载明本案所涉消防工程“符合要求”。 2017年12月31日，受被告委托的公司作出《心想是城消防安装工程审核报告》，该审核报告载明“该工程审定结算总造价13257457元”。   原告（反诉被告）自认被告（反诉原告）共计向其支付本案所涉工程款7476443元，尚欠工程款经原告多次索要未果，故原告于2019年8月5日诉至本院，被告对原告的诉讼请求不予认可，认为未付工程款是由于原告未提供相关材料，并提出反诉，反诉被告对于反诉原告的请求认为无证据证明，并已过诉讼时效，不同意承担。 本院认为，原、被告签订的“心想是城”消防工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方在该合同中约定“竣工决算自收到乙方完整的竣工决算资料后六十天内核定完成，核定后5天内拨付工程款”，但被告未在2017年12月31日作出《心想是城消防安装工程审核报告》后5天内支付尚欠工程款，系被告存在过错，原告主张被告向其支付尚欠工程款5781014元的诉讼请求，符合合同有效约定，且双方认可，本院予以支持。其请求的利息损失，因被告迟延付款的理由是原告未按时提供相关结算材料，故应原告有一定责任，故被告应向原告支付利息自原告起诉之日即2019年8月5日起按照中国人民银行同期同类贷款利率支付至实际清偿之日止。 对于原告主张被告向其退还保证金5万元的诉讼请求，合同约定了保证期，且被告认可原告向其支付了保证金5万元，现保修期已经届满，本院予以支持。 对于反诉原告主张反诉被告支付违约金的诉讼请求，虽然合同约定“乙方安装工程与土建同步竣工，竣工后一个月内完成系统调试，具备验收条件，每延误一天应按工程总造价的千分之一向甲方支付为月金”，但该合同亦约定“甲方造成的原因除外”、“非乙方方面造成消防不能验收的与乙方无关”，反诉被告提供的证据不能证明相关情况系反诉被告原因所致，故该请求，证据不足，本院不予支持。反诉原告主张反诉被告已过诉讼时效，无证据证明，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向原告准信智慧消防股份有限公司支付工程款5781014元、自2019年8月5日起以未付本案所涉工程款为基数按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际清偿之日止的利息；二、被告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向原告准信智慧消防股份有限公司返还保证金5万元；三、驳回反诉原告内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司的诉讼请求。案件受理费100036元（准信智慧消防股份有限公司已预交59827元，内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司已预交40209元），由准信智慧消防股份有限公司负担8981元，由内蒙古蒙通房地产开发有限责任公司负担91055元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。    审  判  长    荣萍人民陪审员  修梅人民陪审员    刘芳 二〇一九年十二月五日                   书  记  员    王会杰