甘肃省金昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）甘03民终549号上诉人（原审被告）：李永勤，男，1987年2月28日出生，汉族，住金昌市。委托诉讼代理人：徐志强，甘肃镍都律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：金川区润鼎装修中心，住所地金昌市金川区农贸街12-2号商铺。经营者：丁磊，男，1989年6月7日出生，汉族,个体工商户，住金昌市金川区金水里24栋2单元7号。委托诉讼代理人：王兆荣，甘肃经纶律师事务所律师。上诉人李永勤因与被上诉人金川区润鼎装修中心（以下简称润鼎装修中心）装饰装修合同纠纷一案，不服金昌市金川区人民法院（2019）甘0302民初1409号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月13日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人李永勤及其委托诉讼代理人徐志强、被上诉人润鼎装修中心经营者丁磊及其委托诉讼代理人王兆荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李永勤上诉请求：1.撤销金昌市金川区人民法院（2019）甘0302民初1409号民事判决；2.驳回润鼎装修中心的诉讼请求。事实和理由：1.双方当事人对润鼎装修中心已完成装修的工程量未作结算且存在争议，一审认定李永勤欠装修款15123元的事实证据不足。2.双方签订了二份装修合同，第二份合同废止了第一份合同。双方实际履行的是第二份合同，在该合同中对误工费进行了处理。一审没有查清造成窝工的原因，判令李永勤赔偿窝工损失1100元依据不足。3.润鼎装修中心购买价值876元的地砖仍存放在该中心，并未用在李永勤房屋装修上。润鼎装修中心提交的收条仅能证明其购买油漆的事实，不能证明油漆被李永勤占有的事实。李永勤不应承担以上两笔费用。润鼎装修中心辩称，一审认定润鼎装修中心已完工的工程量和价款正确。李永勤单方终止合同履行属违约行为，该行为致润鼎装修中心无法将已购买的地砖用于装修房屋。润鼎装修中心提交的证据证明其购买的三套油漆被留在李永勤处。请求驳回李永勤的上诉。润鼎装修中心向一审法院起诉请求：1.解除润鼎装修中心与李永勤签订的房屋装饰装修合同；2.李永勤向润鼎装修中心支付装修费15123元，支付违约金1800元，赔偿经济损失2376元。一审法院认定事实：2018年11月5日，李永勤、润鼎装修中心签订房屋装饰装修合同，约定：润鼎装修中心以包工包料的方式，装修李永勤所有的金沙公馆18栋1单元501室。装修项目包含45项，总价款8.7万元，工期自2018年11月5日至2019年2月5日。若因李永勤原因导致延期开工或中途停工，按每日50元的标准向润鼎装修中心支付违约金。合同履行中，双方重新签订房屋装饰装修合同，约定：将工期变更为2018年11月5日至2019年4月5日，确定因李永勤原因停工22天。装修价款由8.7万元变更为7.94万元，具体为：李永勤购买地板砖9618元，后续更换厨房墙砖补差价564元，所有柜体的小柜门差价1780元，加装1组吊柜455元，加装1套碗栏260元，共计80441元，实收7.94万元。合同履行中，润鼎装修中心完成部分装修工程后，李永勤单方解除合同。李永勤已支付装修款5万元，根据双方确认装修的项目和价款计算，李永勤还应付款15123元。润鼎装修中心还有价值1500元的三套油漆存放在李永勤房屋内，未能取出。一审法院认为，润鼎装修中心与李永勤签订的装饰装修合同合法有效。双方在履行合同中因铺设地砖产生矛盾，经工商部门协调后润鼎装修中心同意修补更换，但李永勤仍以质量存在问题擅自解除合同，其行为构成违约。润鼎装修中心要求李永勤付清已完工程价款及支付更换地砖价款的请求成立。双方在第二份合同中确定了因李永勤原因导致停工22天的事实，李永勤依约应向润鼎装修中心支付1100元违约金。润鼎装修中心提交的收条可证明其购买了价值1500元油漆，结合李永勤更换门锁另找他人装修的事实，认定润鼎装修中心的三套油漆留在了李永勤的住宅。李永勤应向润鼎装修中心返还三套油漆，若不能返还则应赔偿折价款1500元。李永勤于2019年2月15日前解除了合同，润鼎装修中心要求李永勤赔偿此后损失的请求无事实根据。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条规定，判决：一、解除润鼎装修中心与李永勤签订的房屋装饰装修合同；二、李永勤给付润鼎装修中心装修款15123元、窝工损失1100元、地砖款876元；三、李永勤返还润鼎装修中心三套油漆，若不能返还则应赔偿折价款1500元。以上义务，限本判决生效后十日内履行。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：关于润鼎装修中心是否完成喷漆门、喷漆门套、喷漆窗套、入户门垭口等项目的问题。双方签订的房屋装饰装修合同和装修报价单均未明确约定喷漆门、喷漆门套、喷漆窗套、入户门垭口刷漆的次数，李永勤主张润鼎装修中心仅刷漆一遍的事实无据证实，其以刷漆次数为由主张润鼎装修中心未完成上述项目也无合同依据。本院认定润鼎装修中心已完成喷漆门、喷漆门套、喷漆窗套、入户门垭口等项目。查明：2018年11月5日，李永勤与润鼎装修中心签订装饰装修合同，约定：润鼎装修中心以包工包料方式，装修李永勤所有的金沙公馆18栋1单元501室。装修项目为45项、总价款88436元（详见附表1）。工期自2018年11月5日至2019年2月5日。若因李永勤的原因导致延期开工或中途停工，按每日50元支付违约金。合同履行中，双方因地砖质量问题产生矛盾，经工商部门协调后润鼎装修中心同意对地砖进行修补和更换。双方签订补充协议，约定：将工期变更为2018年11月5日至2019年4月5日。确定因李永勤原因停工22天。将装修价款8.7万元变更为7.94万元。在润鼎装修中心施工过程中，李永勤更换了住宅门锁，单方终止合同履行。因无法进入装修的房屋，润鼎装修中心有三套价值1500元的油漆留在了李永勤的住宅。润鼎装修中心完成合同约定的45项装修项目中的26项、价款共计29419元（详见附表2）。润鼎装修中心未装修的项目有10项、价款共计24330元（详见附表3）。润鼎装修中心尚未安装吊柜、鞋柜、衣柜的门及未更换13块地砖，门和地砖现仍存放在该中心。13块地砖价值876元。李永勤已向润鼎装修中心支付装修款5万元。本院认为，润鼎装修中心与李永勤签订的装饰装修合同及补充协议合法有效。因李永勤违约行为导致润鼎装修中心无法安装已定制的吊柜门、鞋柜门、衣柜门，门是吊柜、鞋柜、衣柜的一部分，润鼎装修中心已完成吊柜、鞋柜、衣柜安装，润鼎装修中心要求李永勤支付吊柜、鞋柜、衣柜项目价款的请求符合约定，本院予以支持。润鼎装修中心提交的收据可证明该中心购买13块地砖的事实，因李永勤的原因导致地砖未被用于装修，李永勤应承担该费用。李永勤支付上述两笔款项后，可要求润鼎装修中心交付吊柜门、鞋柜门、衣柜门、13块地砖。双方将客厅、餐厅、走道吊顶约定在一个项目内，走道吊顶上虽设计了石膏线，但石膏线单独列为一个项目，润鼎装修中心因未施工而未主张石膏线项目的费用，故李永勤应向润鼎装修中心支付客厅、餐厅、走道吊顶项目的装修款。润鼎装修中心完成了电视背景墙（瓷砖）项目的部分工作，李永勤主张该项目完成不到二分之一工作、润鼎装修中心辩称该项目完成二分之一工作的理由证据均不充分，本院根据当事人违约程度，将完成工作确定为二分之一。润鼎装修中心要求李永勤支付电视背景墙（瓷砖）一半装修款的请求成立。补充协议可证明因李永勤的原因导致润鼎装修中心停工22天的事实，李永勤依约应承担支付违约金的责任。润鼎装修中心提交的收条可证明该装修中心购买油漆及支付货款的事实，结合李永勤未让润鼎装修中心取出施工材料即更换房屋门锁的事实，本院认定润鼎装修中心的3套油漆在李永勤处。李永勤应当向润鼎装修中心返还油漆或赔偿折价款。补充协议对装饰装修合同进行了变更和补充，补充协议未涉及到的装饰装修合同的其他条款仍然有效，李永勤主张双方已废止装饰装修合同理由不成立。综上所述，李永勤的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定基本事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费264元，由上诉人李永勤负担。本判决为终审判决。审判长 胡 伟审判员 贾春花审判员 冯保立二〇一九年十二月十七日书记员 宋园莉附件1：装修项目及价格序号项目（元）价格序号项目价格（元）1改水电280024喷漆窗套14442卫生间墙砖141625入户门垭口8323卫生间墙砖辅料51626集成顶22284卫生间墙砖手工96827LED灯1705卫生间地砖46028浴霸五合一7806卫生间地砖辅料10129晾衣架7807卫生间地砖手工18930客厅、餐厅、走道吊顶39108卫浴门12009地漏17631电视背景墙371810卫生间地面防水32032窗台台面164811厨房、墙砖225633墙面顶粉刷807312厨房、墙砖辅料82134石膏线171013厨房、墙砖手工153935灯池石膏线26414厨房地砖85836灯池花型16015厨房地砖辅料17537吊柜126016厨房地砖手工32938橱柜421617阳台墙砖103239鞋柜183618阳台墙砖辅料37440床240019阳台墙砖手工70241衣柜1895720（未约定）42地砖876021地面、手工347143地脚线119722喷漆门225044开关插座86023喷漆门套48045家政800合计：88436元附件2：已完成装修项目及价格序号项目价格（元）序号项目价格（元）1改水电280015厨房地砖手工3292卫生间墙砖141616阳台墙砖10323卫生间墙砖辅料51617阳台墙砖辅料3744卫生间墙砖手工96818阳台墙砖手工7025卫生间地砖46019（未约定）6卫生间地砖辅料10120地面、手工34717卫生间地砖手工18921集成顶22288卫浴门120022LED灯1709地漏17623浴霸五合一78010卫生间地面防水32024晾衣架78011厨房、墙砖225625橱柜421612厨房、墙砖辅料82126床240013厨房、墙砖手工1539合计2941914厨房地砖辅料175附件3：未装修项目及价格序号项目（元）价格序号项目价格（元）1厨房地砖8587地砖87602窗台台面16488地脚线11973墙面顶粉刷80739开关插座8604石膏线171010家政8005灯池石膏线264合计243306灯池花型160