福建省寿宁县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0924民初127号 原告：福建省中隧建设工程有限公司（以下简称中隧公司），住所：福建省福州市福清市音西街道万安路瑶峰公寓新村5号楼302室，统一社会信用代码：913501816668819162。 法定代表人：张智财，职务：董事长。 委托诉讼代理人：毛坤强，福建正联律师事务所律师。 被告：寿宁县医院，住所：福建省寿宁县鳌阳镇东区景泰街18号，统一社会信用代码：123522294905995534。 法定代表人：陈智泉，职务：院长。 委托诉讼代理人：龚潇，福建博知律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张义松，男，1972年9月23日出生，汉族，寿宁县医院副院长，现住福建省寿宁县。 原告中隧公司诉被告寿宁县医院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告中隧公司的委托诉讼代理人毛坤强和被告寿宁县医院的委托诉讼代理人龚潇、张义松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中隧公司向本院提出诉讼请求：请求判决1、寿宁县医院立即支付工程款524071元；2、确认中隧公司对讼争建设工程折价或者拍卖的价款，在所结欠的建筑工程价款范围内享有优先受偿权；3、由寿宁县医院承担本案的诉讼费用及鉴定费用50000元。事实与理由：寿宁县医院因投资建设寿宁县医院二期病房大楼而将地下室基坑支护工程通过招投标方式发包给福建省冠盛建设工程有限公司（以下简称冠盛建设公司，中隧公司前身）承建，双方于2016年12月15日订立《建设工程施工合同》，约定了承包工程项目、合同价格采用用固定单价合同、工程进度款支付方式及违约责任等。合同签订后，冠盛建设公司即开始采购材料、租赁设备组织施工。在施工过程中，因工程石方无法采用原计划的爆破施工技术而变更为液压镐开挖技术及增加其他工程量。2017年7月14日该工程竣工验收合格。2017年7月22日，双方对于案涉工程总造价，由寿宁县医院提供相关签证材料委托第三方寿宁县中信测绘有限公司进行测绘结算，结论施工工程量为25428.16立方米，冠盛建设公司对此予以确认；2017年8月16日根据测绘结论，结合合同固定单价约定，将案涉工程结算总价2578792元报送寿宁县医院审核。截止2018年2月底，寿宁县医院共支付工程款1719525元，尚欠工程款859267元及相应利息未予返还，多次催讨未果故诉至法院，请求支持其诉讼请求。审理中，施工工程经委托第三方机构鉴定，工程造价为2243596元，遂将诉讼请求中支付工程款859267元变更为支付工程款524071元，增加由寿宁县医院承担鉴定费50000元的要求。 寿宁县医院辩称：双方合同约定工程价款是1698893元，已支付1719525元，多付了20632元。现经第三方鉴定，工程造价为2243596元，未付的524071元同意予以支付，但中隧公司所诉在施工中增加的工程量，却未按程序申请办理现场签证，未经监理单位代表人、发包人、施工单位三方签证，无法判断改变施工方式（或技术方式）的必要性和增加工程量的合理性，也无法将未经三方签证增加的工程量价款纳入工程核算，导致无法支付工程增量价款，其责任在中隧公司，所以，诉讼费和鉴定费应由中隧公司负担。 本院经审理认定如下：中隧公司提供营业执照、资质证书、法定代表人资格证明书、张智财身份证复印件、内资企业登记基本情况表、中标通知书、建设工程施工合同、福建省房屋建筑工程竣工验收报告、竣工验收监理评估报告、竣工结算价（送审）、土石方开挖工程结算书、工程造价咨询报告书、施工签证单、工程签证单、开工报告；寿宁县医院提供的事业单位法人证书、法定代表人身份证明、张义松身份证复印件、《标准施工招标文件》、支付工程款《明细账》、寿宁县医院委托中信测绘有限公司的鉴定费发票、闽财建[2017]157号《关于印发的通知》、本院委托福建安邦司法鉴定所出具的编号：安邦司法鉴定[2019]建鉴字第017号寿宁县医院二期病房大楼地下室基坑支护工程造价司法鉴定意见书及NO.04193810鉴定费发票，经当庭质证，双方对上述证据客观真实性予以确认，应作为证据予以采信。庭审中，双方对以下事实予以确认： 寿宁县医院将寿宁县医院二期病房大楼地下室基坑支护工程委托寿宁县公共资源中心进行招投标。2016年12月1日，冠盛建设公司中标，中标价为人民币1698893元。同年12月10日冠盛建设公司申请开工；12月15日寿宁县医院与冠盛建设公司签订《建设工程施工合同》，签约合同价为1698893元；12月25日正式开始施工，2017年7月14日竣工，工程评定为合格。因工程施工量出现变化，2017年7月22日寿宁县中信测绘有限公司受寿宁县医院委托对土石方开挖工程进行工程量鉴定，出具《寿宁县医院二期病房楼土石方开挖工程结算书》，确认开挖土方量12678.23立方米、开挖石方量12680.67立方米、支坑石方量19.23立方米、支坑土方量50.03立方米，合计25428.16立方米，花费鉴定费37800元。工程开工后寿宁县医院先后支付工程款合计1719525元。2018年6月1日，冠盛建设公司被中隧公司吸收合并，冠盛建设公司注销，中隧公司存续。2019年1月9日中隧公司诉至法院，请求判令1、寿宁县医院立即支付工程款859267元，并偿付逾期付款利息（按同期银行贷款利率计算，自2017年8月17日起至判决确定还款之日止）；2、确认中隧公司对讼争建设工程折价或者拍卖的价款，在寿宁县医院所结欠的建筑工程价款及违约金范围内享有优先受偿权；3、由寿宁县医院承担本案的诉讼费用。庭审中，中隧公司申请工程造价鉴定并支付鉴定费50000元，本院依法委托福建安邦司法鉴定所进行鉴定，2019年10月31日该所出具安邦司法鉴定[2019]建鉴字第017号司法鉴定意见书，确认工程造价为2243596元，鉴定费50000元。中隧公司遂变更诉讼请求为：请求判令1、寿宁县医院立即支付工程款524071元；2、确认中隧公司对讼争建设工程折价或者拍卖的价款，在寿宁县医院所结欠的建筑工程价款范围内享有优先受偿权；3、由寿宁县医院承担诉讼费用及鉴定费用50000元。 本院认为，中隧公司与寿宁县医院签订的建设工程施工合同不违反相关法律规定，是合法有效的，应受法律保护。中隧公司将竣工并验收合格的工程移交，寿宁县医院接交并使用，依约应支付工程款，中隧公司要求寿宁县医院支付工程款524071元的诉讼请求，符合相关法律规定，可予支持。中隧公司要求对讼争建设工程折价或者拍卖的价款，在寿宁县医院所结欠的建筑工程价款范围内享有优先受偿权，符合相关法律规定，应予支持。中隧公司要求寿宁县医院承担鉴定费50000元，寿宁县医院提出异议，陈述中隧公司施工中增加工程量未按程序申请办理现场签证，无法判断改变施工方式（或技术方式）的必要性和增加工程量的合理性，无法将未经三方签证增加的工程量价款纳入工程核算，导致无法支付工程增量价款，其责任在中隧公司，故诉讼费和鉴定费应由中隧公司负担；施工工程为医院二期病房大楼，紧临正在使用的病房楼，为医院日常就诊及住院患者考虑，将石方由爆破施工变更为液压镐开挖并无不当；同时施工中工程量发生变化后，寿宁县医院将工程量委托鉴定，双方均同意鉴定结果，该陈述于法无据，可不予支持；中隧公司要求寿宁县医院承担鉴定费50000元的诉讼请求，符合相关法律规定，可予支持。为此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十九条规定，判决如下： 寿宁县医院应于本判决生效之日起10日内支付给福建省中隧建设工程有限公司工程款524071元。 福建省中隧建设工程有限公司有权在524071元限额内对寿宁县医院二期病房大楼折价或者拍卖的价款优先受偿。 寿宁县医院应于本判决生效之日起10日内支付给福建省中隧建设工程有限公司鉴定费50000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9540.71元，减半收取4770.36元，由寿宁县医院负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省宁德市中级人民法院（上诉案件受理费缴纳办法：到本院领取省财政厅印制的人民法院诉讼费用缴费通知书，至迟在上诉期满后七日内预交到宁德市中级人民法院，逾期不交按自动撤回上诉处理）。 审 判 员  李 斌 二〇一九年十二月三日 法官助理  蔡文彬 书 记 员  吴连芳 附主要法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》 第十九条建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 1 4