福建省厦门市同安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0212民初4759号 原告（反诉被告）：曾茗曦，女，汉族，1984年5月2日出生，住福建省厦门市同安区。 被告（反诉原告）：厦门欣盛丰投资有限公司，住所地福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘里228号224室。 法定代表人：梁忠林，总经理。 委托诉讼代理人：陈燕端，女，汉族，1982年2月26日出生，住福建省厦门市思明区。系公司职员。 委托诉讼代理人：廖贵辉，男，汉族，1985年11月17日出生，住福建省武平县。系公司职员。 原告曾茗曦与被告厦门欣盛丰投资有限公司（以下简称“欣盛丰公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年10月25日立案受理后，依法适用简易程序于2019年12月12日公开开庭进行了审理。原告曾茗曦、欣盛丰公司之委托诉讼代理人廖贵辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 曾茗曦向本院提出本诉请求：1.判令被告支付原告逾期交房违约金（从2017年1月1日计算至实际交房之日止，每日违约金按总购房款的万分之一计算），暂计至2018年12月31日，违约金为97060.8元；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年4月26日，原告与被告厦门欣盛丰投资有限公司签订了《厦门市商品房买卖合同》，约定原告购买位于厦门市同安区商品房，商品房面积为118.20平方米，总金额1329600元，合同约定2016年12月31日前交房，如果逾期超过90天后交房，则欣盛丰公司需每日向买受人支付总额万分之一的违约金。2016年4月11日原告向被告支付了定金50000元，2016年4月17日向被告支付首付款349600元，被告均出具了收据。其余款项930000元已通过按揭银行向欣盛丰公司发放按揭贷款支付完毕，原告已按照合同约定足额向被告交付了全部购房款。由于该商品房至今未达到《厦门市商品房买卖合同》第八条约定的交付条件，故被告一直未履行交房义务，被告也未按合同约定向原告支付逾期交房的违约金，为维护原告的合法权益，请法院依法判决。 欣盛丰公司辩称：被告不存在逾期交房的问题，原告主张逾期交房违约金缺乏事实和法律依据。第一、原告存在应付违约金未付的情况，根据合同约定，被告有权拒绝办理交房手续，且交房日相应顺延。《商品房买卖合同》第六条第3款约定：买受人应当在约定的日期内支付首付款，余款由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款。双方在合同附件六《合同补充协议》第三条第3款约定：“买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行所须的全部按揭文件、资料，……”。第三条第7款约定：“买受人逾期履行本补充协议任何一款所约定的义务（包括但不限于提交资料、补充资料等）的，每逾期1日，应向出卖人支付按揭贷款总额万分之一点五的违约金……”第四条第1款约定：“如买受人尚有应付款（包括但不限于房价款、应交的税费、本补充协议第二条约定的相关费用）或违约金未付清的，出卖人有权拒绝办理房屋交付手续，房屋交付日相应顺延，出卖人不再另行通知办理交付手续……”原被告双方签订合同后，按照合同约定，原告应于在约定时间内付款，该约定日期虽然在合同中并未明确写明，但根据双方约定及交易习惯，买受人应当在签订合同之日起60日内付清购房款。而原告因为自身原因，未按时付清购房款，其行为已经构成根本性违约。根据合同上述约定，原告应向被告支付逾期提交并签署按揭资料、文件的违约金以及逾期付款违约金，然而原告至今未向被告支付上述款项，根据合同约定，被告有权依据合同约定拒绝交房、顺延交房日期。第二，本案存在气象等不可抗力因素，交房日期也应当顺延。根据合同第八条以及附件六第四条第6款的约定，因气象、政府等不可抗力原因造成的工期延误，商品房交付原告以前，被告可以顺延交房。自2013年9月涉讼房产开始施工至2017年9月期间，不可抗力(大风大于等于6级、大雨大于等于60毫米，高温大于等于35度，台风莫兰蒂不抗抗力因素30天）数共计247天。在原告付清违约金的前提下，被告可顺延交房的时间是247天。第三，即便被告存在逾期交房的情况，原告主张的违约金过高，应当予以调整。本案讼争房产的交付，受不可抗力因素影响，并非被告可预见的，也并非被告可以控制的。因此，合同约定的被告违约金条款原则不应当适用。即使要适用，因原告实际产生的损失远低于其主张的违约金，该违约金过高，故请求法院根据合同法的有关规定予以调低。第四，讼争房产早已达交付条件，故即使计算违约金，也只能计至2018年6月11日，最迟不应超过2018年11月9日。讼争房产于2017年9月30日通过五方验收，2018年6月11日消防验收合格。被告通知原告于2017年12月11日来办理交房手续，原告未来收房，被告于消防验收后多次通知原告交房，但原告仍未来收房，被告无奈又于2018年11月2日再次催告原告于收到催告收房通知书后3日内来办理收房手续。原告于2018年11月6日收到该通知书，其最迟应于2018年11月9日前来办理收房手续。那么假设被告应支付逾期交房违约金，也只能在扣除顺延交房天数后计算至2018年6月11日，最迟不应超过2018年11月9日。根据合同法第99条的规定，被告的逾期交房违约金应与原告逾期付款违约金相互抵扣。2018年12月7日被告又再次书面催告原告来办理收房手续，原告至今未收房。 欣盛丰公司向本院提出反诉请求：1.反诉被告立即向反诉原告支付逾期办理按揭贷款逾期提交按揭贷款资料违约金7672.5元；2.反诉被告立即向反诉原告支付代保管费以已付购房款总额为基数，按日万分之一标准暂计算至2019年12月12日代保管费为52918元；3.本诉与反诉的诉讼费用均由反诉被告承担。事实与理由：2016年4月26日，反诉被告与反诉原告签订一份《商品房买卖合同》购买同安区编号为2010TP02地块B1-6子地块的新盛园8#楼3404单元商品房，根据商品房买卖合同第六条、附件六第三条第3款，反诉被告应于签订商品房买卖合同当日向反诉原告提供并签署按揭银行或公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料。然而因反诉被告自身原因，直至2016年6月16日才签署按揭贷款合同，根据合同附件六第三条第8款的约定，反诉被告逾期提供并签署全部按揭文件、资料51天应向反诉原告支付违约金7672.5元。根据双方签署的商品房买卖合同附件六第四条第三款、第四款的约定，反诉被告未在通知书载明的交房日期前往反诉原告处交房，反诉被告应向反诉原告支付违约金及代保管费。反诉原告通知反诉被告应于2018年11月9日交房，但反诉被告至今未办理交房手续，暂计至2019年12月12日反诉被告逾期办理交房手续398天，应支付代保管费52918元。综上所述，反诉被告应支付反诉原告违约金代保管费合计60590.5元，原告为维护自身合法权益，特提起诉讼，请求判如所请。 反诉被告曾茗曦辩称：一、要求反诉被告支付逾期提交按揭贷款资料违约金没有事实和法律依据。1.商品房买卖合同里根本没有约定何时必须提交申请按揭的材料，银行是反诉原告找来的合作银行，反诉被告都是按照反诉原告的指示提交材料，不存在任何违约问题。2.反诉被告是办理的商业贷款，所需要材料只是身份证信息、银行卡信息等资料，极其简单，根本不存在拖延交付或故意不交付相关资料的情况。3.要求反诉被告支付7672.5元违约金没有任何计算标准，也没有合同依据，不应得到支持。二、要求反诉被告支付代保管费没有法律依据。理由：1.反诉被告从未收到过要求2018年11月9日交房的通知。2.反诉被告要交房，首先要能证明房子达到合同及法律规定的交房条件，比如消防、水电气配套、绿化等，达不到交房条件的通知是毫无意义的。3.反诉被告从未和反诉原告达成过保管房子的意思表示，房子是毛坯房，也根本不需要反诉原告保管。4.反诉被告听说不少人有去办理交房手续，曾于2019年9月2日去反诉原告处办理交房手续，但发现保修日期不合理，反诉被告拒绝签字接收房子，但有交清了物业管理费、公维金等费用。5.收取保管费用的条款是格式条款，反诉被告已经交清了物业管理费、公维金等费用的情况下，还要交保管费，属于免除提供格式条款一方当事人主要义务、排除对方当事人主要权利的格式条款，是无效的。6.398天收费52918元，日均133元，不仅偏高，且根本不符合情理和法理。7.作为业主，没有理由不希望能按时交房或提前交房，反诉被告不存在无故不办理交房手续的过错行为和违约行为。 曾茗曦围绕本诉诉讼请求及反诉答辩意见向本院提交了厦门市商品房买卖合同、厦门增值税普通发票、被告工商信息查询表、原告身份证复印件、物业收款收据、交房两书条款照片作为证据。欣盛丰公司围绕答辩意见及反诉请求向本院提交了《建筑工程施工许可证》、气象灾害证明、气象资料证明、福建省房屋建筑工程竣工验收报告、厦门市公安消防支队建设工程消防验收意见书、同小区其他业主交房材料、同地段租金明细、厦门各片区普通住宅平均租金一览表、商品房交付通知书及EMS面单、催告收房通知书及EMS面单及流转情况、再次催告收房通知书及EMS面单及流转情况、再次催告收房通知书及EMS面单及流转情况、个人购房借款/担保合同。经庭审举证质证，被告欣盛丰公司对原告提交证据的真实性无异议，但主张物业收款收据、交房两书条款照片与本案无关。原告对被告提交证据的真实性无异议，但主张未收到原告主张的商品房交付通知书和催告收房通知书，仅收到再次催告收房通知书。经审查，本院认为，物业收款收据、其他业主交房材料、同地段租金明细、厦门各片区普通住宅平均租金一览表，与本案不具有关联性，不予采纳。对其他证据，经各方当事人质证和本院核实，对相应的证据证明力予以确认并在卷佐证。 根据以上证据及当事人陈述，本院认定事实如下： 2016年4月22日，曾茗曦与欣盛丰公司签订合同编号为03274121的《厦门市商品房买卖合同》及合同补充协议（即附件六），约定曾茗曦购买欣盛丰公司在厦门市同安区商品房，建筑面积共118.20平方米，房价总金额1329600元。合同第六条约定买受人于2016年4月22日前付人民币叁拾玖万玖仟陆百元整，余款计人民币玖拾叁万元整由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款支付。合同第七条约定买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第1、2种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付应付款万分之零点五的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人在出卖人书面催告7日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的1%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同，经出卖人同意，合同继续履行，应自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之壹的违约金……；2.违约责任在本合同附件六已述及的，按其约定执行，违约责任在合同附件六未述及的，按合同第七条第1种方式约定执行。合同第八条约定，出卖人应当在2016-12-31前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业......。如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：1.......；2.买受人同意接收，出卖人支付买受人（人民币）贰仟元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2.本合同所指不可抗力包括但不限于自然灾害、战争或其他事故，因一切非出卖人所能控制的原因所导致的工期延误均视作不可抗力，包括但不限于：政府部门行为或者政策变化导致延期的；政府相关部门要求项目暂停施工的；因技术部门证明的施工中遇到的重大技术难题和困难因素导致延期的；因施工期间发生降雨量超过60ＭＭ或六级以上（包括六级）大风及其他恶劣天气，或持续6个小时以上停水、停电导致延期的（以气象、供水、电力部门的证明为准），施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况，包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏。合同第九条约定:除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如果未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第2种方式处理：1……；2.按逾期时间，分别处理（不作累加）。逾期不超过90日，……；逾期超过90日后，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金，合同继续履行。合同第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。......由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：详见附件六第四条。合同第二十二条约定，本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同约定的应由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。 附件六第三条第3款约定，买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行或（和）公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料。若银行或（和）公积金管理中心审批需要增加或替换相关按揭资料，或需要变更按揭贷款银行的，买受人应于接到按揭银行或公积金管理中心或出卖人通知（书面或语音电话）之日起3日内提供应增加的资料或重新办理按揭贷款手续。……。附件六第三条第6款约定，按揭贷款申请取得银行或（和）公积金管理中心批准，买受人必须在接到银行或公积金管理中心通知后的3日内办妥按揭贷款有关的所有事宜，前述事宜包括但不限于签订借款合同、抵押合同、办理抵押登记等……。附件六第三条第8款约定，买受人逾期履行本补充协议任何一款所约定的义务（包括但不限于提交资料、补充资料、应按揭银行或（和）公积金管理中心要求调整按揭款项后而应补足的房屋首期付款、签订借款合同、抵押合同、办理抵押登记、按银行要求购买保险等）的，每逾期1日，应向出卖人支付按揭贷款总额万分之一点五的违约金；逾期超过7日的，出卖人有权解除本合同，买受人应支付给出卖人按购房价款总额百分之贰拾计算的违约金。附件六第四条约定，1.出卖人应按照合同第八条约定的交房日期将商品房交付买受人，出卖人也可以提前将商品房交付买受人。但是，如买受人逾期付款或逾期支付违约金，则出卖人交房时间相应顺延；如买受人尚有应付款（包括但不限于房价款、应交的税费、本补充协议第二条约定的相关费用）或违约金未付清的，出卖人有权拒绝办理房屋交付手续，房屋交付日相应顺延，出卖人不再另行通知办理交付手续……。2.……买受人应在交房通知载明的交房期限内前往指定地点办理房屋交付手续。买受人逾期未来办理或不完全办理相关交房手续的，则交房通知载明的交房期限届满日视为出卖人的交付日。3.买受人应在出卖人交房通知书中载明的交付日期内，亲自（或经公证的委托代理人）到出卖人指定的地点交付物业管理费及所有应付款项并办理交房手续，买受人逾期办理的，按购房总价款日万分之一支付违约金；买受人无合法理由逾期接楼或拒不接楼，则以出卖人交房通知书中载明的交付日期为准，视为出卖人已经依法交付。该房屋相关的包括但不限于物业管理费、公共维修基金、全部税费及该房屋的毁损、灭失责任等风险即转由买受人承担。4.合同第十一条第二款“由于买受人原因，未能按期交付的”是指买受人在合同约定的交房日或接到交房通知之后，未能按前述第3款规定与出卖人办理房屋交接手续。由于买受人过错，未能按期交付，应视为出卖人已按时交付，自买受人应当前往办理手续的时间届满之日起房屋的保修期开始起算，与商品房有关的包括但不限于物业管理费、水电费、公共维修基金、全部税费及该房屋的损毁、灭失责任等风险即转由买受人承担，买受人除支付违约金外，出卖人还有权按日收取房屋总价款0.01%作为代保管费。5.如出卖人交付该商品房非因本条第6款规定的原因而延迟，则出卖人应根据出卖人迟延的期间，按合同第九条规定承担违约责任。6.在商品房交付买受人以前，如因发生不可抗力事件，为配合政府的法规实施或政府行为、通知、命令、政府部门行为或政策变化、政府规划调整、政府相关部门要求项目暂停施工、市政设施及相应配套设施建设不全、施工中遇到的重大技术难题和困难（技术部门提供证明）、施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况（包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏）、24小时累计60MM以上（含60MM）降雨、六级以上大风（含六级），高温35度以上（含35度），地震，以及其他非出卖人所能控制的因素而导致工程延误（包括但不限于持续6小时以上的停电、停水、交通管制、噪音管制、高考、九八、创卫、工人停工、罢工、各种合法/非法集会、游行、骚乱、动乱、武装冲突、第三方对房屋或者所在小区施工和交付实施阻挠行为等）等因素，致使商品房的建筑安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，则出卖人有权将商品房交付日顺延相当于该等事由影响持续的期间，而无须为该延误负任何责任，也无须对买受人补偿任何费用和损失。若出现前款所列可以据实延期交房的情况，买受人同意出卖人仅需提供前述事由产生的证明，而无需证明前述事由与延期交房之间的因果关系，也无须通知买受人。 庭审中，被告欣盛丰公司确认原告曾茗曦已于2016年4月22日前付清购房首付款399600元。欣盛丰公司于2016年6月10日向曾茗曦开具收取购房款399600元的《发票》。2016年6月16日，曾茗曦和中国工商银行股份有限公司厦门市分行签署《个人购房借款/担保合同》，后中国工商银行发放贷款930000元，该款项转入欣盛丰公司开设的银行账户。2016年7月17日，欣盛丰公司向曾茗曦开具《发票》，载明该公司已收取曾茗曦购房款930000元。 2018年11月2日，欣盛丰公司向曾茗曦发出《催告收房通知书》，通知其于收到该通知之日起3日内办理收房手续。但根据（2018）闽02民终5463号生效民事判决认定，有电视台新闻报道显示，大量业主持落款日期为2018年11月2日的催告收房通知书前往办理交房手续遭遇障碍。2018年12月7日，欣盛丰公司再次向曾茗曦发出《再次催告收房通知书》，通知其于收到该通知之日起3日内办理收房手续。2018年12月9日，寄送邮件由曾茗曦本人签收。庭审中，原告确认被告寄送地址系其签订《厦门市商品房买卖合同》时提供的地址无误。 另查明，2016年4月22日至2016年12月31日期间，厦门市同安区24小时累计降雨大于或等于60毫米、阵风大于或等于六级、高温35度及以上的天气及莫兰蒂台风正面登陆厦门造成影响的天数共51天（已扣除重复计算天数8天，即2016年7月16日、7月28日、8月1日、9月15日、9月17日、9月27日、9月28日、9月29日）。2017年9月30日，欣盛园（1#楼-8#楼）通过“五方”竣工验收。2018年6月11日，欣盛园（7#、8#楼及地下室）经厦门市公安消防支队综合评定消防验收合格。 本院认为，曾茗曦与欣盛丰公司签订的《厦门市商品房买卖合同》及《合同补充协议》系双方真实意思表示，未违反法律或行政法规的强制性规定，依法自双方当事人签订之日起成立并生效。双方当事人应当按照合同及协议的约定全面履行自己的义务；一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 关于欣盛丰公司应否承担逾期交房违约责任。根据曾茗曦与欣盛丰公司签订的《厦门市商品房买卖合同》及《合同补充协议》，欣盛丰公司应于2016年12月31日前将符合约定条件的商品房交付张志冰使用，但欣盛丰公司并未按期交房，故欣盛丰公司构成逾期交房，应当承担逾期交房的违约责任。关于逾期交房的天数。欣盛丰公司将双方签约之前及约定的交房日之后的大风、大雨、高温等天数计入可顺延交房的天数，无合同约定及法律依据，本院不予采纳。鉴于在双方签订合同之后到约定的交房日之前出现的六级及以上风力、24小时累计60mm及以上降水、高温35度及以上、莫兰蒂台风正面登陆厦门造成影响的气象事由，客观上确实会给施工造成一定阻碍，合同和附件六亦有明确约定可顺延交房，本院酌情认定欣盛丰公司可顺延交房51天。2018年6月11日，案涉楼盘方通过竣工验收和消防验收，符合法定交付条件。欣盛丰公司于2018年11月2日向原告寄送《催告收房通知书》，但大量业主持通知书前往办理交房手续却遭遇障碍，故该通知因欣盛丰公司的原因客观上无法履行，欣盛丰公司继续构成逾期交房。2018年12月7日，欣盛丰公司再次向原告发出《再次催告收房通知书》，通知其于收到该通知之日起3日内办理收房手续。2018年12月9日，原告收到该《再次催告收房通知书》，故从该日起原告即可办理收房手续。原告主张的逾期交房违约金，本院支持算至2018年12月9日。关于逾期违约金计算标准。欣盛丰公司主张违约金计算标准过高，经查，该违约金计算标准由合同明确约定，系双方真实意思表示，被告主张计算标准过高证据不足，本院不予支持。据此，欣盛丰公司应当从2017年1月1日起计至2018年12月9日止，共计708天，扣除可顺延交房51天，合计657天，每天按原告已支付购房款1329600元的万分之一向原告支付逾期违约金87354.72元。 关于欣盛丰公司主张原告逾期办理按揭贷款逾期提交办理贷款材料应付违约金，本院认为，根据双方签订的《商品房买卖合同》，欣盛丰公司并未举证证明原告存在逾期提供并签署全部按揭文件、资料的事实，合同也并未约定原告应于合同签订之日起60日内付清购房余款，未约定按揭款的支付时间，且欣盛丰公司对自己主张的所谓商业惯例未举证证明，故被告该辩称意见及相应诉求没有事实和法律依据，本院不予支持。 关于欣盛丰公司主张的代保管费，本院认为，合同附件六第四条第3项、第4项明确约定买受人未按交房通知书载明的日期办理交房手续的，应视为出卖人已按时交付，自买受人应当前往办理交房手续的时间届满之日起，与商品房有关的包括但不限于物业管理费、水电费、公共维修基金、全部税费及该房屋的损毁、灭失责任等风险即转由买受人承担。因此，原告逾期收房，已视为欣盛丰公司办理了交房手续，相关风险和费用亦转移由买受人承受，现欣盛丰公司要求原告支付代保管费，显然违反了公平原则。且欣盛丰公司未提供证据证明因为代保管案涉房产而产生的费用，故欣盛丰公司关于逾期收房代保管费的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第三十二条、第四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、厦门欣盛丰投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向曾茗曦支付逾期交房违约金87354.72元； 二、驳回曾茗曦的其他本诉请求； 三、驳回厦门欣盛丰投资有限公司的全部反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉案件受理费人民币2226元，适用简易程序减半收取计1113元，由原告曾茗曦负担111元，被告厦门欣盛丰投资有限公司负担1002元；反诉受理费减半收取计657元，由被告厦门欣盛丰投资有限公司负担。款均限于本判决生效之日起五日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 员 洪秀娟 二〇一九年十二月二十日 代书记员 李金城 附本判决适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 执行申请提示： 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。