托克托县人民法院民事判决书（2019）内0122民初1329号原告：丁明，男，无业，住内蒙古托克托县。原告：张元在，男，无业，住内蒙古托克托县。原告：宋铁柱，男，无业，住内蒙古托克托县。原告：高兰回，男，无业，住内蒙古托克托县。委托诉讼代理人：赵军，北京市振荣律师事务所律师。被告：李满生，男，无业，住内蒙古呼和浩特市。被告：陕西众森建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码：916100007941309499，住所地：陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技园办公楼9层。法定代表人：杨亭，该公司总经理。委托诉讼代理人：赵博，陕西天迈律师事务所律师。原告丁明、张元在、宋铁柱、高兰回诉被告李满生、陕西众森建筑安装工程有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2019年8月8日受理后，依法按照普通程序，公开开庭进行了审理。原告丁明、高兰回、共同委托诉讼代理人赵军、被告委托诉讼代理人赵博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告丁明、张元在、宋铁柱、高兰回提出诉讼请求：请求被告方偿还金额共计983255元。（1223255元-240000元）一、请求法院依法判令二被告给付原告方投入及损失1063755元，其中：1.2016年4月20日至2016年5月21日产生：（1）人员误工等损失72万元，（2）购买钢材123818元。2、2016年5月21日至2017年7月29日产生损失219937元。二、判令二被告给付2017年7月30日至2019年7月30日机械台班损失109500元。三、判令二被告赔偿机械损失50000元人民币。四、判令二被告承担本案诉讼费用。事实及理由：2016年4月20日,第二被告与赤城保泰新能源开发有限公司(以下称赤城保泰公司)签订合同。承揽了赤城保泰公司投资建设的“赤城县田家窑镇20MWP光伏太阳能项目”的建设施工工程。同时,第二被告又委托第一被告招聘施工队伍。原告方四人合伙承揽了劳务施工,同时负责施工(机械)及部分材料采购。此后，原告方即组织人工、材料、机械进场。后因第二被告与赤城保泰公司的原因,工程一直未能开工建设。致原告方管理人员、施工人员、机械设备全部滞留现场。购买材料亦闲置,给原告方造成巨大损失。后原告方协同第二被告多次前往北京、张家口与赤城保泰公司协商解决停工损失问题。2016年5月21日,第二被告与赤城保泰公司签订《解除协议书》,赤城保泰对因停工给原告方及第二被告造成的前期投入及损失131万元,分期支付。其中约定2016年5月23日支付72万元(此款为原告方的投入及损失),2016年5月26日支付59万元(此款为第二被告投入及损失)。但赤城保泰未按约定付款。为此,原告方又协助第二被告于2017年11月份将赤城保泰公司起诉到河北赤城县人民法院追索上述款项及从2016年5月至2017年11月期间给原告方及第二被告造成的后期损失共计504960元(第二被告与赤城保泰公司双方共同确认,其中包括原告方损失208670元人民币)。赤城县人民法院经审理于二〇一八年一月十一日作出(2017)冀0732民初1369号民事判决,判令赤城保泰公司于判决生效后十日内给付前期投入及损失131万元,后期损失504960元,共计1814960元。此款,赤城保泰公司已全额给付第二被告。这181万元中,包括原告方各项投入及损失共计928670元。但第二被告仅给付原告方180000元,对剩余款项再未给付。且因第二被告一直不让原告方拉走机械,2019年7月30日两年当中给原告造成机械台班损失109500元,滞留工地机具无法取回,造成直接财产损失50000元。原告方为此无数次奔赴西安,与第二被告协商,但第二被告借各种理由推诿不予解决。无奈,原告方只好诉助法律以维护自己的合法权益。原告方为支持其主张向法院提供如下证据：证据一：工商登记信息表、李满生身份证复印件、证明一份。拟证明二被告的基本信息、第二被告委派第一被告为劳务施工队长进行管理相关劳务。证据二：（2017）冀0736民初1369号民事判决书一份和费用清单。用于证明因建设单位赤城保泰公司违约，给第二被告及原告方造成的损失共计1814960元，已通过赤城法院判决赔偿，且该款已经全部给付第二被告。1814960元赔款中包括原告928670元，但第二被告仅给付原告18万元。按判决赔偿标准，第二被告应（2017年7月30日至2019年7月30日）赔偿原告机械损失109500元。证据三：质量证明书、汇款单2张，用于证明原告方购买钢材支出122618元，加运费1000元，共计123618元。证据四：民事起诉状一份、（2017）冀0732民初1369号案件。用于证明第二被告与赤城保泰公司所签解除合同中人工费、机械进场费等为原告方的损失。59万材料款中有原告方钢材款123818元。2016年5月21日至2017年7月30日费用清单中有219937元为原告方提供。证据五：费用清单一份，用于证明被告方雇佣原告方施工因未能应诉，给原告方造成人员等损失共计109500元。被告李满生答辩称当时进场以后人员费用的具体花销并不清楚。工程后来也没有干成，中途通知过一次准备停工，机械一直就在那放着，其他的自己并不清楚。被告李满生未向法庭提交证据。被告陕西众森建筑安装工程有限公司辩称请求法院依法驳回原告的诉讼请求。原告丁明和高兰回该公司并不知晓此二人，与公司无关。公司确实与赤城保泰公司签订了合同。合同签订以后被告陕西众森建筑安装工程有限公司，找到了被告李满生，并在李满生处购买了钢筋。与被告李满生只是采购关系。后来因为项目甲方的问题，致使项目不能施工。原告张元在和宋铁柱是案外人董某的人，董某负责劳务。该工程仅入场十余天，董某和原告张元在、宋铁柱并未提供劳务。被告陕西众森建筑安装工程有限公司与赤诚保泰公司签订协议及诉讼过程均与四原告无关。为支持其主张，被告陕西众森建筑安装工程有限公司向法院提交以下证据：证据一：原告张元在、宋铁柱立据收条一张，用于证明2019年1月29日原告张元在、宋铁柱收到款项3万元。证据二：案外人董某立据收条一张。用于证明案外人董某收到该工程费用21万元，其中包括证据一中原告张元在、宋铁柱的三万元。证据三：河北省赤城县人民法院（2017）冀0732民初1369号民事判决书。用于证明2016年5月21日被告陕西众森建筑安装工程有限公司与赤城保泰能源开发有限公司签订解除协议，该案与四原告无关。经过庭审举证质证，被告李满生表示自己对于此案的具体情况并不清楚，不进行质证，但是承认原告购买过钢材。被告陕西众森建筑安装工程有限公司对于原告方所举证据一中身份证复印件、工商信息真实性认可，对于证明的真实性和证明目的均不认可；对于原告所举证据二（2017）冀0736民初1369号民事判决书的真实性不予认可，对费用清单的真实性予以认可，但是对其证明目的不予认可；对于原告所举证据三质量证明书、汇款单的真实性和证明目的均不认可；对于原告所举证据四真实性予以认可，证明目的不予认可；对于原告所举证据五不予认可。原告对于被告陕西众森建筑安装工程有限公司所举证据一收条予以认可；对于被告陕西众森建筑安装工程有限公司所举证据二真实性予以认可，但该笔费用应该属于原告；对于陕西众森建筑安装工程有限公司所举证据三的真实性、合法性予以认可，诉讼与原告确实无关但该案中人工费用属于原告主体。经审理查明，2016年4月20日,第二被告与赤城保泰新能源开发有限公司(以下称赤城保泰公司)签订合同。承揽了赤城保泰公司投资建设的“赤城县田家窑镇20MWP光伏太阳能项目”的建设施工工程。同时,第二被告又委托第一被告招聘施工队伍。原告方四人合伙承揽了劳务施工,同时负责施工(机械)及部分材料采购。此后，原告方即组织人工、材料、机械进场。后因第二被告与赤城保泰公司的原因,工程一直未能开工建设。致原告方管理人员、施工人员、机械设备全部滞留现场。购买材料亦闲置,给原告方造成巨大损失。2016年5月21日,第二被告与赤城保泰公司签订《解除协议书》但赤城保泰未按约定付款。后经法律途径，赤城县人民法院于二〇一八年一月十一日作出(2017)冀0732民初1369号民事判决,判令赤城保泰公司于判决生效后十日内给付前期投入及损失131万元,后期损失504960元,共计1814960元。本院认为，本案为劳务合同纠纷。原告为被告提供劳务，原、被告间形成劳务合同关系，被告应向原告支付劳务报酬。被告拖欠原告的劳务费，理应及时偿还。本案中提交的证据（2017）冀0736民初1369号民事判决书真实有效，与本案有关联性，可以作为本案证据。依据该判决，赤城保泰公司赔偿被告陕西众森建筑安装工程有限公司的人员误工费72万元，在庭审过程中被告李满生承认只招工原告方进行施工，被告陕西众森建筑安装工程有限公司也没有相关证据证明自己在该工程中进行招工。因此，原告方应该受到人工损失赔偿，酌情予以赔偿。关于购买钢材的123818元，被告李满生在庭审过程中予以认可，结合相关证据该项诉讼请求本院予以支持。河北赤城保泰公司赔偿陕西众森建筑安装工程有限公司504960元，原告方主张其中219937元是属于本案原告方的损失，这其中包括管理人员的工资损失、机械台班损失、房租费、差旅费、前案税金补偿款，酌情予以赔偿。原告方所提出2017年7月30日至2019年7月30日的机械台班损失费用109500元，因是合同解除起诉后的损失，是可以避免的，机械损失50000元原告未向法庭提供相关证据，对于这二项请求不予支持。李满生是陕西众森建筑安装工程有限公司雇佣的工地管理人员，其代理行为由公司承担责任。依照《中华人民共和国民法通则》第六十三条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条之规定，判决如下：被告陕西众森建筑安装工程有限公司赔偿原告丁明、张元在、宋铁柱、高兰回误工损失720000元×80%即576000元。已付210000元，下欠366000元。被告陕西众森建筑安装工程有限公司赔偿原告丁明、张元在、宋铁柱、高兰回钢材购买款123818元。被告陕西众森建筑安装工程有限公司赔偿原告丁明、张元在、宋铁柱、高兰回管理人员的工资损失、机械台班损失、房租费、差旅费、前案税金补偿款219937元×80%=175950元。上述三项共计665768元，由被告陕西众森建筑安装工程有限公司在本判决发生法律效力后10日内给付。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12882元,被告李满生、陕西众森建筑安装工程有限公司共同承担9444元，原告丁明、张元在、宋铁柱、高兰回承担3438元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。审 判 长 王志刚人民陪审员 温兰英人民陪审员 李 莉 二〇一九年十二月十九日书 记 员 徐丽敏