河北省唐山市曹妃甸区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0209民初2428号 原告：济南贞明科贸有限公司，住所地山东省济南市历下区工业南路100号枫润大厦A座1001室，统一社会信用代码：91370102732633313G。 法定代表人：宋全荣，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘海珍，山东康桥律师事务所律师，特别授权代理。 被告：唐山曹妃甸动力煤储配有限公司，住所地河北省唐山市曹妃甸工业区，统一社会信用代码：91130230561996653K。 法定代表人：聂树生，该公司董事长。 委托诉讼代理人：胡萍萍，河北红蔷薇律师事务所律师，特别授权代理。 委托诉讼代理人：张微，河北红蔷薇律师事务所律师，特别授权代理。 原告济南贞明科贸有限公司与被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月31日作出（2018）冀0209民初1102号民事判决书。原告济南贞明科贸有限公司不服该判决，向河北省唐山市中级人民法院提起上诉。河北省唐山市中级人民法院于2019年3月25日作出（2019）冀02民终1443号民事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告济南贞明科贸有限公司委托诉讼代理人刘海珍，被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司委托诉讼代理人胡萍萍、张微到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告济南贞明科贸有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告立即支付原告剩余货款300.68万元；2、判令被告以225.51万元为基数，按照中国人民银行六个月期同期贷款逾期利率（1.5倍）承担从2016年7月27日起至2017年1月26日止的逾期付款利息73570元；从2017年1月27日起以300.68万元为基数，按照中国人民银行一年期同期贷款逾期利率（1.5倍）承担逾期付款利息163500元，暂计算至2017年11月27日，要求计算至本判决生效止；3、诉讼费、保全费等诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告通过招标、投标和中标程序于2011年11月29日与被告签订了《曹妃甸数字化煤炭储配基地项目皮带中部采制化装置设备合同》，被告向原告购买两套自动采制化系统和一套在线煤质分析仪（CQM），合同价款为751.7万元。合同第四条约定的付款方式为被告在合同签订后一周内付10%货款，设备发货前支付50%货款，设备到货验收合格后支付30%货款，设备质保期满无质量问题支付剩余10%货款。合同第9.5条约定：合同设备到达现场之日18个月内，如果因非卖方原因该设备未能进行试运行和性能试验，期满后即视为通过最终验收；合同10.1条约定：保证期是指设备自通过设备调试达到设备应具有的性能保证值指标并签发验收合格文件之日起18个月内或卖方发运的设备到货之日起24个月，二者以先到日期为准。合同签订后，被告按照合同约定先支付了10%货款，原告开始备货，2014年6月和7月被告向原告付款50%后，2014年12月15日《通知函》通知原告进场安装，原告设备进场并于2015年1月26日安装完毕，只等待条件具备进行调试，可因被告原因至今不具备试运行和性能试验的条件，按照合同约定，被告应在2016年7月27日支付30%货款225.51万元，2017年1月27日支付剩余10%货款75.17万元，但是被告却一直不予付款，构成严重违约，按照法律规定应当承担逾期付款利息。综上所述，原告按照合同约定履行了供货义务，被告却没有按照合同约定付款，原告根据合同约定及法律规定提起诉讼，请求依法支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。 在本案审理过程中，原告济南贞明科贸有限公司申请在诉讼请求中减少未送货的中子源价格20万元，将诉请的货款金额变更为280.68万元。 被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司辩称，一、被告按照合同约定的付款进度履行了付款义务。按照双方买卖合同的约定，购买设备的付款方式是按照约定的付款条件阶段性的进行付款。被告按照合同约定分别对合同价格进行了10%、50%的付款。原告的设备到货后，2014年12月15日被告通知原告可以进行设备的安装调试，因为原告违约无法完成安装调试工作，因此，被告没有支付剩余货款。二、原告没有按照合同约定全面供货，无法完成全部的安装调试等工作，不具备给付剩余货款的条件。合同约定了原告提供设备的供货范围，该供货范围明确约定了原告提供的具体型号和要求。原告提供的货物到货后，在安装的过程中，被告发现原告并没有依据供货范围全面供货给被告。按照合同约定，四供货范围：（二）主机设备和附件中，控制柜、初级采样机没有提供，（四）供货范围中的1.1中子源252CF、1.2最初的Cs伽码源、1.3给料料斗（不锈钢）、1.5控制柜（不锈钢）、1.9耐磨衬板、2.3喷墨打印机、2.4Window7r操作系统、2.5基本煤质分析软件包、3用户校准样块、4自动配煤优化软件、5验收合格后12个月的完全保障，以上均是原告没有提供的货物，已经导致被告无法使用该套设备。被告认为原告严重违约的行为导致货物无法达到合同约定的安装和调试条件，因此，不具备合同约定的给付剩余货款的条件。三、通过以上两点的分析，原告要求支付剩余货款的条件不成立，所以其主张的逾期付款利息并不成立。综上，本案是因为原告无法全部提供货物的违约行为在先引起的，并不是被告不按照合同的约定给付剩余货款，因此，应当驳回原告的诉请请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。经审理，本院确认如下案件事实：2011年12月9日，原告济南贞明科贸有限公司与被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司签订《曹妃甸数字化煤炭储配基地项目皮带中部采制化装置设备合同》，约定被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司向原告济南贞明科贸有限公司购买两套自动采制化系统和一套在线煤质分析仪（CQM），合同总价款为751.7万元，合同第4.2条“付款方式”约定：合同签订后一周内付10%货款；合同设备发货前，买方向卖方支付50%货款；合同设备到货验收合格后，买方向卖方支付30%货款；合同设备质保期满无质量问题，买方向卖方支付合同总价的10%。 2012年1月17日，被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司向原告济南贞明科贸有限公司支付了10%货款75.17万元，2012年7月31日、2014年6月25日，被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司向原告济南贞明科贸有限公司支付了50%货款375.85万元，合计已支付60%货款451.02万元。 原告济南贞明科贸有限公司于2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月26日向被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司供应了两套自动采制化系统的第一批、第二批设备和在线煤质分析仪（CQM）（放射源除外），均由安装单位唐山开滦建设（集团）有限责任公司的工作人员签收并进行了安装。原告济南贞明科贸有限公司主张其于2016年6月15日向被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司供应了两套自动采制化系统的第三批设备，但未提交签收单。 2019年9月19日，本院组织原告济南贞明科贸有限公司、被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司、供应商徐州市赫尔斯采制样设备有限公司和赛默飞世尔科技（中国）有限公司、安装单位唐山开滦建设（集团）有限责任公司共同对曹妃甸数字化煤炭储配基地项目施工现场进行了勘验，原告济南贞明科贸有限公司提交的发货日期为2016年6月15日的两套自动采制化系统的第三批设备《发货/验收清单》中的部分设备（详见附件：现场未找到设备清单）在施工现场没有找到，现场找到的部分该批设备未安装。 原告济南贞明科贸有限公司申请对2019年9月19日现场勘验未找到的设备的总价值按照2011年11月的价格进行鉴定，本院委托河北省唐山市中级人民法院司法技术辅助室予以确定鉴定机构，河北省唐山市中级人民法院司法技术辅助室先后两次摇号确定唐山龙信资产评估有限公司、唐山龙信工程咨询有限公司进行本次鉴定，但两家鉴定机构均因委托鉴定的设备已无法找到，无法进行实地勘察，鉴定基准日距现在已经过去8年，无法获取设备当时的市场价格资料，无法对设备总价进行鉴定，将委托材料退回。 对双方有争议的证据和事实，本院认定如下： 1、原告济南贞明科贸有限公司是否完成了全部供货义务的问题。原告济南贞明科贸有限公司提交被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司于2014年12月22日向其出具的《通知函》一份，内容为“根据我公司施工进度的要求，现贵司生产的第一套元素分析仪主体（CQM）需进场进行安装，其中不包括放射源部分，请贵司尽快安排安装计划，进场进行安装。”原告济南贞明科贸有限公司在本案第一次开庭提交的证据目录中承认放射源没有发货。原告济南贞明科贸有限公司提交发货日期为2016年6月15日的两套自动采制化系统的第三批设备《发货/验收清单》，证明已经履行了该批设备的供货义务。被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司对该证据的三性均有异议，辩称该证据系原告济南贞明科贸有限公司单方出具，并没有双方的签字确认。经审查，原告济南贞明科贸有限公司提交的该《发货/验收清单》系其单方出具，无签收人员签字确认，经现场勘验该《发货/验收清单》中的部分设备（详见附件：现场未找到设备清单）在施工现场没有找到，本院认为，原告济南贞明科贸有限公司未提交充分的证据证明已经履行了该《发货/验收清单》中全部设备的供货义务，应承担举证不能的不利后果。 2、经现场勘验发货日期为2016年6月15日的两套自动采制化系统的第三批设备《发货/验收清单》中施工现场未找到的设备的价值问题。原告济南贞明科贸有限公司提交其出具的总价格为65359元的《明细价格单》、供应商徐州市赫尔斯采制样设备有限公司出具的总价格为63800元的《价格单》各一份，第一次开庭主张施工现场未找到的设备价值以高价65359元为准，第二次开庭主张施工现场未找到的设备价值为《价格单》中的63800元上浮7.5%即68585元。被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司对该两份证据均不予认可，辩称《明细价格单》是原告济南贞明科贸有限公司单方制作的单据，没有相关的询价产品及价格依据，《价格单》为影印件，无法与原件核对，出具单位没有出具相关的制作以及购买清单来证实《价格单》中所列的六部分配件相关的价格。经审查，《明细价格单》系原告济南贞明科贸有限公司单方制作，无其他证据佐证，《价格单》为影印件，无法与原件核对，而且《价格单》中仅列明了1电缆，2空调，3桥架、软管、接头，4瓦斗，5开关，6工控机的价格，不足以认定包含了施工现场未找到的全部设备的价格，本院对该两份证据均不予采纳。原告济南贞明科贸有限公司申请对施工现场未找到的设备的总价值按照2011年11月的价格进行鉴定，河北省唐山市中级人民法院司法技术辅助室先后两次摇号确定的两家鉴定机构均因鉴定事项不具备鉴定条件无法作出鉴定，因此，本院依据现有证据无法认定施工现场未找到的设备的价值。 综合上述分析，本院确认如下案件事实：被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司于2014年12月22日向原告济南贞明科贸有限公司出具《通知函》一份，通知“第一套元素分析仪主体（CQM）需进场进行安装，其中不包括放射源部分”，原告济南贞明科贸有限公司按照通知的内容对放射源没有发货。经现场勘验，发货日期为2016年6月15日的两套自动采制化系统的第三批设备《发货/验收清单》中的部分设备（详见附件：现场未找到设备清单）在施工现场没有找到，而且未找到的设备的价值无法确定。 本院认为，本案系买卖合同纠纷。原告济南贞明科贸有限公司与被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司签订的《曹妃甸数字化煤炭储配基地项目皮带中部采制化装置设备合同》，系双方真实的意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。 《曹妃甸数字化煤炭储配基地项目皮带中部采制化装置设备合同》第4.2条“付款方式”约定：合同签订后一周内付10%货款；合同设备发货前，买方向卖方支付50%货款；合同设备到货验收合格后，买方向卖方支付30%货款；合同设备质保期满无质量问题，买方向卖方支付合同总价的10%。 被告唐山曹妃甸动力煤储配有限公司已于2014年6月25日前向原告济南贞明科贸有限公司支付了前期60%货款451.02万元，按照合同约定，“合同设备到货验收合格后，买方向卖方支付30%货款；合同设备质保期满无质量问题，买方向卖方支付合同总价的10%。”原告济南贞明科贸有限公司提交的发货日期为2016年6月15日的两套自动采制化系统的第三批设备的《发货/验收清单》无签收人员签字确认，经现场勘验该清单中的部分设备（详见附件：现场未找到设备清单）在施工现场没有找到，原告济南贞明科贸有限公司未提交充分的证据证明除放射源外已经完成了全部的供货义务，应承担未完全供货的不利后果，未达到合同约定的支付30%货款以及后续10%质保金的付款条件，而且依据现有证据无法认定施工现场未找到的设备的价值，因此，对原告济南贞明科贸有限公司的诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下： 驳回原告济南贞明科贸有限公司的诉讼请求。 案件受理费29254元，由原告济南贞明科贸有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审 判 长  孙海明 人民陪审员  孙才昌 人民陪审员  吴瑞福 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  郑紫阳 附件： 现场未找到设备清单 序号品名规格单位数量备注1中部采样机RSDL200/300台2分解如下槽钢支撑10#*1178件3现场未找到 (共1捆)槽钢支撑10#*980件22电气附件箱件1清单如下配电箱PZ30-8件2现场未找到（共1木箱）工控机IPC-610PC套1液晶显示器19寸台1网线ST4对对绞米50板卡PCI-1602B件1DJ9接头套8日光灯40W套4泛光灯150W套8照明开关明装套2五孔插座明装件1照明分线盒件5接近开关E2E-X18MY1件4接近开关E2E-X20MD1件8行程开关YBLX-HL/5030件4现场未找到设备清单 序号品名规格单位数量备注编程电缆6ES7901-ZBD根1现场未找到铜端子16MM件8铜端子25MM件16电工胶带盘5尼龙扎带150/根100尼龙扎带300/根503300变150水平变径套1现场未找到4300变150垂直变径套1现场未找到5梯式垂直上弯通150*100套1现场未找到6梯式水平弯通150*100套1现场未找到7金属软管DN25米50现场未找到（共1纸箱）8金属软管DN50米20现场未找到（共1纸箱）9镀锌钢管1寸*6000根10现场未找到10附件箱件1现场未找到 （共1木箱）金属软管DN20米35角钢件2钢管（电机防护罩）长/短件16振动电机MVE41台4石棉绳捆1现场未找到设备清单 序号品名规格单位数量备注斗提机皮带螺栓袋1现场未找到 （共1木箱）DN50直通件4DN25直通件10DN20直通件10DN50管接头件8卡扣式管接头DN25件25卡扣式管接头DN20件20外螺纹管接头DN25件25外螺纹管接头DN20变16件7外螺纹管接头DN25变16件7外螺纹管接头DN25变20件71寸圆形三通件10U型卡DN25件100U型卡DN20件100U型卡DN16件50桥架连接件/螺栓袋111斗提机瓦斗件60现场未找到（共2木箱）12电动葫芦控制箱套1现场未找到（木箱） 现场未找到设备清单 序号品名规格单位数量备注13壁挂分体空调套1现场未找到14电缆VV3*16+1*10米50现场未找到15电缆VV3*4+1*2.5米50现场未找到16电缆VV3*1.5+1*1.0米300现场未找到17电缆YC4*4米100现场未找到18电缆YJV4*6米40现场未找到19电缆VV2*2米250现场未找到20电缆KVVR2*1米350现场未找到21电缆KVVR3*1米250现场未找到22电缆KVVR4*1米100现场未找到23电缆RVVP4*0.5米80现场未找到24资料袋1现场未找到 （共1纸袋） 产品合格证份15操作手册SEW减速机套2合格证说明书迈特减速机套10合格证说明书电动推杆套1使用说明书振动电机份4合格证说明书电动葫芦套1 ——