山东省泗水县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0831民初2115号 原告：翟海波，男，汉族，1983年7月16日出生，住济南市市中区。 委托代理人（特别授权）：刘守涛，北京市盈科（济南）律师事务所律师。 被告：山东智牛新能源投资有限公司；地址：山东省滨州市惠民县城南门大街13号，统一社会信用代码：91371621313066545X。 法定代表人：常元玲；职务：经理。 委托代理人（特别授权）：李真，山东隆湶律师事务所律师。 委托代理人（特别授权）：张晴，山东隆湶律师事务所律师。 被告：泗水县锦兴新能源有限公司；地址：山东省济宁市泗水县泗张镇北陈村；统一社会信用代码：91370831MA3BXF7LX0。 法定代表人：纪英尚；职务：执行董事。 委托代理人（特别授权）：张志东，北京市京师律师事务所律师。 原告翟海波与被告山东智牛新能源投资有限公司（以下简称智牛公司）、泗水县锦兴新能源有限公司（以下简称锦兴公司）劳务合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案受理后依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告翟海波及其委托代理人刘守涛，被告智牛公司委托代理人李真、张晴到庭，被告锦兴公司委托代理人张志东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 翟海波向本院提出诉讼请求：1、依法判令二被告共同向原告支付报酬40万元及逾期付款损失；2、案件受理费由二被告共同承担。事实和理由：2015年6月17日二被告共同向原告出具《承诺书》。《承诺书》内容为：就济宁市泗水县泉林镇一期20兆瓦和二期50兆瓦光伏发电项目，聘请原告全权负责协助二被告办理项目的发改委备案及电网接入手续。并承诺按每兆瓦2万元支付酬金。一期项目手续备案完成30个工作日内按照一期应支付酬金的80%支付酬金，一期电网批复手续完成15个工作日结清一期剩余20%的酬金。在《承诺书》出具后，原告积极履行上述工作，协助二被告办理发改委备案和电网接入手续，并于2015年7月29日取得济宁市发展和改革委员会出具的光伏发电项目20兆瓦《登记备案证明》，于2016年8月25日取得国网山东省电力公司同意20兆瓦光伏发电接入电网的批复。在原告已经协助二被告完成发改委备案和电网接入手续的情况下，二被告理应按照《承诺书》约定向原告支付报酬，但二被告至今未付，原告曾多次催要，二被告总以各种理由推拖。综上，为维护原告合法权益，根据相关法律规定，特向贵院提起民事诉讼，望判如所请。 智牛公司辩称，1、被答辩人并未按照承诺书约定完成委托事项，答辩人不应当支付费用；2、事实上被答辩人无法办理山东省发改委备案及国网山东电力公司批复，上述备案及批复文件系答辩人自行通过有偿转让的形式获取，被答辩人的诉求没有事实及法律依据，应当予以驳回。 锦兴公司辩称，同智牛公司答辩意见。 本院经审理认定事实如下：被告锦兴公司是由被告智牛公司投资注册的全资子公司，为充分利用泗水的太阳能资源，被告智牛公司投资被告锦兴公司20MW光伏电站，二被告于2015年6月17日向原告出具《法人承诺书》，内容记载为：“法人承诺书根据工作需要，经董事会研究决定，就济宁市泗水县泉林镇一期20兆瓦和二期50兆瓦光伏发电项目，特聘请翟海波同志全权负责协助我公司办理以上项目的发改委备案及电网接入手续，我公司郑重承诺按照每兆瓦2万元支付酬金（以实际批复的建设规模为准）。一期项目备案手续完成30个工作日内按照一期应支付酬金的80%支付酬金，一期电网批复手续完成15个工作日内结清剩余20%的酬金。（二期项目的酬金支付比例节点同上；在其他地市的光伏项目，根据需要我公司将另行签订法人承诺书）。特此郑重承诺智牛公司并加盖单位印章锦兴公司并加盖单位印章法人代表：孙卫东并加盖印章2015年6月17日”。2015年7月23日，泗水县发展和改革局向市发改委发出泗发改字【2015】64号《关于泗水县锦兴新能源有限公司20MW光伏电站项目申请备案的请示》，济宁市发展和改革委员会于当日出具《固定资产投资项目节能登记表》，节能审查登记备意见为同意登记备案。2015年7月29日被告锦兴公司取得登记备案号为1508000020的《山东省建设项目登记备案证明》。 由于锦兴公司申请项目用地与泗水盛飞新能源科技有限公司泉林镇20兆瓦地面光伏发电项目用地发生冲突，泗水盛飞新能源科技有限公司泉林镇20兆瓦地面光伏发电项目已在国网山东省电力公司文件《囯网山东省电力公司关于泗水盛飞新能源科技有限公司泉林镇20兆瓦地面光伏发电项目接入系统方案的批复》电网批复文件，后被告智牛公司与北京凯盛绿能科技有限公司达成《泗水县泉林镇石漏村20MW光伏发电项目合作协议》，双方约定“本协议生效后甲方（本案被告智牛公司）将本公司20%股权质押给乙方（北京凯盛绿能科技有限公司）。乙方同意将项目公司泗水盛飞新能源科技有限公司在泗水县泉林镇20MW地面光伏发电项目所取得的省电网接入批复文件变更到甲方项目供公司锦兴公司名下，甲方同意向乙方支付200万元（税前）作为经济补偿。该笔付款只跟省电网接入批复文件变更有关，甲方将项目公司转让给其他公司或甲方项目公司所需审批手续、工程实施等情况，均不影响向乙方付款。”2016年8月17日，囯网山东省电力公司济宁供电公司向省发展部发出《关于“泗水盛飞新能源科技有限公司泉林镇20兆瓦地面光伏发电项目接入系统方案批复”名称变更的请示》，2016年8月25日囯网山东省电力公司发展策划部向囯网济宁供电公司发出《关于“泗水盛飞新能源科技有限公司泉林镇20兆瓦地面光伏发电项目接入系统方案批复”名称变更后接入系统方案的意见》，项目名称变更后，原接入系统批复方案满足项目并网要求，接入方案维持不变。 原告在协助二被告完成发改委备案和电网接入手续后，多次向二被告要求支付劳动报酬，二被告推脱，故诉至法院。 本院认为，当事人一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。原告根据《法人承诺书》的要求全权协助二被告取得项目的发改委备案和电网接入手续，被告于2015年7月29日取得登记备案号为1508000020的《山东省建设项目登记备案证明》，于2016年取得囯网山东省电力公司同意20兆瓦光伏发电接入电网的批复，二被告理应按照《法人承诺书》的约定向原告支付酬金40万元，故，对原告要求二被告支付报酬40万元的诉讼请求，本院予以支持。 关于利息问题，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。被告在批复手续完成15个工作日内即2016年9月15日以前结清酬金，故，对于二被告向原告支付的利息应以按照人民银行同期贷款利率，以40万元为基数，自2016年9月16日起计算至实际给付之日。 关于被告对其电网接入手续的取得系从北京凯盛绿能科技有限公司受让取得，在《法人承诺书》中，双方约定，原告翟海波同志全权负责协助办理发改委备案及电网接入手续，原告翟海波职责为全权协助被告取得该两项手续，该两项手续的取得是原告取得报酬的条件，虽电网接入手续为被告从北京凯盛绿能科技有限公司受让取得，但被告仍然还需要进行一系列的其他报批手续，同时被告智牛公司员工江向南在担任一期20兆瓦光伏发电项目经理期间，原告指导被告工作人员进行发改委备案手续和电网接入手续，电网变更协议、请示文件、递交文件均为原告办理，故，对于被告的该辩解，本院不予采纳。本案系被告拖欠原告劳务报酬引起纠纷，原告作为劳务提供者对被告拖欠报酬多次向被告主张权利，符合日常生活经验，原告主张没有超过法律规定的诉讼效。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下： 被告山东智牛新能源投资有限公司、泗水县锦兴新能源有限公司于本判决生效后十日内支付原告翟海波报酬40万元及利息（利息以40万元为基数，按照人民银行同期贷款利率，自2016年9月16日起计算至实际给付之日）。 如未按本判决指定的期间内履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 诉讼费7300元，减半收取3650元，由被告山东智牛新能源投资有限公司、泗水县锦兴新能源有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院。 审 判 员 张凤 二〇一九年十二月十日 法官助理 王秀 书 记 员 梁光