福建省福州市晋安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0111民初6346号 原告：陈伦俤,男，1981年10月25日出生，汉族，住福建省连江县。 委托诉讼代理人：邹守明，福建宇开律师事务所律师。 被告：福建世欧投资发展有限公司，住所地福建省福州市台江区。 法定代表人：郎辉，职务总经理。 委托诉讼代理人：杨智香。 原告陈伦俤与被告福建世欧投资发展有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告陈伦俤的委托诉讼代理人邹守明、被告福建世欧投资发展有限公司的委托诉讼代理人杨智香到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告陈伦俤向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付从2015年3月31日至2015年4月5日期间逾期交房的违约金219元（365000元×0.01%×6天）；2.被告向原告支付从2016年4月6日至2017年10月12日逾期办理车位权属证书（明确记载土地使用期限及权利等信息）违约金20257.5元（365000元×0.01%×555天）；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2013年12月19日，原告为购买被告开发的晋安区象园街道晋连路1号世欧王庄城C-a2地块地下室地下1层961车位，与被告订立了一份《商品房买卖合同》，该商品房面积为29.07平方米，总价款365000元。其中合同第八条约定，出卖人应在2015年3月31日前将符合各项约定条件的商品房交付买受人使用；第九条约定，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人，逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金，合同继续履行；第十四条约定，出卖人应当在商品房交付使用后365日内办理车位所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人的原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得车位权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按原告已付购房款的0.01%向买受人违约金。原告按照合同的约定足额支付了购房款，车位于2015年4月5日向原告交付使用，但被告没有按照《商品房买卖合同》第十四条约定在商品房交付使用后365日内办理车位所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人，导致原告直至2017年10月12日才办结不动产登记手续。被告逾期办理讼争房屋权属登记手续之行为已经违反双方签订的《商品房买卖合同》中关于办理房屋权属证书的相关约定，应承担违约责任。 被告福建世欧投资发展有限公司辩称，一、本案原告主张违约金部分已经过诉讼时效，根据福建省高院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件疑难问题的解答》第二十一条中答复按日计付的违约金诉讼时效应当分别每日计算，因此从本案立案时间计算（倒推三年），原告主张的违约金中超过三年诉讼时效的部分依法不能支持。二、被告已于2015年10月21日向福州市城乡规划局申请按现状进行规划条件核实，但是因个别业主在公示期间对讼争项目按现状办理规划条件核实提出异议，导致该次规划条件核实未通过。在福州市城乡规划局要求按照原规划进行核实之后，又由于部分业主多次阻挠被告恢复原规划建设，并冲击小区物业办公场所，导致讼争项目迟迟无法通过规划条件核实。后经多方协调，福州市城乡规划局在2016年8月12日第二次按现状进行规划条件核实，公示没有业主异议之后，才于2016年8月26日通过了项目规划条件核实。延误的时间自第一次公示期满次日（即2016年1月14日）起至2016年8月26日止共计225天。根据合同第十四条约定以及法律规定，非因被告原因导致无法按时取得房屋权属证书的，被告不承担违约责任。三、不动产权证作为房屋权属的唯一凭证，能够办理不动产权证即意味着其完成了买卖合同约定的协助办理房屋权属证书的义务，讼争项目未能办理不动产权证的情形于2016年10月即不存在，原告请求其支付2016年10月10日后的违约金无事实和法律依据。四、福州市自2016年9月25日开始正式实施不动产统一登记。因行政机关机构调整等原因，《不动产权证书》颁发初期出现过土地登记信息暂无法记载的情形，但是到2017年2-3月后，已不再出现土地登记信息暂无法记载的情况。故土地信息登记不全的原因在于政府部门而非被告。五、办理房屋所有权证、办理土地使用权证是原告应当履行的两项并列的、独立的义务（并非权利），目的是为了催促原告尽快办理，以解除被告的阶段性担保责任。本案正处于两证合一的过渡期，过渡期内，尽管实施了不动产登记制度，但两项义务并未合并。原告办理产权不必等到被告土地总登完成，原告无权以土地总登未完成为由拒绝办理房屋所有权登记。土地使用权登记暂缓履行，不影响办理不动产权证，另外在被告办妥土地总登后，不动产登记簿上自动会更新土地信息，视为原告已经履行。 本院认为,原、被告签订的《商品房买卖合同》，合法有效，当事人应当予以履行。 一、逾期交房违约金问题。 被告于2015年4月5日向原告交付讼争房屋已超过《商品房买卖合同》约定的交房期限，被告依约应向原告支付自2015年4月1日起至2015年4月5日止的逾期交房违约金182.5元（365000元×0.01%×5天），但原告主张被告支付该逾期交房违约金已超过诉讼时效，本院依法不予保护。 二、逾期办证违约金问题。 《商品房买卖合同》第十四条约定，如因出卖人的原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按原告已付购房款的0.01%向买受人支付违约金。商品房完整的房屋权属证书应当包括商品房所有权证和国有土地使用权证，在我国施行“房地合一”的登记模式后，应当指有完整房地信息登记内容的不动产权证。被告于2016年10月通知原告办证时，尚未完成土地信息总登，导致当时办理了不动产权证的买受人缺失土地信息的登记内容，应认定被告协助原告办理权属证书的合同义务尚未全部完成。本案逾期办证的根本原因在于被告变更原规划并导致规划条件核实时间拖延，被告关于非因其原因导致延误、其不承担逾期办证责任的抗辩，理由不成立，不予采纳。 被告在交房后的365日内，即2016年4月4日前，未能完成通知原告办理房屋权属证书的义务，构成违约。结合本案被告的履约情况及原告未举证证明因土地信息未登记给其造成实际经济损失的情况，本院根据公平原则和诚信原则，确定被告逾期办证的违约期从2016年4月5日计至2017年3月22日土地总登手续出件之日止，其中2016年4月5日至2016年10月9日不可办证期间计188天，违约金标准按照约定的已付购房款的日万分之一计算；2016年10月10日至2017年3月22日期间计164天，违约金标准调整为按已付购房款的日万分之零点二五计算。但原告关于2016年4月6日至2016年11月19日期间的违约金诉请已超过诉讼时效，本院不予保护。本院支持原告自2016年11月20日至2017年3月22日期间（计123天）的违约金1122.38元（365000元×0.0025%×123天）。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款规定，判决如下： 一、被告福建世欧投资发展有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告陈伦俤支付违约金1122.38元。 二、驳回原告陈伦俤的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费319元，减半收取计159.5元，由原告陈伦俤负担134.5元，被告福建世欧投资发展有限公司负担25元。 本判决为终审判决。 审判员  李蓓蓓 二〇一九年十二月二十五日 书记员  王 瑶 附：本案适用的主要法律条文及申请执行提示 《中华人民共和国民法总则》 第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百一十五条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。