河北省石家庄市裕华区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0108民初5420号 原告（反诉被告）：秦培录，男，1966年5月15日出生，汉族，现住石家庄市裕华区。 被告：上海红星美凯龙品牌管理有限公司石家庄分公司，住所地石家庄裕华区裕华东路108号508。 负责人：施铁牛，该公司经理。 委托诉讼代理人：于华，该公司员工。 委托诉讼代理人：张孔响，河北英陆律师事务所律师。 被告（反诉原告）：裕华天尚石材销售中心，住所地河北省石家庄市裕华区红星美凯龙方北商场负一层B8011展位。 经营者：付艳蓓，女，1981年7月24日出生，汉族，现住石家庄市长安区。 以下称谓以本诉称谓为准。 原告秦培录与被告裕华天尚石材销售中心（以下简称天尚石材）、上海红星美凯龙品牌管理有限公司石家庄分公司（以下简称红星美凯龙公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告秦培录，被告天尚石材的经营者付艳蓓，被告红星美凯龙公司的委托诉讼代理人于华、张孔响到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 秦培录向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告履行合同约定，将石材按照约定装修施工完毕。2、依法判令被告承担因未按合同约定的施工期限所造成的损失四万元。3、判决二被告连带承担本案全部诉讼费用及保全费。事实与理由：2018年6月28日，因购房装修需要与石家庄市红星美凯龙方北商场1号馆负一层B8011展位负责人付艳蓓签订用纯白天然玉石在保利拉菲公馆西区6号楼1单元1502室、保利拉菲公馆西区6号楼2单元1901室，做两个玄关及两个电视墙协议。经双方商定纯白色天然石材每平米2500元，总价款为76318元，自交款之日二十天内到货，安装四天完成。2018年6月30日，按照双方约定的交款方式，当天支付给付艳蓓的卡号现金68618元，待安装完毕后支付剩余款项7700元。2018年8月13日，白玉石到货，在安装期间我到现场发现摆放在现场的白玉石并不是按照约定洁白、透亮、完整的白玉石。并且发现多块都是拼接在一起的拼装货，于是要求退货更换成品。当时，付艳蓓也同意退货更换。过了一个多星期时间，付艳蓓安排工人将白玉石拉走准备更换品质较好的白玉石。2018年9月中旬，当又过一个多月时间时，我电话催促多次，付艳蓓说快到货了。10月12日经过多次的催促后，付艳蓓终于说：“货到了，最近两天可以安装啦”，又过了两天开始安装施工，当我再一次看到白玉石时，发现还是上次所安装拆下的几块旧白玉石（有照片为证）。至此，已经拖延近三个月的时间装修，为了尽早完成装修尽快入住，避免其他项目无法施工，无奈之下只好勉强接受这种残次玉石的安装，但至今仍未全部安装完工。由于付艳蓓存在严重的欺诈消费者行为，我特地向石家庄市红星美凯龙方北商场反映此事，但却得到搪塞、推诿的回答至今没有施工完毕。时至今日，近一年时间，经过多次打电话给付艳蓓或发微信、付艳蓓总是不接电话或挂断电话。导致我所定制的两个电视墙和两个玄关墙上的“虎头”“雕花”中间造型及玄关上的花型至今未安装完整，造成工期延误至今不能入住。为维护消费者的合法权益，依法打击不法商贩的欺诈行为，特起诉至法院，依照“合同法”“消费者权益保护法”等法律规定依法判决。 被告天尚石材辩称，不同意并提起反诉，理由是原告为了拒结欠款，以质量为理由和工期延误为由。 被告红星美凯龙公司辩称，1、天尚石材作为有营业执照的独立实体，应独立承担相应责任。2、无证据表明交易是在被告交易商场进行，商场没有参与本次交易，退一步讲即使在商场交易，原告作为完全民事行为能力人故意绕开商场直接与商户进行交易，意味着不愿意接受商场的监管，其愿意承担相应的风险。3、商场张贴告示，提醒顾客参与统一收银，售后才有保障，商场进行了提示义务。4、即使天尚石材有违约行为，但红星美凯龙公司与天尚石材没有共同的合意，不应承担责任。5、原告要求我方承担连带责任无法律依据。请求驳回对我方的诉求。 被告天尚石材提出反诉请求：1、判令原告支付项目欠款22080元及利息1048元（从2018年10月2日至2019年11月10日，按照银行同期贷款利率计算）。2、本案的诉讼费用由原告承担。事实与理由：双方于2018年5月开始业务接洽，原告提供了家庭背景墙设计效果图作为依据，我方向其确定了产品用料、定制造价相关事宜（通过微信沟通），原告无异议后，于6月30日到我方店面签订合同并交纳了部分款项。随后原告通知我方，要分批到货、陆续安装。到7月中下旬原告方的施工条件仍不到位，所以交货时间顺延到8月12日。在我方货物进场及安装时，都是在原告同时在场的情况下进行的。待第一套产品安装近乎完工时，原告提出改造型（在原告效果图的基础上作变更），双方僵持半个月后，我方按照原告的意愿，将现场完成的成品拆除，并将工厂已经加工完的（未物流配送）其他三套产品全部作相应更改的二次加工。在此同时，我方向原告提出费用补偿单14380元，原告以“材料费已付全了、等货都到全了再说吧”为借口、没有当时结算给我方。后续货物在9月中下旬到9月底，分批到场及安装，且送货、安装过程仍是在原告同时在场的情况下进行的。待四套产品安装基本完工（除雕花没粘、洁晶没做）之际，原告开始提出对材料不满意，诸如“不透亮、碎拼货”等说辞，我方也多次向其解释过，但原告坚持要让我方再次全部重做一批，对此无理要求，我方沟通无效后不再理会他了，直到10月中旬，原告找到我方店面，让我方做“洁晶”，我方在原告欠款未付的情况下作出让步，随即安排“洁晶”工人做了最后的收尾工作。至此我方完工交付并履约完毕。对于二次加工费、拆除费及安装费这三项欠款，原告一直不结算，以“材料质量差、工期延误”为借口一直拖延至今。基于上述事实，我方特向法院提起反诉，以维护自身合法权益。 秦培录辩称，反诉状纯属无中生有，提交的证据、销售单上无购货人，我从未见到也未听说过，自己写的东西向别人要钱吗，对反诉事实不认可，我付给他钱了，他还跟我要钱很荒唐。 本院经审理认定事实如下：2018年6月28日，原告秦培录在被告红星美凯龙公司管理的红星美凯龙方北商场负一层B8011与被告天尚石材负责人付艳蓓签订《销货单》，显示由原告秦培录订制位于保利拉菲公馆西区6号楼1单元1502室、保利拉菲公馆西区6号楼2单元1901室，做玄关背景墙及电视背景墙共计四套。材料为天然白玉玉石，单价每平米2500元，总价款为76318元，自交款之日二十天内到货，安装四天完成。预付款68618元，待安装完毕后支付剩余款7700元。2018年6月30日，原告支付被告天尚石材安装费68618元，后被告天尚石材开始安装涉案的玄关背景墙及电视背景墙。安装过程中双方发生争议，至此除两个电视背景墙的两个虎头（在原告处）及四个雕花没有安装，其余均安装完毕。发生争议的原因，原告陈述为被告安装的白玉石并不是按照约定洁白、透亮、完整的白玉石，发现多块都是拼接在一起的护装货，于是要求退货更换成品。被告认为由于安装完一套后原告提出改造型（在原告效果图的基础上作变更），我方按照原告的意愿，将现场完成的成品拆除，并将工厂已经加工完的（未物流配送）其他三套产品全部作相应更改的二次加工，并提出原告增加费用14380元。原告对此不认可。另查明，庭审中，被告红星美凯龙公司提交证据，证实其在商场明显处张贴告示提示，提醒顾客参与统一收银，售后才有保障的事实。以上有原被告提交证据及庭审笔录证实。 本院认为，原告与被告天尚石材签订《销货单》，是双方真实意思表示，该《销货单》明确了双方的权利义务，双方均认可，本院予以支持。《销货单》签订后，原告支付了预付款68618元，被告应将涉案的两个电视背景墙安装完毕，现被告未全部安装完毕（未安装两个虎头及四个雕花），原告要求继续履行协议，本院予以支持。被告理应安装两个电视背景墙剩余的两个虎头及四个雕花。双方在安装过程中存在争议，对于争议的责任双方提交的证据均不能证实其主张。因此各自的损失各自承担。原告要求被告承担损失四万元，原告提交的物业费等损失票据，不能证实其损失与涉案工程存在关联，本院不予支持。对于被告天尚石材反诉要求原告承担欠款22080元及利息的诉请，被告天尚石材提交的增加费用14380元的销货单，没有原告的签字，且原告对此不认可。因此被告提交该证据不能证实其主张，本院不予支持。对于剩余的款项7700元，待被告安装完毕后，原告应支付被告天尚石材。对于被告主张的利息，本院不予支持。对于原告主张被告红星美凯龙公司承担责任问题，被告红星美凯龙公司提交证据，证实其张贴了提示公告，因此被告红星美凯龙公司不存在过错，原告要求其承担责任，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百三十条、第一百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、裕华天尚石材销售中心于本判决书生效后十日内将秦培录涉案房屋的两个电视背景墙的两个虎头及四个雕花安装完毕。 二、裕华天尚石材销售中心将第一项判决义务履行完毕当日，秦培录一次性支付裕华天尚石材销售中心剩余款项7700元。 三、驳回本诉原告秦培录的其他诉讼请求。 四、驳回反诉原告裕华天尚石材销售中心的其他反诉请求。 本诉案件受理费400元，秦培录承担100元，裕华天尚石材销售中心承担300元；反诉案件受理费189元，秦培录承担60元，裕华天尚石材销售中心承担129元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石家庄市中级人民法院，并于七日内到河北银行交纳上诉费。收款单位名称：河北省石家庄市中级人民法院；开户银行：河北银行华兴支行；银行账户：62×××47。逾期不缴纳，视为放弃上诉。 审判员  郭爱民 二〇一九年十二月十六日 书记员  吴天然