河北省霸州市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀1081民初6438号 原告：肖正方,男,汉族,1982年4月23日出生,住雄县。 原告：鲍丹,女,汉族,1980年11月26日出生,住雄县。 委托代理人：王长青，河北天禹律师事务所律师。 委托代理人：王欢，河北天禹律师事务所律师。 被告：河北万昌房地产开发有限公司，住所地：河北省廊坊市霸州市112国道南侧、106国道西侧益津国际广场B12-013，统一社会信用代码91131081556082670B。 法定代表人：李勇强，总经理。 委托代理人：李刚，河北万昌房地产开发有限公司物业部经理。 委托代理人：刘伟杰,河北厚正律师事务所律师。 原告肖正方、鲍丹与被告河北万昌房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告肖正方、鲍丹及其委托代理人王长青、王欢，被告河北万昌房地产开发有限公司的委托代理人李刚、刘伟杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告肖正方、鲍丹向本院提出诉讼请求：1、要求被告依法履行原、被告签订的房屋买卖合同，依约交付房屋，并给付原告逾期交房的违约金28558.6元（自2016年12月31日计算至2019年9月19日），剩余违约金自2019年9月20日计算至据实交付房屋之日止。2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告于2016年3月12日签订了房屋买卖合同，原告在被告处购买益津国际广场第A区A1、A2座01单元1-377号房，该处房屋用途为商业，面积为28.78平米、合同价款183987元。合同约定，被告应于2016年12月30日前交付房屋，原告按合同约定向被告交付了全部的购房款。截止到原告起诉之日，被告仍未按合同约定向原告交付房屋，也未向原告支付逾期交房的违约金，其行为已构成违约。故诉至贵院，望判如所请。 被告万昌公司辩称，1、要求解除合同；2、因客观原因被告不构成违约不承担违约责任，其中原告要求的违约金过高，依法应予以调整；3、被告因大气环保政策等原因造成了700多天的停工不应计入。 原告肖正方、鲍丹与被告万昌公司围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对原告提交的被告的企业登记基本情况表一份、霸州市益津商业经营管理有限公司企业登记基本情况表一份、2016年3月12日原告与被告签订商品房买卖合同一份（合同编号YJGJ-1298）、2015年12月13日被告向原告出具的收据一份、霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市重污染天气应急实施方案（2017）》的通知一份、廊坊市中级人民法院（2019）冀10民终3710号终审判决书一份，被告提交的被告营业执照复印件、法定代表人李勇强的身份证复印件、法定代表人身份证明书各一份、原告与霸州市益津商业经营管理有限公司签订的《“益津国际购物中心”委托市场培育合同》、授权委托书各一份、霸州市大气污染治理工作领导小组办公室关于预警发布情况的统计、2014年6月3日霸州市建设局霸建（2014）136号2014年高考期间建筑施工现场监督管理工作实施方案一份、2014年10月11日霸州市建设局霸建（2014）225号亚太经合组织会议霸州市建设局空气质量保障措施一份、2015年8月20日霸州市建设局霸建（2015）134号中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动期间空气质量保障方案一份、2016年5月20日霸州市建设局霸建（2016）105号关于高考期间考点、住宿点周边建筑工程文明施工管理的实施方案一份、2017年2月15日霸州市建设局霸建（2017）21号关于进一步加强建筑施工扬尘防治管理工作的通知，以上证据的真实性原被告无异议，对以上证据的真实性，本院予以确认。对原被告双方有争议的证据，本院认证如下：对被告提供的被告与霸州市益津商业经营管理有限公司签订的《委托经营管理协议书》一份，与本案缺乏关联性，本院不做认证；对被告提供的房屋交接确认书，不能实现其证明目的，本院不予支持；对被告提供的其他停工相关统计一份，本院不予采信。 本院经审理认定事实如下：二原告系夫妻关系，二原告与被告于2016年3月12日签订商品房买卖合同（合同编号YJGJ-1298），在被告处购买益津国际广场第A区A1、A2座01单元1-377号房，该处商品房的用途为商业，建筑面积为28.78平米，合同价款为183987元，二原告于2015年12月13日交付了全部购房款。该份合同约定，被告应当在2016年12月30日前交付房屋，如逾期交房，被告应按日向原告支付已付房价款万分之五的违约金；该合同同时约定，遭遇不可抗力出卖人可据实予以延期。涉案房屋至今未进行工程验收。 另查，二原告和霸州市益津商业经营管理有限公司签订了《“益津国际购物中心”委托市场培育合同》一份，该协议第一条约定，委托经营场所为第A区A1、A2座01单元1-377号商铺；第七条规定,……5、双方约定，原告委托霸州市益津商业经营管理有限公司与被告直接办理房屋交接手续，包括房屋的交接与验收，原告无需再与被告直接办理房屋交付手续。依照上述协议，2016年12月8日，霸州市益津商业经营管理有限公司与被告万昌公司就“益津国际项目”第A区A1、A2号楼整栋楼进行了移交。 霸州市建设局文件以及霸州市大气办通知及霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市重污染天气应急实施方案（2017）》的通知证实，重污染天气应急响应分为四个等级，其中四级应急响应的措施不包括建筑工程停止施工的措施。在原、被告购房合同签订之日起（2016年3月12日）至原、被告约定的交房日期2016年12月30日前因政府有关机构的行为导致被告停工99天，在2016年12月31日至2017年4月8日停工75天，在2016年4月9日至2016年6月22日前停工11.5天。 本院认为，原、被告签订的商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律禁止性规定，合法有效。二原告依约交付了房款，被告应依约于2016年12月30日前交付房屋，被告逾期交房，二原告作为买受人，要求继续履行《商品房买卖合同》，符合法律规定及合同约定，本院依法予以支持。被告至今未交付房屋，属违约行为，被告应承担相应的违约责任。被告主张已于2016年12月8日将包含原告房屋的整栋楼交付给受原告委托收房的霸州市益津商业经营管理有限公司，应视为向原告交付了涉案房屋。但在本案中，涉案房屋并未进行工程验收，不符合交付的条件，故本院对被告的此项主张不予支持。被告主张合同应解除，本院不予支持。被告主张因客观原因被告不构成违约不承担违约责任，从2014年起至2018年11月16日，因大气环保，政府原因造成累计停工760天的停工期，不应计入。被告的上述主张无事实和法律依据，本院不予支持。在合同履行过程中，政府相关部门多次发布文件，因大气污染及其他问题要求停工，该事实属于可以据实延期的事由。原告主张四级应急响应的措施不包括建筑工程停止施工的措施，不属于可以据实延期的事由，本院予以支持；被告主张高考期间应计入合理停工期限，因被告未举证证实涉案工程是否对考场或考生休息产生影响，本院对被告的此项主张不予支持。在原、被告购房合同签订之日（2016年3月12日）起至原、被告约定的交房的日期（2016年12月30日）期间，因政府行为导致停工99天，交房日期应顺延至2017年4月8日，在2016年12月31日至2017年4月8日停工75天，交房日期应顺延至2017年6月22日,在2017年4月9日至2017年6月22日前停工11.5天，交房日期应顺延至2017年7月3日，以上停工时间共计185.5天。因现房屋未实际交付，故违约天数计算为：自2016年12月30日至原告主张的2019年9月19日，扣减停工延期185.5天后为807.5天（2016年12月31日至2019年9月19日共993天扣减185.5天）。原被告双方约定按已付房价款日万分之五支付违约金，被告主张原告的诉求过分高于损失，应依法调整，参考全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，酌定以年利率4.2％的1.3倍计算。计算为807.5天×183987元×4.2％÷365天×1.3=22224元，该款被告应支付原告。自2019年9月20日至被告实际交房之日的违约金，待被告交房后按上述计算方法计算后另行支付给原告。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、原告肖正方、鲍丹与被告河北万昌房地产开发有限公司于2016年3月12日签订的《商品房买卖合同》（合同编号YJGJ-1298）继续履行。 二、被告河北万昌房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付给原告肖正方、鲍丹违约金22224元（截止到2019年9月19日）。 三、自2019年9月20日起，被告河北万昌房地产开发有限公司以183987元为基数，按照年利率4.2％的1.3倍为标准向原告肖正方、鲍丹支付违约金，至实际交房之日止。 四、驳回原告肖正方、鲍丹的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费514元，减半收取257元，由被告承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。 审判员  朱卫强 二〇一九年十一月二十日 书记员  王 磊