宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁0106民初12894号 原告:思源电气股份有限公司。 法定代表人:董某,系该公司董事长。 委托诉讼代理人：沙某，上海明伦律师事务所律师。 被告:宁夏售电有限公司。 法定代表人:马某，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：时某、刘某，宁夏辅德律师事务所律师。 原告思源电气股份有限公司(以下简称思源电气公司)与被告宁夏售电有限公司(以下简称宁夏售电公司)买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月17日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告思源电气公司的委托诉讼代理人沙某、被告宁夏售电公司的委托诉讼代理人时某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告思源电气公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付货款人民币442500元；2、请求判令被告向原告支付逾期付款利息暂计人民币14905元；3、诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告于2018年6月10日签订《产品购销合同》一份,约定被告向原告购买接地变压器等产品,合同总价为人民币590000元。合同签订后,原告按约履行了合同所规定的义务,被告仅支付部分款项,尚欠442500元整,后经原告多次催讨,被告未予支付现原告为维护自己的合法权益,特诉至贵院,望判如所请。 被告宁夏售电公司辩称，原告迟延供货，且所供货物存在质量缺陷，导致涉案工程至今未移交、未投运，给被告造成了较大的经济损失。根据我国合同法的相关规定，原告履行合同不符合约定，被告有权拒绝支付合同款。具体为：第一、被告因承建宁夏金昱元广拓能源有限公司（发包方）的110KV总变电站扩容工程，向原告购买了接地变压器等设备，并签订了《产品购销合同》。根据该合同的约定，原告应于2018年7月25日前将合同设备运至涉案工程地点，并负责指导被告安装。但是实际履行过程中，原告并未依约供货，因原告的供货时某对涉案工程进度以及后续工程的开展有着直接的影响，原告迟延供货的行为直接导致被告工程竣工时某推迟，也导致被告后续施工项目无法进行，被告外购的其他设备长期滞留工地、无法安装，不但造成被告需承担迟延竣工的违约责任（合同约定的违约金为每天一万元），还造成被告与后续其他供货商产生交货时某、货款支付方面的纠纷。第二、原告所供货物存在质量缺陷，部分设备运至现场时被告即发现了质量问题，原告至今仍未解决。该情况直接导致涉案工程发包方至今未接收移交，涉案工程至今未投运。被告多次通过电话、信函等方式要求原告尽快解决质量缺陷，但原告频频推诿，不予解决。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。根据原被告双方的合同约定，原告负有向被告供应符合合同约定货物的先合同义务，原告未按时供货、所供货物存在质量缺陷不符合合同约定，系原告未履行先合同义务，在此情况下，被告有权拒绝向原告支付合同价款。同时，因发包方亦表示拟追究被告的相关违约责任，目前被告因原告违约行为造成的损失尚未确定，故被告保留向原告主张违约赔偿的诉讼权利。综上，被告认为，原告未按时供货、所供货物存在质量缺陷不符合合同约定，被告有权拒绝向其支付合同价款。原告的诉请没有事实和法律依据，请求法庭查明事实，依法驳回原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实和证据，本院认定如下：1、原告提交《产品购销合同》1份（原件）、货物签收单2张（原件）、上海增值税专用发票2张（原件），被告对证据三性无异议，本院予以采信；2、原告提交的收款凭证5张（打印件）、中国建设银行单位客户专用回单1份（打印件），客观真实，本院予以采信；3、原告提交的律师函1张（复印件）、邮寄跟踪单1张（打印件），被告对真实性无异议，本院予以采信；4、原告提交的现场服务确认单1张（原件），被告当庭未作明确质证意见，经法庭释明后其未在限定的期限内书面回复，视为认可该证据，本院予以采信；5、原告提交的宁夏售电有限公司便函1份（复印件），被告对证据三性无异议，本院予以采信；6、被告提交的《产品购销合同》1份（原件）、思源电气股份有限公司（一分公司）货物签收单2份（原件）与原告提交的一致，本院予以采信；7、被告提交的设备到货记录表1份（原件），虽系单方制作，但能够与货物签收单相互印证，本院予以采信；8、被告提交的业务联系函1份（原件）、110kv总变电站总包工程移交遗留问题1份（原件），无法达到其证明目的，本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年6月10日，原、被告双方签订《产品购销合同》（合同编号：H2018-xxxxxx）一份,约定被告向原告购买接地变压器、消弧线圈成套装置,合同总价为人民币590000元。供方对质量负责的条件和期限为对所供的货物要满足现场设备安全运行要求，质保期为两年。交货地点宁夏固原市××区金昱元广拓110KV变电站，交货时某为2018年7月25日前。验收标准方法及提出异议期限为货到现场起15日内。结算方式及期限为合同签订后10天内付款25%（预付款），货到现场10天内付款30%（到货款），由供货方开具全额货款16%的增值税发票；设备投运后付款35%（投运款），最迟不超过货到现场6个月；留10%作为质保金，最迟不超过货到现场24个月。付款方式为电汇或银行承兑。合同签订后，被告于2018年6月28日、29日通过银行承兑汇票和电汇的方式向原告支付147500元。原告分别于2018年8月28日、9月2日向被告发货，被告分别于2018年8月31日、9月5日对货物进行验收，并在货物签收单上注明设备外表面存在异常。原告分别于2018年6月12日、2018年9月2日向被告开具金额为147500元、442500元的增值税发票。2018年10月9日，被告对原告所提供设备的安装、调试工作完成进行确认，设备待投运。2019年9月10日，被告向原告书面函告，每付款50万元需顶50000元的红葡萄酒，如同意请派人来公司商定后付款。后因双方协商未果，故原告诉至法院，请求判如所请。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告思源电气公司与被告宁夏售电公司签订的《产品购销合同》，系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、法规，合法有效，双方应依约履行合同义务。对于原告主张被告支付货款442500元的诉讼请求，经查，双方对于付款时某及方式进行了明确约定，但其中质保金的付款条件并未成就，故本院支持货款383500元。对于原告主张的利息，经查，虽双方对付款时某有明确约定，但未对逾期付款违约金或该违约金的计算方式进行约定，本院酌情支持逾期付款利息11564.04元（暂计算：1、以未付货款177000元为基数，自2018年10月6日至2019年8月19日期间,按照年利率4.65%计算,177000元×4.65%年利率÷365日×318日=7170.68元；2、以未付货款206500元为基数，自2019年3月6日至2019年8月19日期间,按照年利率4.65%计算,206500元×4.65%年利率÷365日×167日=4393.36元；3、以未付货款383500元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2019年8月20日至本判决确定的给付之日止）。对于被告提出原告迟延供货的辩解意见，因被告自身迟延付款，故此辩解本院不予采纳。对于被告提出产品质量问题的辩解意见，因其提交的证据不足以证实其主张，故此辩解本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百六十一条，最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 被告宁夏售电有限公司于本判决生效后十日内支付原告思源电气股份有限公司货款383500元及逾期付款利息11564.04元（暂计至2019年8月19日，2019年8月20日至本判决确定的给付之日止期间利息，以未付货款383500元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4081元（已减半收取），由被告宁夏售电有限公司负担3525元，由原告思源电气股份有限公司负担556元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审判员 张 玮 二〇一九年十二月二十六日 书记员 杨晓云 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时某支付价款。对支付时某没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条第四款买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。