襄阳市襄州区人民法院民 事 判 决 书(2019)鄂0607民初4006号原告：王秋生，男，1974年9月20日出生，汉族，住襄阳市襄城区。委托诉讼代理人：王军、林闽鄂，湖北今天（襄阳）律师事务所律师。代理权限为一般代理。被告：襄阳市康福达肉食品有限公司。住所地：襄阳市襄州区张湾街道办事处西湾村。统一社会信用代码：91420607679793499E。法定代表人：刘尚作，该公司董事长。委托诉讼代理人：张志全，湖北春园律师事务所律师。代理权限为一般代理。被告：中航长城工程建设武汉工程局有限公司。住所地：武汉市硚口区桥口经济发展区长升路古田公寓C座2单元2层3号。统一社会信用代码：914201046823283524。法定代表人：费同春，该公司执行董事兼总经理。被告：赵龙，男，1968年5月7日出生，汉族，住湖北省南漳县。原告王秋生与被告襄阳市康福达肉食品有限公司（以下简称康福达公司）、中航长城工程建设武汉工程局有限公司（以下简称中航长城武汉公司）、赵龙建设工程合同纠纷一案，本院于2019年7月5日立案受理后，依法适用普通程序，于2019年11月5日公开开庭进行了审理。原告王秋生的委托诉讼代理人王军、林闽鄂，被告康福达公司的委托诉讼代理人张志全，被告赵龙到庭参加诉讼。被告中航长城武汉公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王秋生向本院提出诉讼请求：1、判令中航长城武汉公司及赵龙向原告支付欠付的工程款1033218元及利息82657.44元，共计1115875.44元（利息按年利率6%、自2018年3月7日暂计算至2019年7月6日，共16个月，后续利息按上述利率标准计算至工程款全部付清之日止）；2、被告康福达公司在未付工程款范围内向原告承担支付上述工程款及利息的责任；3、本案诉讼费用由三被告承担。事实与理由：被告康福达公司筹建冷库、分割车间，将工程发包给被告中航长城武汉公司施工，被告赵龙为该工程的实际施工人。2016年9月23日，原告王秋生又与被告赵龙签订《架子工班组承包合同》，合同内容为，主楼主体（含地下室）外手脚架搭设及拆除（含所有满堂架搭设、拆除）；承包方式及单价为，包干价含材料79元/㎡，此部分工程量按建筑面积计算；付款方式为甲方地下室完工后按合格工程量的70%支付，剩余5%工程款在一年内全部付清，总体付款根据甲方付款情况而定。中航长城武汉公司襄阳分公司在合同上加盖了康福达工程施工资料专用章。原告按照合同约定进行了脚手架搭建工程。2017年5月18日，被告向原告发出一份中航长城武汉公司班组联系函，函件内容为项目部为保障安全，经过协商要求架子班组（王秋生）在一层顶必须悬挑工字钢。被告赵龙在联系函上签字同意加3元/㎡。2018年3月6日，原告与被告赵龙就康福达冷库、分割车间架子队工程量进行决算，并制作了决算单。双方认定架子队在康福达冷库、分割车间完成工程量为15649㎡，82元/㎡，总工程款为1283218元，此为最终决算，康福达负责人金兴平在决算单上签字确认。被告支付250000元工程款，剩余1033218元工程款未支付。工程结算后，原告多次与被告中航长城武汉公司、赵龙协商，二被告均以被告康福达公司未支付全部工程款为由，不予支付剩余工程款。原告已经按照合同约定完成了手脚架搭、拆工程，被告中航长城武汉公司、赵龙应按照合同约定支付剩余的工程款，并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算逾期付款利息。被告康福达公司作为“康福达冷库项目工程”的发包方，已于2018年6月18日将该冷库投入使用，应当在欠付工程价款的范围内向原告承担支付责任。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请依法裁判。被告中航长城武汉公司在法定期限内未提出辩意见，也未向本院举证。被告赵龙辩称，欠原告的钱属实，虽出具1283218元的条据，但已支付650000元，尚欠633218元。被告康福达公司辩称，1、本公司与被告中航长城武汉公司存在合同关系，与原告王秋生及被告赵龙均不存在合同关系，根据合同相对性原则，原告王秋生要求被告康福达公司承担支付工程款的责任无法律依据；2、本公司在与被告中航长城武汉公司所签订的合同中明确约定不得转包和违法分包，但被告中航长城武汉公司违反合同约定对工程进行了分包和违法转包，被告中航长城武汉公司应承担违约责任；3、本公司不欠被告中航长城武汉公司工程款。综上，请求法院驳回原告王秋生的诉讼请求。根据原、被告提供的证据，本院认定以下案件事实：2016年7月22日，被告康福达公司作为建设单位，被告中航长城武汉公司作为施工单位，双方签订《建设工程施工合同》一份，被告康福达公司将筹建冷库、分割车间的工程发包给被告中航长城武汉公司施工，合同主要约定：工程名称为襄阳市康福达公司分割车间、冷库等；工程内容为桩基，包括土建、水电、消防等安装；工程承包范围为按设计图纸要求全部项目建筑安装，包工包料；计划开工日期为2016年7月28日，计划竣工日期为2017年3月27日，工期总天数为240天；合同总价款为2200万元；被告中航长城武汉公司承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包和违法分包。同日，被告康福达公司与被告中航长城武汉公司签订《补充合同书》一份，约定：分割车间、冷库工程采取全垫资的方式，工程竣工验收合格交付后，付总工程款50%，工程完工9个月后第二次付25%，工程完工18个月后第三次付25%，结清全部工程款。2016年9月28日，被告康福达公司与被告中航长城武汉公司签订《补充合同书（二）》一份，主要约定：计划开工日期为2016年9月28日，计划竣工日期为2017年5月27日，工期总天数为240天。后被告中航长城武汉公司又将工程转包给无建筑资质的被告赵龙。2016年9月23日，被告赵龙又与无建筑资质的原告王秋生签订《架子工班组承包合同》，主要约定，被告赵龙（甲方）将主楼主体（含地下室）外手脚架搭设及拆除（含所有满堂架搭设、拆除）承包给原告王秋生（乙方）；承包方式及单价为包干价含材料79元/㎡，此部分工程量按建筑面积计算；付款方式为甲方地下室完工后按合格工程量的70%支付，主体封顶后按合格量的70%支付，所有外架满堂架拆除后按合格工程量的70%支付，外架拆除后三个月内按总工程款的95%支付，剩余5%工程款在一年内全部付清，总体付款根据甲方付款情况而定。该合同上，甲方有被告赵龙签字并加盖有“中航长城建设武汉工程局有限公司襄阳分公司康福达工程施工资料专用章”的印章，乙方有原告王秋生签字并加盖有“襄阳市高新技术开发区双军建筑设备租赁站”的印章。在本案审理中，襄阳市高新技术开发区双军建筑设备租赁站向本院递交“情况说明”，租赁站经营者王树军认可在《架子工班组承包合同》上加盖印章仅为规范合同，所有工程都是王秋生施工，与租赁站没有关系亦不会主张任何权利。在《架子工班组承包合同》的履行中，因约定利用内架挑出钢管作为外架存在安全隐患，经项目部协商，要求原告王秋生在一层顶悬挑工字钢，内外架分开搭设。因此增加了工程量，被告赵龙同意在原来每平方米79元的基础上加3元。2018年3月6日，被告赵龙及被告康福达公司冷库、分割车间项目技术负责人金兴平出具“康福达冷库、分割车间架子队工程量决算单”，确认架子队在康福达冷库、分割车间完成工程总量为15649㎡，每平方米82元，总工程款为1283218元，并明确此决算为最终决算。2018年10月9日，被告康福达公司与被告中航长城武汉公司及监理单位、设计单位、勘察单位盖章确认工程符合要求，并通过竣工验收。2017年6月，被告赵龙分次向原告王秋生支付工程款250000元，尚欠工程款1033218元。原告王秋生多次与被告中航长城武汉公司、赵龙协商，但二被告以被告康福达公司尚未支付全部工程款为由不予支付剩余工程款，为此，引起诉讼。本院认为，被告康福达公司将筹建冷库、分割车间的工程发包给被告中航长城武汉公司后，被告中航长城武汉公司又将工程转包给无建筑资质的被告赵龙，被告赵龙又将工程分包给同样无建筑资质的原告王秋生，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”，被告康福达公司已将涉案工程验收合格并投入使用，即便被告康福达公司与被告中航长城武汉公司在合同中明确约定不得转包，被告中航长城武汉公司与被告赵龙之间、被告赵龙与原告王秋生之间的转包、分包协议无效，作为涉案工程的实际施工人，原告王秋生仍可要求被告中航长城武汉公司、赵龙支付工程款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”；《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。”，以上两个司法解释的规定从保护实际施工人的合法权益以及农民工的切身利益出发，为社会弱势群体提供有力的司法保护，允许实际施工人突破合同的相对性，向发包人主张工程款。实际施工人向发包人主张工程款的前提是发包人欠付工程款，而发包人被告康福达公司辩称不欠被告中航长城武汉公司工程款。为了查明案件事实，本院指定被告康福达公司提供证据证明其已向被告中航长城武汉公司或者被告赵龙支付全部工程款的相关证据，被告康福达公司在规定的期限内未举证证明。被告康福达公司辩称已支付全部工程款，就有付款手续或者收款方出具的收据等，该凭证是企业法人财务档案的重要组成部分。因此，要求被告康福达公司向本院提供支付工程款的相关证据，符合举证责任分配原则。被告康福达公司拒不提供的，由其承担法律上的不利后果，故被告康福达公司应在欠付工程价款范围内向原告王秋生承担支付工程款的责任，其辩称已支付全部工程款，不应承担付款责任的意见，本院不予采纳。原告王秋生还要求被告方自2018年3月7日起按年利率6%支付利息，本院认为，被告中航长城武汉公司与被告赵龙之间、被告赵龙与原告王秋生之间的转包、分包协议属无效合同，涉案工程的实际施工人即原告王秋生可要求被告中航长城武汉公司、赵龙支付工程款，但不能因此而获利，故原告王秋生要求被告方支付利息的诉讼请求本院不予支持。被告赵龙辩称其已向原告支付工程款650000元但未举证证明，原告王秋生也不予认可，本院不予采信。被告中航长城武汉公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，不影响本案的审理，本院可以缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十八条、第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）第二十四条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、被告中航长城工程建设武汉工程局有限公司及被告赵龙于本判决生效后十日内向原告王秋生支付工程款1033218元；二、被告襄阳市康福达肉食品有限公司在欠付工程价款1033218元范围内对原告王秋生承担付款责任；三、驳回原告王秋生的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14843元，公告费560元，共计15403元，由原告王秋生负担1403元，被告中航长城工程建设武汉工程局有限公司、赵龙、襄阳市康福达肉食品有限公司负担13000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。审判长 张 萍审判员 曾 诚审判员 吴晓芳二〇一九年十二月十二日法官助理邱悦书记员马玲玲