河北省唐山市古冶区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0204民初932号 原告：唐山国义特种钢铁有限公司，住所地唐山市古冶区吕家坨村南。 法定代表人：黑立兵，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王文辉，河北杨建林律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨建林，河北杨建林律师事务所律师。 被告：山东兖煤凯达环保机械股份有限公司，住所地山东省邹城市中心工业园恒达路388号。 法定代表人：吴君，该公司董事长。 原告唐山国义特种钢铁有限公司（以下简称国义特钢公司）诉被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司（以下简称兖煤环保公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月3日立案后，于2019年12月13日，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告国义特钢公司的委托诉讼代理人王文辉到庭参加诉讼，被告兖煤环保公司经本院公告送达开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告国义特钢公司向本院提出如下诉讼请求：1.请求法院依法判令被告向原告支付延期交货违约金192.5万元；2.责令被告承担对所安装的焦化厂VOCs治理项目工程因存在整改内容未完成导致委托第三方完成费用40万元（允许在总价款770万元中减少原告付款）；3.责令被告10日内向原告开具金额770万元的增值税专用发票，逾期未履行开票义务应赔偿原告未开票导致原告不能抵扣税金损失1118803.42元。事实与理由：2016年7月23日原、被告双方订立焦化厂VOCs治理项目工程总包合同，原告为甲方，被告为乙方。合同约定，被告向原告交付2套“焦化厂VOCs治理项目工程，每套385万元，总价款为770万元；完工时间约定为土建完工后75天。付款方式，预付款300万元，具备发货条件付款150万元，安装调试完毕验收合格，并达到环保使用要求，开具全额发票后付243万元，余77万元作为质保金，质保期一年。此外，双方约定工期每晚一天扣合同总金额的5%。合同生效后，原告按约履行预付款和发货款450万元，但被告仍未按约定履行，延期交货57天（2016年8月27日至2017年1月52日计132天，扣除约定工期75天，延误57天），构成违约，应向原告支付违约金2194.5万元，考虑到约定过高，现原告按总价款770万元的25%请求，被告应付违约金192.5万元。此外，双方合同11条约定：VOCs系统投入使用后，如不能达到国家环保排放指标要求时，乙方无条件整改，直至合格为止。产生的所有费用全部由乙方承担。事实是，被告对其交付的不达标设备未进行整改，原告委托第三方整改支付费用40万元应由被告承担。故此，原告向贵院提起民事诉讼，请求贵院依法支持原告的诉讼请求。 被告兖煤环保公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 原告国义特钢公司为证明自己的主张，提供证据如下：1.国义特钢公司与兖煤环保公司焦化厂VOCs治理项目工程总包合同、技术协议，证明2016年7月23日，原被告签订总包合同，合同第5条约定工期为土建完成后75天内完工，工期每晚一天扣合同总金额的5%，第6条约定工程总造价770万元，含17%增值税，第7条约定付款方式为预付款300万元，具备发货条件付款150万元，开具全额发票后付243万元，余77万元为质保金；2.工程进度说明、催货函、完工证明，证明双方签订的总包合同中土建工程于2016年8月26日全部完工，具备设备安装条件，2016年8月27日开始起算合同约定的75天工期，被告于2017年1月5日将工程正式完成并投入使用，工期132天，扣除约定工期75天，延误工期57天；3.付款凭证，证明原告于2016年8月6日向被告付款300万元，2016年10月31日付款150万元，合计付款450万元；4.通知函及顺丰速运单2份、检测报告1份，证明被告交付的设备未能提供环保检测报告，两次通知被告均未予恢复，视为被告同意原告委托有资质的公司进行检测，相关费用由被告承担，河北德禹检测技术公司出具检测报告一份；5.工程联系函及顺丰速运单，证明被告为原告方建设的工程项目，经过试生产设备出现的问题情况汇总，被告方在收到通知之日起3天内如不予答复，原告有权自行维修，费用由被告承担；6.原告与第三方的施工合同及工程维修清单及收据，证明被告收到原告的工程联系函后在规定的时间未回复，原告与第三方签订工程维修项目施工合同，原告已经向第三方付款工程价款为40万元，此费用应由被告承担。经审查，1.《唐山国义特种钢铁有限公司焦化厂VOCs治理项目工程总包合同》、《技术协议》加盖原、被告合同专用章，有相关人员签字；2.工程进度说明、催货函加盖原告国义特钢公司合同专用章，完工证明加盖原告国义特钢公司合同专用章、被告兖煤环保公司公章；3.付款凭证及收据载明共付款4500000元；4.通知函及顺丰速运单2份载明原告通知被告提供环保检测报告，检测报告系原告国义特钢公司单方委托检测；5.工程联系函及顺丰速运单载明原告主张的设备问题；6.原告国义特钢公司与唐山鹏淏环保设备有限公司的施工合同加盖双方合同专用章，工程维修清单加盖唐山鹏淏环保设备有限公司合同专用章，收据加盖唐山鹏淏环保设备有限公司财务专用章。本院对上述证据的真实性均予采信，但对2019年4月25日河北德禹检测技术有限公司作出的德禹（委）字第201903043号检测报告，因原告未能说明其与本案的关联性，本院对该证据的关联性不予采信。被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司未到庭参加诉讼，视为对自己举证、质证权利的放弃。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年7月23日，原告（甲方）国义特钢公司与被告（乙方）兖煤环保公司签署《唐山国义特种钢铁有限公司焦化厂VOCs治理项目工程总包合同》、《技术协议》，约定：1.工程项目：焦化厂VOCs治理项目工程总包合同，共计2台套。2.工程地点：唐山国义焦化厂院内……5.工期：预付款到账，土建完工后75天内完工，工期每晚一天扣合同总金额的5%。6.工程总造价：共计385万元/台套×2台套=770万元，含17%增值税票，承兑结算……7.付款方式：预付款300万元，具备发货条件付款150万元，安装调试完毕验收合格，并达到环保使用要求，开具全额发票后付243万元，余77万元作为质保金。质保期一年，一年后无质量问题付清……11.VOCs系统投入使用后，如不能达到国家环保排放指标要求时，乙方无条件的整改，直至合格为止。产生的费用全部由乙方承担……乙方提供的各种设备材料要提供材质单、合格证及经营资质交予甲方，以便甲方进行监督产品质量……24.整体工程系统达到设计要求，既节能又环保，整体系统达到国家环保要求，保证甲方的生产环境……26.整体工程设计全部由乙方进行设计，必须满足生产需要，满足安全需要，满足环保需要，如有漏项或不足时，乙方无条件整改、补充以满足生产、安全、环保需要。2016年7月28日，原告国义特钢公司支付预付款3000000元。2016年10月11日，原告国义特钢公司支付1500000元。2017年3月1日，原告国义特钢公司与被告兖煤环保公司签署《完工证明》，载明：2016年8月26日，土建完工，国义特钢公司传真告知兖煤环保公司发货，2016年9月11日到第一批设备并开始安装（合同约定土建完工后75天设备安装完毕投入运行），于2017年1月5日工程正式完工并投入运行，工程完工，特此证明。2017年5月19日，原告国义特钢公司向被告兖煤环保公司邮寄通知函，要求提供环保检测报告；2017年6月10日，原告国义特钢公司向被告兖煤环保公司邮寄通知函，因为当地环保部分多次检查督促，要求提供环保检测报告，否则会对公司进行罚款，要求被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司答复，否则将寻求其他有资质的公司对此事进行处理。被告兖煤环保公司未予答复。2017年9月16日，原告国义特钢公司向被告兖煤环保公司邮寄工程联络函，列明设备问题，并请其3天内答复，否则将自行维修，产生的费用由对方承担，但被告兖煤环保公司未予答复。2017年10月10日，原告国义特钢公司与唐山鹏淏环保设备有限公司签订《施工合同》，对设备进行维修施工，并支付400000元维修费。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原告国义特钢公司与被告兖煤环保公司签订的《唐山国义特种钢铁有限公司焦化厂VOCs治理项目工程总包合同》、《技术协议》系双方真实意思表示，不违背法律、行政法规禁止性效力性规定，应认定合法有效。合同约定：预付款到账，土建完工后75天内完工，工期每晚一天扣合同总金额的5%。2016年8月26日，土建完工，具备设备安装条件。2016年9月11日运到第一批设备并开始安装，至2017年1月5日工程正式完工并投入运行，被告延期交货57天（2016年8月27日至2017年1月5日计132天，扣除约定工期75天，延误57天），原告国义特钢公司要求被告兖煤环保公司支付延期交货违约金192.5万元,低于合同关于5%的约定，本院予以支持。关于原告国义特钢公司要求被告兖煤环保公司支付对其所施工的焦化厂VOCs治理项目工程因存在整改内容未完成导致委托第三方完成费用40万元（允许在总价款770万元中减少原告付款）的诉请。原告国义特钢公司向被告兖煤环保公司提出设备存在问题，要求被告回复，否则自行维修，维修费由被告承担，但被告不予回复，亦不维修，也未对设备存在质量问题提出否定意见，现原告自行找第三方维修，并支付维修费400000元，故本院对原告的该项诉请予以支持，但原告又主张可在总价款7700000元中减少原告付款属于预先行使抵销权，且属于选择性诉请不属于具体的诉讼请求，本院不予支持。对于原告要求被告10日内开具金额7700000元的增值税专用发票，逾期不履行开票义务应赔偿原告因其未开票导致原告不能抵扣税金损失1118803.42元的诉请。原、被告双方签订的合同约定“工程总造价：共计385万元/台套×2台套=770万元，含17%增值税票……预付款300万元，具备发货条件付款150万元，安装调试完毕验收合格，并达到环保使用要求，开具全额发票后付243万元，余77万元作为质保金。质保期一年，一年后无质量问题付清”，现原告已支付货款4500000元，双方已签署《完工证明》，被告应向原告开具全额发票。虽然被告实际未向原告开具发票，但按照我国现行税收法律规定被告已不能开具税率为17%的增值税票，故本院对原告要求被告开具17%增值税票的诉请不予支持，对要求赔偿原告已付款4500000元的税金损失653846.15元（含税价4500000元-不含税价格3846153.85元）的诉请予以支持，对未付货款税金损失的诉请不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百三十八条规定，判决如下： 一、被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告唐山国义特种钢铁有限公司逾期交货违约金1925000元； 二、被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告唐山国义特种钢铁有限公司因焦化厂VOCs治理项目工程存在整改内容未完成导致委托第三方完成的费用400000元； 三、被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告唐山国义特种钢铁有限公司支付税金损失653846.15元； 四、驳回原告唐山国义特种钢铁有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费34350元，公告费1000元，由被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审 判 长  李星群 人民陪审员  陈宗正 人民陪审员  吴 琼 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  笪鑫慧 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第九十二条受送达人下落不明，或者有本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。 公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第一百三十八条公告送达可以在法院的公告栏和受送达人住所地张贴公告，也可以在报纸、信息网络等媒体上刊登公告，发出公告日期以最后张贴或者刊登的日期为准。对公告送达方式有特殊要求的，应当按要求的方式进行。公告期满，即视为送达。