吉林省白山市浑江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉0602民初1806号 原告：沈阳市欧盛装饰制品厂。住所：沈阳市于洪区平罗街道平罗村。 代表人：檀颖，个人独资企业投资人。 委托诉讼代理人：李春丽，辽宁铭迅律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张元峥，辽宁铭迅律师事务所实习律师。 被告：白山市鑫德建设工程有限公司。住所：白山市浑江区铁南新城鑫德综合办公楼5楼。 法定代表人：刘士东，系经理。 委托诉讼代理人：李勇，该公司职员。 委托诉讼代理人：任成杰，吉林鼎拓律师事务所律师。 被告：长白山职业技术学院。住所：吉林省白山市北安大街2998号。 法定代表人：孙维忠，系院长。 委托诉讼代理人：王淑文，该院副院长。 委托诉讼代理人：姜欣言，该院法律顾问。 原告沈阳市欧盛装饰制品厂（以下简称“欧盛装饰制品厂”）诉被告白山市鑫德建设工程有限公司（以下简称“鑫德公司”）、长白山职业技术学院承揽合同纠纷一案，本院于2019年3月16日作出（2019）吉0602民初359号民事判决。欧盛装饰制品厂不服该判决，向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。吉林省白山市中级人民法院于2019年7月2日作出（2019）吉06民终385号民事裁定，撤销原判决，发回重审。本院依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭进行了审理。原告欧盛装饰制品厂的委托诉讼代理人李春丽、张元峥、被告鑫德公司的委托诉讼代理人李勇、任成杰、被告长白山职业技术学院的委托诉讼代理人姜欣言、王淑文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 欧盛装饰制品厂提出诉讼请求：1、请求判令二被告共同给付原告工程材料款及其他工程款共计1010051元（材料费756082元，租用吊篮费154670元，吊篮拆装及现场挪移费用74760元，工程款24539元）；2、请求判令二被告承担本案案件受理费。事实和理由：2017年6月16日，原告与被告鑫德公司签订《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程承包合同》，后又分别签订了《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程安装合同》、《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程材料供货合同》。依据上述合同约定，由原告为被告职业技术学院新校区建设项目生产制造GRC材料，总价款为1360773元，工程安装费903925元;并约定被告鑫德公司按照具备施工或拟定施工单体建筑材料清单表中的材料费用价款的20%向原告支付预付款：同时约定按月完成量全部手续完成后一周内支付材料费和安装费的相应金额。2017年6月19日，被告方如数向原告支付了20%的材料费预付款,原告依约生产制作了教学楼一和教学楼二的全部材料,材料费合计695094元。此后,被告方又催促原告生产第二批GRC材料，原告要求给付预付款，被告方称公司财务正在走预付款审批流程,因工期紧张,要求原告立即生产,并称生产任务和批款流程需同时进行,且要求原告出具拟收此预付款的收据,并向原告出示了已通过财务审核的报表,原告为此生产了价值280431元的GRC材料,但此后被告方却迟迟未能给付原告该项材料预付款及相应的材料进度款。直到因被告方长期拒不履行合同约定,拖欠巨额材料费和安装费,原告已无力继续垫付工人劳务费。在原告及施工工人多次向被告方讨要拖欠工程款未果的情况下,引发了施工工人因四处寻求解决拖欠劳务费的纠纷,被告方便以此为由,单方解除了与原告所签订的所有工程材料合同和安装合同。时至今日，原告共为被告方生产制造GRC材料费共计975525元，被告方仅给付原告预付款139019元和进度款80424元,被告方尚欠原告GRC构件材料款共计756082元。另外,原告为被告方安装构件材料时,租用吊篮费用为154670元,吊盛拆装及现场挪移费用为74760元，部分工程款为24539元，故被告方应给付原告上述各项费用总计1010051元。 被告鑫德公司辩称：原告没有及时施工的行为导致工期延误。同时又将工程转包给他人，构成违约，被告依法解除合同，有事实根据，故对于原告的告诉，请法院依法驳回。另，本案系加工承揽合同，原告应当以其交付的加工承揽的工作成果交付给被告，同时合同中也明确约定了以实际施工工程量来作为双方结算价款的依据，而原告没有将涉案工程的GRC构件施工完毕，没有向被告交付完整的工作成果，属于其履约不能，所以其主张要求材料款和安装款没有事实依据。由于原告没有在合同约定的期间内，完成工作成果，被告为了抢工期，于2018年6月同白山市浑江区德利建材厂订立了EPS材料供货合同，又同浑江区辉煌建筑维修处订立了EPS安装合同，共计产生费用52万余元。根据原、被告之间的合同约定，该费用应当由原告方承担。被告在订立合同后，被告除支付给原告所认可的两笔费用之外，又于2018年5月30日支付劳动监察支队GRC构件人工工资12万元，于2018年6月16日支付GRC构件人工工资5万元，于2018年7月11日支付GRC构件人工工资76280元，即被告总计为原告支付465723元。根据合同约定，安装义务是由原告完成，所产生的人工费用应当由原告支付，而原告由于资金原因，该笔费用由被告予以垫付。在施工过程中，原告已经承诺租赁吊篮费用与租赁单位商谈，与鑫德公司无关，被告不负有支付义务。综上，原告主张的诉求不能成立，请求依法驳回。 被告长白山职业技术学院辩称：原告在诉状中所主张的诉讼标的同我方没有任何法律关系，我方作为本案被告的主体资格不适格。长白山职业技术学院既不是学院新建项目的发包人，发包方为白山市人民政府。同时在PPP项目合同期内，也不是新建校区的产权人和运营人，在此期间，新建校区的产权人和运营人使项目公司。因此，原告已被告为发包方为由，因拖欠工程款案由将我方列为共同被告，要求承担连带责任，于法无据、于理不合。请求驳回原告对我方的诉讼请求。 经审理查明：鑫德公司于2016年12月经白山市教育局事业单位用房施工新校区PPP社会资本项目招投标中标后，与白山市职业技术学院新校区开发建设有限公司就长白山职业技术学院新校区建设工程签订合同协议书。2017年6月16日，鑫德公司（甲方）与欧盛装饰制品厂（乙方）签订《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程承包合同》，承包范围为：长白山职业技术学院新校区建设项目（一期）；承包内容为：GRC构件的制作、运输、装卸、安装、验收（不含吊篮，吊篮以外由欧盛装饰制品厂自理）。后为解决发票问题，欧盛装饰制品厂提出将上述《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程承包合同》拆分为供货合同和安装合同。2017年10月8日，鑫德公司（甲方）与欧盛装饰制品厂（乙方）签订《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程供货合同》，约定：承包范围：长白山职业技术学院新校区建设项目（一期）；承包内容：GRC构件的制作、运输、装卸；承包项目：按照施工图纸根据现场成型建筑提供满足设计要求的GRC构件，每批材料进场时随带提供相关检验合格证明材料；承包单价与总价款，本工程承包暂定总价1360773元；付款方式：甲方按照具备施工或拟定施工的单体建筑材料清单表中材料费用价款的20%向乙方支付预付款，自预付款项支付之日起乙方保证15日内进场施工，预付款在当月进场材料总数量中或单体建筑供货完成时直接扣减，如乙方在甲方支付给的预付款后未按约定进行生产及发货，则乙方向甲方支付预付款数额双倍违约金。按暂定GRC构件材料费总价的30%左右作为房款（选定鑫德南郡小区房源中叁拾万元以上的商品房一户），并计算房价占工程总价的比例。每月按保管员验收的GRC构件数量为准，甲方按房款比例预留当材料费的房款部分、预留材料费总价的5%质保金和5%安保金部分，向乙方支付剩余现金部分的80%，月材料完成量验收全部手续完成一周内支付应付金额，全部工程结算完成后60日内支付工程结算应付金额。剩余现金部分按实际使用数量验收合格后由乙方书面申请支付；质保金的预留及返还：按乙方的供货量及结算总价款5%预留质量保证金。质保期两年，计算时间从工程竣工验收合格，甲、乙双方签署工程竣工移交单，双方确认完成后开始计算；安保金预留及返还：按乙方供货量及结算总价款5%预留安保金，乙方按照单体工程在供货期内无安全责任及事故，经甲方认定合格后，安保金随单体工程结算借款一同返还；工期延误：因乙方原因造成工期延误，乙方承担责任和损失，工期不予顺延。甲方有权终止本合同或调动其他班组施工，由此发生的责任和损失乙方承担；其它条款：1、本合同禁止乙方进行转包、转让或分包给第三者施工。如有违背，甲方终止合同，乙方无条件退出，由此导致的一切损失和责任均由乙方全部承担。2、因乙方所拖欠人工工资或赊欠他人的财务，均由乙方负责偿还并承担相关法律责任。3、当甲方工程款暂不到位时，乙方不得因此延误工期；同时，因甲方不能及时向乙方支付工程款时，乙方承诺决不向甲方追究责任和提起诉讼。乙方属下提起上告或诉讼时，由乙方负责和承担责任；……。2018年4月2日，鑫德公司（甲方）与欧盛装饰制品厂（乙方）签订《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程安装合同》，约定：承包范围：长白山职业技术学院新校区建设项目（一期）GRC安装；承包内容：GRC构件安装、验收（不含吊篮，吊篮以外由乙方自理）；承包暂定总价：903925元；付款方式：甲方按照具备施工或拟定施工的单体建筑材料清单表中材料费用价款的20%向乙方支付预付款，自预付款项支付之日起乙方保证15日内进场施工，预付款在当月完成量或单体建筑结算付款中直接扣减，如乙方在甲方支付给的预付款后未按约定进行生产及施工，则乙方向甲方支付预付款数额双倍违约金。按暂定GRC构件材料费总价的25%左右作为房款（选定鑫德南郡小区房源中叁拾万元以上的商品房一户），并计算房价占工程总价的比例。工期延误：因乙方原因造成工期延误，乙方承担责任和损失，工期不予顺延。甲方有权终止本合同或调动其他班组施工，由此发生的责任和损失乙方承担。因乙方组织不得力、作业人员不足或无故停工，停工一天向甲方承担总造价0.5%的违约金，停工超过五天，甲方有权终止本合同，并要求乙方退场，由此发生的一切经济损失，由乙方承担，同时乙方按工程总造价的10%向甲方支付违约金。剩余条款同上述《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程供货合同》条款一致。 2017年6月，鑫德公司向欧盛装饰制品厂支付预付款139019元。欧盛装饰制品厂为鑫德公司生产合同约定的GRC构件并安装。2017年11月，鑫德公司向欧盛装饰制品厂支付GRC构件款80424元。2018年4月20日，欧盛装饰制品厂与沈阳学龙金属装饰装修工程有限公司签订《高处作业吊篮协议书》，约定沈阳欧盛装饰制品厂向沈阳学龙金属装饰装修工程有限公司租赁吊篮。后，沈阳学龙金属装饰装修工程有限公司与欧盛装饰制品厂结算并出具租赁结算单，载明2018年3月22日至2018年5月24日应收租金39600元。2018年4月22日，长白山职业技术学院新校区项目部发出通知单，载明：GRC施工单位进场至2018年4月22日，产品合格证未提供原件，施工方案多次修改不合格，施工人员不足，吊篮少，施工进度滞后，安装质量不合格，管理人员不到位，问题诸多。为保证在5月18日前完成施工任务，现通知你单位负责人1日内到场处理相关问题；提供产品合格证原件、施工方案完善至监理审批合格，按5月18日完成任务倒排工期报进度计划，根据进度增加施工作业人员、增加吊篮，加长施工作业补上滞后进度，保证5月18日完成教学楼一二GRC构件安装及达到验收要求，……。欧盛装饰制品厂负责人檀颖的父亲檀金财在通知单GRC负责人处签字。原告于2018年4月28日开始陆续存在停工现象。2018年5月29日，鑫德公司向欧盛装饰制品厂发出《解除合同通知函》，并以邮寄方式送达至欧盛装饰制品厂，欧盛装饰制品厂于2018年5月30日签收。经双方2017年9月至2018年4月的结算审批单确认，欧盛装饰制品厂已经施工完成且验收合格部分的材料费及安装费共计595552元。 另查，欧盛装饰制品厂与沈阳屹立伟业涂装工程有限公司签订《GRC安装承包合同》，约定：工程名称：白山市职业技术学院建设项目；承包范围：GRC外墙构件安装；承包方式：包工包料。 以上案件事实有《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程承包合同》、《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程材料供货合同》、《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程安装合同》、《GRC安装承包合同》、结算审批单、《高处作业吊篮协议书》、租赁结算单、通知单、《解除合同通知函》、快递回执、庭审笔录等在卷为凭，足资认定。 本院认为，长白山职业技术学院并非合同相对人，亦非涉案工程发包方，原告要求其承担给付合同价款的责任，无事实及法律依据，本院不予支持。 欧盛装饰制品厂与鑫德公司虽然签订的两份合同名称不同，但实际上双方建立了承揽合同关系。两份合同均约定，因欧盛装饰制品厂原因造成工期延误，鑫德公司有权终止本合同。2018年4月22日檀金财签字的通知单可以确认，双方约定工期截至2018年5月18日，且欧盛装饰制品厂在施工过程中存在问题导致施工进度滞后。结合双方合同约定、欧盛装饰制品厂已完工程量以及双方庭审陈述，可以确认欧盛装饰制品厂截至合同解除之日并未完成合同约定的工作量，也就是说未能在约定工期2018年5月18日前完成。鑫德公司以因欧盛装饰制品厂的原因导致工期延误为由，书面通知欧盛装饰制品厂解除案涉两份合同，符合合同约定。 虽双方合同已解除，但鑫德公司应向欧盛装饰制品厂支付已完成的合格工作成果的报酬。欧盛装饰制品厂与鑫德公司提供的完成量审批单，可以确认欧盛装饰制品厂已完成且经双方确认合格的工作成果价款为595552元。鑫德公司辩称，施工期间因欧盛装饰制品厂管理不善，导致进场材料破损无法安装，应以实际施工完成并验收合格的数量为准，但鑫德公司提供的照片不足以证明其主张，且完成量审批单有双方签字并注明验收合格，故对鑫德公司该项答辩意见，本院不予采纳。原告自认，鑫德公司已分别向欧盛装饰制品厂支付预付款及进度款139019元、80424元，共计219443元。鑫德公司主张其除上述219443元外，又于2018年5月30日向白山市劳动保障监察支队支付GRC构件人工工资120000元，于2018年6月16日、2018年7月11日分别代欧盛装饰制品厂垫付了GRC构件工人工资50000元、76280元。欧盛装饰制品厂认为上述三笔款项均未支付至欧盛装饰制品厂，且完成量审批单确认的安装费仅为77096元，上述三笔费用之和远超安装费数额，对其该项主张不认可。鑫德公司举证的三份银行回单中，2018年7月11日银行回单体现的数额与其主张数额不一致，且三份银行回单均未能体现因何事由转账，鑫德公司亦未能提供证据证明上述三笔人工费与本案的关联性，故对该项答辩意见，本院不予采纳。因双方两份合同均有质保金及安保金条款，现欧盛装饰制品厂已安装完成部分经鑫德公司确认合格，安保金无需扣留。但现未过两年质保期，故扣除5%质保金及已付款项219443元后，鑫德公司尚欠欧盛装饰制品厂346331.40元。欧盛装饰制品厂要求鑫德公司支付材料费756082元、工程款24539元，但未提供充分证据证明其主张，故本院对鑫德公司应向欧盛装饰制品厂支付合同价款共计346331.40元部分予以支持，超出部分缺乏证据，本院不予支持。 欧盛装饰制品厂要求鑫德公司支付租用吊篮费154670元。双方《长白山职业技术学院外墙GRC装饰工程安装合同》约定，承包内容：GRC构件安装、验收（不含吊篮，吊篮以外由欧盛装饰制品厂自理）。虽鑫德公司提供2017年11月14日协议书一份证明吊篮费用与鑫德公司无关，其不负有支付义务，但该协议书不足以证明其主张，故鑫德公司应向欧盛装饰制品厂支付租赁吊篮费用。欧盛装饰制品厂提供高空作业吊篮协议书及租赁结算单，租赁结算单载明应收租金39600元，欧盛装饰制品厂主张租用吊篮费154670元无事实依据，本院对39600元部分予以支持，超出部分不予支持。欧盛装饰制品厂要求鑫德公司支付吊篮拆装及现场挪移费用74760元，但其自认该费用数额系其自行统计，且未能举证证明该费用的合理性，本院对该项诉讼请求不予支持。 鑫德公司主张其于2018年6月同白山市浑江区德利建材厂订立了EPS材料供货合同，又同浑江区辉煌建筑维修处订立了EPS安装合同，共计产生费用52万余元，认为根据原、被告之间的合同约定，该费用应当由原告方承担。经查，双方合同约定：因欧盛装饰制品厂原因造成工期延误鑫德公司有权终止本合同或调动其他班组施工，由此发生的责任和损失欧盛装饰制品厂承担。鑫德公司已经以欧盛装饰制品厂延误工期为由解除了合同，鑫德公司主张由欧盛装饰制品厂承担其与其他主体签订合同产生的付款义务没有事实及法律依据，本院对鑫德公司该项意见不予采纳。 综上，鑫德公司应向欧盛装饰制品厂支付尚欠款项共计385931.40元。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”、第九十三条“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”、第九十六条“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”、第九十八条“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”、第二百六十三条“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。”、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”之规定，判决如下： 一、白山市鑫德建设工程有限公司于本判决发生法律效力后十日内向沈阳市欧盛装饰制品厂支付尚欠款项385931.40元； 二、驳回沈阳市欧盛装饰制品厂其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13890元，由沈阳市欧盛装饰制品厂负担6801元，由白山市鑫德建设工程有限公司负担7089元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省白山市中级人民法院。 审 判 长  杨传光 人民陪审员  李志杰 人民陪审员  刘艳波 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  崔荣萍