河南省三门峡市湖滨区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1202民初4354号原告：王少军，男，1989年6月24日出生，汉族，现住三门峡市湖滨区。委托诉讼代理人：刘建庄，河南建庄律师事务所律师。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：令狐凡（实习），河南建庄律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：三门峡泛美元洲装饰有限责任公司，住所地：三门峡市商会大厦B座13楼1310号。法定代表人：王西正，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈英，河南甘棠律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：路佩佩，女，1988年4月3日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。被告：李刚苗，女，1981年4月4日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。原告王少军诉被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司（以下简称泛美元洲公司）、路佩佩、李刚苗装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王少军及其委托诉讼代理人刘建庄、令狐凡（实习），被告泛美元洲公司的委托诉讼代理人陈英，被告李刚苗均到庭参加了诉讼。被告路佩佩经本院依法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王少军向本院提出诉讼请求：1、依法确认原告与被告泛美元洲公司解除合同；2、判决被告退还原告未做项目工程款130808元；3、判决被告泛美元洲公司支付合同违约金60207元；4、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年4月，原告王少军向建业公司购买联盟新城22-1-302房屋一套。2018年8月18日，原告王少军与被告泛美元洲公司签订合同两份，编号分别为SMXFMYZ-2018-021《整体室内家居产品配饰合同》、SMXFMYZ-2018-022《河南省家庭居室装修工程施工合同》。合同约定：由泛美元洲公司为联盟新城22-1-302房屋进行装修，装修内容为：室内全装修、成品门、橱柜、卫柜、家具、布艺等；工程造价为301035元；工程保修期为壹年。合同签订后，原告王少军于2018年8月25日、26日、27日向泛美元洲公司账户先后转账5万元、4万元、1万元。2018年8月下旬，泛美元洲公司进场施工。随后，2018年9月25日，原告王少军又向泛美元洲公司账户转款5万元。直到2019年4月份，距离签订合同已经7个月，泛美元洲公司仍未完工。2019年4月22日，原告王少军找到公司负责人协商，工期延期问题，双方针对剩余项目，另行达成王少军施工工期安排。合同约定原告付款12万元，公司于2019年6月30日交工。当天，原告王少军向泛美元洲公司员工路佩佩账户转账12万元。2019年7月份，合同到期，泛美元洲公司未完成的项目还有木门、衣柜、橱柜、卫浴、吊顶。7月10日，泛美元洲公司出具一份退款承诺书，承诺退未完成家装项目工程款以及还款期限。2019年7月14日，第一次付款期限到期，公司并未付款。2019年7月24日，名为李刚苗的账户向原告账户退款37755元。之后，原告多次到泛美元洲公司协商剩余工程款的退还问题，无果。为维护原告的合法权益提起诉讼，望支持原告的请求。被告泛美元洲公司辩称：1、原告未按约定时间付清首期款及中期款，违约在先；2、原告诉求的未完成项目工程款与客观事实不符；3、原告要求的违约金60207元，明显过高，请求法庭依法进行调整。被告路佩佩辩称：被告系泛美元洲公司财务会计，其一切行为全部作为公司员工，正常履行工作内容，仅仅是作为公司员工办理客户收款、结算及退款的工作。并非被告个人行为，与被告无关。被告李刚苗辩称：被告系泛美元洲公司工程部主管，其一切行为全部作为公司员工，正常履行工作内容，仅仅是作为公司员工办理客户收款、结算及退款的工作。并非被告个人行为，与被告无关。本院经审理认定事实如下：2018年6月25日，王少军向泛美元洲公司支付定金5000元（其中返微信红包758元）。2018年8月18日，发包方王少军（甲方）与承包方泛美元洲公司（乙方）签订了《河南省家庭居室装修工程施工合同》（2015版），合同编号：SMXFMYZ-2018-022，主要约定：1、工程承包方式，双方商定乙方包工，包基础施工材料，包部分（或全部）主材（以乙方制订的产品合同清单为准）；2、工程期限85工作日：此工期为家装施工工期，产品工期以产品分项合同为准；3、本合同工程造价为75500元；4、双方商定施工图纸采取甲方委托乙方设计，乙方需提供施工图纸一式三份，甲方执一份，乙方执二份（须双方在图纸上签字方为有效）；5、首期款：合同签订当日应付工程造价*65%即49100元。中期款：工程进度过半中期验收结束三日内应付工程造价*32%±工程变更款即24160元。尾款（家装工程结束）：工程竣工验收合格三日内应付工程造价*3%±工程后期变更款即2240元；一方当事人无法继续履行合同的，尹大刚及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的违约金。甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款的1‰的违约金。由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价1‰的违约金。6、本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为贰年，有防水要求的厨房、卫生间防渗工程保修期限为叁年；7、付款方式补充：第一次付款在8月25日交齐10万元整，公司正常进行施工安排。第二次付款在9月25日前付齐其余首期款，公司产品正常进行。其余付款按公司付款比例和阶段进行。另优惠：公司另外减免1035元工程款，尾款结算。赠送海尔9公斤滚筒洗衣机。甲方王少军在该合同上签名，乙方泛美元洲公司在该合同上加盖合同专用章。同日，发包方（甲方）王少军与承包方（乙方）泛美元洲公司签订了《整体室内家居产品配饰合同》，合同编号：SMXFMYZ-2018-021，主要约定：1、项目地址为联盟新城22-1-302；2、合同产品总额为贰拾贰万伍仟伍佰叁拾伍元整；3、首付款80%即180430元，甲方在本合同签订当庭支付上述预付款，预付款到达乙方指定账户后，乙方开始进行下单生产。若甲方未按约定期限给付预付款，则乙方有权相应顺延交货时间并不承担任何责任。基础装修中期验收完三天内（纯软装用户，在货到后进场前），甲方支付余款20%即45105元，甲方支付货款完毕后，乙方开始进场安装；4、安装工程期限20工作日（以实际工作日计算）；5、售后质保期为壹年。甲方王少军在该合同上签名，乙方泛美元洲公司在该合同上加盖合同专用章。合同签订后，王少军于2018年8月25日向泛美元洲公司转账50000元，2018年8月26日向泛美元洲公司转账40000元，2018年8月27日向泛美元洲公司转账10000元，泛美元洲公司于2018年8月27日向王少军出具收据，载明“兹收到王少军部分首期款壹拾万元整”，收款人路佩。2018年9月25日，王少军向泛美元洲公司账户转账50000元，泛美元洲公司出具收据，载明“兹收到王少军装修首期款伍万元整”。2019年4月12日，王少军向路佩佩账户转账120000元，泛美元洲公司出具收据，载明“兹收到王少军装修中期款壹拾贰万元整”。2019年4月22日，泛美元洲公司向王少军出具了施工工期安排，载明“家里剩余项目：壁纸、开关面板、木门、衣柜、橱柜、卫浴、吊顶。经双方约定，4月22业主交首、中期12万元，在以上六项产品安装到位后，交齐尾期款后，安排做赠送项目保洁及窗帘、洗衣机，公司于6月30日交工给客户，双方互不追究延期责任。”李刚苗、路佩佩、杨会峰签字捺印。因无法按时完工，泛美元洲公司与王少军于2019年6月27日，对前期施工情况进行结算，后泛美元洲公司向王少军出具结算单，载明：基础标准包、基础个性化、集成吊顶、卫浴个性化、壁纸个性化、瓷砖个性化、木门个性化、石材、其他、地脚线等签单金额、增、减项共计148392元，交首期款150000元，定金4242（已扣除红包758元），交中期款120000元，应退款125850元”。王文权手写“集成吊顶、壁纸、主卧卫生间、开关插座于2019年7月6日全部完成，7月6日退款到账”并签字确认。因未按期退款到账，泛美元洲公司于2019年7月10日又向王少军出具退款承诺，载明：应退王少军未完成家装项目的工程款，壹拾贰万伍千捌佰伍拾元整（小写125850元），分三次付清。7月14日18:00前第一次付款30%，金额叁万柒千柒佰伍拾伍元整（小写37755元）；7月29日18:00前第一次付款30%，金额叁万柒千柒佰伍拾伍元整（小写37755元）；8月13日18:00前第三次剩余款项，金额伍万零叁佰柒千柒佰肆拾元整（小写50340元），如每一次未按时支付工程退款，赔偿20%的违约金，特此承诺”。泛美元洲公司盖章确认。泛美元洲公司于2019年7月24日通过李刚苗向王少军账户退款37755元。附言载明泛美元洲转退装修款。审理中，王少军提交2019年7月22日博为生态木收据一张，欲证明因泛美元洲公司安装的生态木不合格，其重新购买生态木支付费用的事实，并称原来的生态木价值4200元已经被泛美元洲公司拆走，泛美元洲公司庭后核实该事实属实，且价款为4200元。李刚苗提供泛美元洲公司出具的说明和证明各一份，欲证明其只是泛美元洲公司的员工，在工作中所从事的一切活动均是职务行为，退款也是公司借用其账户办理退款，与个人无关，是公司行为；路佩佩提供泛美元洲公司的证明，泛美元洲公司出纳禹英鸽的证明及转账明细和其自己的说明，欲证明路佩佩系公司财务人员，其所接受货款直接转入出纳禹英鸽账户，用于公司支付货款，其并非个人行为，是公司行为。泛美元洲公司称李刚苗是工程主管，涉案的王少军业务由其负责，故通过其账户退款，李刚苗于2019年9月1日离职。路佩佩是泛美元洲公司的会计，仍在职。本院认为：原告王少军与被告泛美元洲公司签订的《整体室内家居产品配饰合同》、《整体室内家居产品配饰合同》，系双方的真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,各方当事人均应依约履行各自的义务。因泛美元洲公司未能按期完工，双方于2019年6月27日已经对涉案工程进行结算并达成解除合同，退款的相关事宜，故双方签订的两份装饰装修合同于2019年6月27日已经解除。合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，双方已经对前期工程进行结算，未施工部分价款双方已经达成合意，泛美元洲公司应当退还剩余装修款125850元。截止目前，被告泛美元洲公司仅退款37755元，剩余款项均未履行。被告泛美元洲公司应当退款原告剩余款项88095元。关于生态木，原告主张不合格，要求被告拆除，被告泛美元洲公司庭后核实确认已将价值4200元的生态木拆除，其应当退还该生态木的价款，故被告泛美元洲公司应退款原告剩余款项共计92295元。关于违约金，原告主张按照2019年7月10日泛美元洲公司向王少军出具的承诺书中载明的20%计算，该标准超出法律规定，应当予以调整，结合承诺书约定的退款数额和标准，违约金计算应以本金37755元为基数，自2018年7月30日至2019年8月13日按中国人民银行同期同类贷款利率计算；以本金92295元为基数，自2019年8月14日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至本判决确定的给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。关于路佩佩、李刚苗责任承担问题，根据二人提供的泛美元洲公司出具的证明和银行流水单，所收款项用于公司经营，所退款项也属于公司款项，非个人所有，二人从事相关活动系履行自己岗位职责，虽然与财务制度不相符，但是从各项证据可以印证该二人系职务行为，且二人不是公司股东，不存在股东和公司财产混同行为，故原告主张路佩佩、李刚苗承担连带责任，没有事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，原告的部分诉讼请求部分有事实和法律依据，本院仅支持部分诉讼请求。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决（缺席）如下：一、确认原告王少军与被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司于2018年8月18日签订的合同编号为SMXFMYZ-2018-022的《河南省家庭居室装修工程施工合同（2015版）》和合同编号为SMXFMYZ-2018-021的《整体室内家居产品配饰合同》于2019年6月27日已经解除；二、被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司返还原告王少军装修款92295元并支付违约金（以本金37755元为基数，自2018年7月30日至2019年8月13日按中国人民银行同期同类贷款利率计算；以本金92295元为基数，自2019年8月14日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至本判决确定的给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），限于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。三、驳回原告王少军的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付上述金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2110元（已减半），由原告王少军负担1065元，被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司负担1045元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或河南省三门峡市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省三门峡市中级人民法院。审判员  郭爱丽二〇一九年十二月十九日书记员  陈 瀚