河南省滑县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0526民初4326号原告（反诉被告，以下简称原告）：滑县新喜环保节能建材厂，住所地：滑县王庄镇新集村。负责人：王新江，职务：厂长。委托诉讼代理人：段金娣、何志伟（实习），河南华昂律师事务所律师。被告（反诉原告，以下简称被告）：山东昆昱环保工程技术有限公司，住所地：济南市历下区文化东路51号汇东星座商业公寓综合楼1-509室。法定代表人：潘香茗，职务：董事长。委托诉讼代理人：马吟侠，山东金浩律师事务所律师。原告滑县新喜环保节能建材厂诉被告山东昆昱环保工程技术有限公司合同纠纷一案，本院于2019年4月11日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告滑县新喜环保节能建材厂的委托诉讼代理人段金娣、何志伟、被告山东昆昱环保工程技术有限公司的委托诉讼代理人马吟侠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告滑县新喜环保节能建材厂诉称，原告系一新型建材生产企业，因环保需要，2018年11月13日与被告签订了《烟气湿式静电除尘器设备合同书》约定，被告为原告生产安装二座炉窑湿电除尘器，包括工艺设计、设备制造、材料物资采购、运输装卸、安装等所有工作，合计总价款1550000元。并约定，被告方自施工人员进厂之日起，须于45天内完成湿电全部改造工作，且具备168小时的试运行时间，违约条款，如因被告的原因导致工期延误长达5天，影响了原告的生产，导致合同无法继续履行或者无履行的必要，由双方协商解决，协商不成时，原告有权解除合同，被告应在接收原告合同解除通知之日三日内，退还原告已付款，逾期比照本条款执行。项目施工中不得无故停工或中断履行合同之行为，如有违反，被告须承担合同总价款10%违约金。合同签订生效后，原告两次向被告付款76.5万元，被告陆续向原告进料加工安装，被告在原告处施工安装部分设备后，停止施工，全部人员撤离，至今已五个月有余。此期间原告无法生产，给原告造成了严重的经济损失。原被告签订合同后，被告不全面履行合同义务，已构成违约，致使原告停产数月，该合同已无履行的必要。请求依法判令解除原被告的《烟气湿式静电除尘器设备合同书》，返还原告的货款458000元，被告承担违约责任，支付违约金155000元，诉讼费由被告承担。被告山东昆昱环保工程技术有限公司称，2018年11月13日原被告签订《烟气湿式静电除尘器设备合同书》。双方约定：被告为原告制作、安装两座炉窑湿电除尘设备，供货期45天，合同总价155万元。付款方式为：（1）第一笔款：合同生效后，甲方支付合同总价的30%给乙方（合计46.5万元），作为项目预付款；（2）第二笔进度及货款：湿电外壳组装完成、外购设备进货前甲方支付合同总价的40%给乙方（合计62万元），作为项目进度款和设备款等等。合同签订后，原告支付了第一笔预付款46.5万元。被告于2018年11月下旬进场施工，设备外壳于12月11日完成，等待外购设备进场进行最后组装工作。被告现场项目经理多次催促原告支付第二笔项目进度款和设备款，原告拖延至12月29日，仅支付30万元进度款项，少支付32万元设备款。致使被告无法向外购设备供货商交款提货，无法进行设备安装施工，导致涉案合同无法继续履行的责任完全在原告一方。截至2018年12月，被告实际施工量82万余元，外购设备支付定金和货款10.6万元。因原告违约，上述外购设备定金和货款无法要回，形成损失，原告应当支付上述款项。以上被告工作量和外购款项合计92.6万元，扣减原告已支付给被告的76.5万元工程款项，原告还应当支付被告16.1万元。原告在与被告未清算前期实际工作量的情况下，另行委托第三方进行施工，已造成双方合同目的无法实现，原告违约行为造成被告重大经济损失。请求依法判令原告支付工程款16.1万元，判令原告支付违约金15.5万元，诉讼费由原告承担。经审理查明，2018年11月13日，原告滑县新喜环保节能建材厂与被告山东昆昱环保工程技术有限公司签订《烟气湿式静电除尘器设备合同书》，合同主要约定：1、由被告为原告制作、安装两座炉窑湿电除尘设备，项目总费用合计1550000元，包括乙方提供的设备配件、图纸资料、工艺设计、包装运输、调试服务；2、关于支付方式和进度，第一笔款：合同签订生效后，甲方支付合同总价的30%给乙方（合计465000元），作为项目预付款，第二笔进度及货款：湿电外壳组装完成、外购设备进货前甲方支付合同总价的40%给乙方（合计620000元），作为项目进度款和设备款，第三笔款：改造项目全部完成达标运行并经甲方验收合格，甲方支付合同总价的20%给乙方（合计310000元），作为项目完工款；3、关于履行期限及地点，合同签订生效预付款到账后，乙方开始订购设备、材料等，做好一切开工准备工作，甲方根据现场实际情况提前3天书面通知乙方，乙方须于接到通知后3日内到达现场开始施工；自乙方施工人员进厂之日起，乙方须于45天内完成湿电全部改造工作，且具备168小时的试运行条件，因甲方原因或自然不可抗因素造成乙方不能正常施工则工期顺延；4、乙方应在合同约定的时间内供货并完成施工，否则，每逾期一天承担合同总价2%的违约金，如因甲方和不可抗力原因不能正常施工，则工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误长达五天影响了甲方生产，导致合同无法继续履行或无履行必要的，由双方协商解决，协商不成的，甲方有权单方面解除合同，乙方应当在接收到甲方合同解除通知之日起三日内退还甲方已付款，逾期比照本条款执行。乙方保证项目的施工不得分包、转包，且项目施工中途不得有无故停工或中断履行合同之行为，如有违反，乙方须承担合同总价10%的违约金。2018年11月17日，原告向被告支付了第一笔预付款46.5万元，被告开始进场施工。2018年12月27日，原告向被告支付第二笔项目进度款30万元。后双方发生争执，合同未再继续履行，关于项目停工的原因，双方各执一词，原告认为被告未按照合同约定完成工作量，构成违约，而被告认为原告未按照约定支付第二笔项目进度款和设备款，致使被告无法向外购设备供货商交款提货，无法进行设备安装施工，导致涉案合同无法继续履行，原告构成违约。受原告委托，河南省正浩价格评估有限公司于2019年3月13日对涉案湿式静电除尘器壳体及直排烟囱的现状价值评估为307000元。2019年6月26日，本院委托河南四方工程造价咨询有限公司对滑县环保节能建材厂烟气湿式静电除尘器工程造价进行鉴定，2019年10月31日，该公司作出鉴定意见，按定额计价方式计算造价为738759.94元，按市场价计算造价为650758.25元。以上事实由原告提供的合同书、汇款单、公证书、鉴定报告、被告提供的施工图纸等以及原被告的部分庭审陈述可以证实，该证据经质证、认证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，原告滑县新喜环保节能建材厂与被告山东昆昱环保工程技术有限公司之间系承揽合同关系。双方签订的烟气湿式静电除尘器设备合同系双方的真实意思表示，合法有效，应受法律保护。原告认为合同目的无法实现，要求解除和被告签订的合同，被告不持异议，本院予以支持。原告认为被告存在违约行为，应承担违约责任，对此，被告不予认可，原告也未提供相应的证据证明，本院不予支持。被告认为原告存在违约行为，应承担违约责任，并应支付工程款16.1万元，原告不予认可，双方对合同中约定的“湿电外壳组装完成”如何界定存在歧义，被告也未提供充分的证据证明原告未按约定支付价款，本院不予支持。《中华人民共和国合同法》第六十二条第（二）项规定，价款或报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。根据该条规定，对河南省正浩价格评估有限公司作出的两种鉴定结果，涉案工程造价宜采用市场价计算方式确定工程造价。合同解除后，原告多支付给被告的款项，被告应返还给原告，返还的数额：原告已支付给被告的76.5万元减去被告已实施的按市场价计算工程量造价650758.25元为114241.75元。根据《中华人民共和国合同法》第六十二条、第九十四条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告山东昆昱环保工程技术有限公司于本判决生效后五日内返还原告滑县新喜环保节能建材厂114241.75元；二、驳回原告滑县新喜环保节能建材厂的其他诉讼请求；三、驳回被告山东昆昱环保工程技术有限公司的反诉请求。本诉费用20145元，原告滑县新喜环保节能建材厂承担8000元，被告山东昆昱环保工程技术有限公司承担12145元；反诉费用3183元，由被告山东昆昱环保工程技术有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判长  王艳彩审判员  韩伟周审判员  郭春明二〇一九年十二月三十日书记员  刘晓娟