河北省赵县人民法院民 事 判 决 书（2019）冀0133民初2859号原告曹冬卿,男,1991年9月14日生,汉族,住石家庄市栾城区。原告曹书合，男，1965年1月9日生，汉族，住石家庄市栾城区，系曹冬卿父亲。二原告委托代理人尹丽环、郭香珠，河北宏源律师事务所律师。被告河北恒智电梯服务有限公司。住所地：石家庄市赵县福美公馆8号楼1单元401。法定代表人于少阳，该公司任董事长。统一社会信用代码91130133MAO9TM9P5B。委托代理人史国栋，男，1989年2月9日生，汉族，住石家庄市栾城区，该单位员工。委托代理人姚瑞杰，河北长征律师事务所律师。原告曹冬卿、曹书合与被告河北恒智电梯服务有限公司（以下简称恒智公司）合同纠纷一案，本院于2019年11月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告曹冬卿及二原告委托代理人尹丽环、郭香珠，被告恒智公司法定代表人于少阳及委托代理人史国栋、姚瑞杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。二原告向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告签订的《电梯合同》，《电梯协议》；2、被告依法返还原告现金7.7万元；3、被告依法赔偿原告损失1.2万元；4、诉讼费及相关费用由被告承担。事实与理由：2018年被告工作人员史国栋到原告家推销电梯。2019年2月27日原告与被告签订《电梯合同》，约定原告购买被告经销的摩根电梯。原告依约给付了电梯款7.2万元，安装费5000元。后虽然被告给原告安装电梯，但是因电梯屡屡出现不能正常开门、关门、发出异常噪音等运行失控现象，双方于2018年8月19日又补签《电梯协议》，被告承诺20天内安装新电梯，并给付原告3000元住宿补贴。2019年10月17日被告派人将电梯拆下拉走。后被告以主机悬空，不能承重，要求原告拆除楼房西墙和5楼楼顶。原告按照被告要求雇人拆除了楼房西墙和5楼楼顶，但被告派来的安装人员看了现场和图纸，仍然以“有问题”不予安装。事后原告多次联系被告希望妥善解决。但被告屡屡推脱。2019年11月15日原告通知被告解除合同，退回货款和安装费，可是被告迟迟不予理睬。为了尽快使用电梯，原告按照被告要求付款、拆西墙，砸屋顶，但是被告一拖再拖、数次搪塞，致使原告遭受经济损失，生活不便，家里的西墙、屋顶破损，极不安全。原告认为，被告的行为构成根本违约，为维护自己的合法权益，原告特诉至贵院，恳请法院依法支持原告的诉讼请求。被告答辩意见：原告与被告2019年2月27日签订了由被告承揽原告电梯制造与安装的承揽合同，后经原告同意委托河北摩根机电公司加工制造电梯，原告派人将加工好的电梯给原告安装并投入使用，原告在2019年5月16日确认电梯质量没有任何问题，与被告签发了资料移交确认单，被告的合同义务已经履行完毕，合同终止，不存在解除合同的情况。在2019年8月19日原告要求被告为原告拆除旧电梯，安装新电梯并要求被告负责把井道顶层高度和地坑深度测量好，被告就派人施工，在委托白石磊电梯安装队为原告安装电梯，通过勘察，原告的井道框架不符合承重要求，如果安装就会存在安全隐患，原告提出解除电梯协议，被告方同意，因为原告不履行井道框架整改就不能安装电梯，如果安装就会存在安全隐患，这是原告的违约行为。原告要求被告返还7.7万元没有法律依据，因为电梯合同已经履行完毕，原告要求被告赔偿损失1.2万元也没有道理，因为不能履行合同是原告的井道框架不符合要求，没有损失，即便有损失也应由自己承担。经审理查明，原告提交证据：1、提交视频光盘一份，证明被告给原告安装的电梯不能正常运行，不合格。视频光盘也能证明，原告在被告的指示下拆了五楼楼顶，砸了西墙和北墙。原告通过微信向于少阳转款75000元，向史国栋转款2000元；2、2019年2月27日《电梯合同一份》，合同约定原告向被告购买摩根电梯设备总价8.2万元，包括设备款7.2万元，安装费1万元，本合同总价包括设备费、免费维护保养两年、运输费、安装费；合同第六项约定被告提供的设备为全新制品，符合电梯专业国家技术标准对技术上的要求，符合双方确认的电梯土建确认图要求，该合同证明原告要求被告安装的是符合国家安全标准的能使用的电梯；3，2019年8月19日电梯协议一份，该协议证明由于被告安装的第一部电梯不合格，被告承诺安装新电梯，并且负责给原告3000元住宿补贴；4、2019年11月15日，解除合同协议一份，证明由于被告未能给原告安装电梯，导致原告家四面漏风，原告无奈于2019年11月15日通知被告解除电梯合同和电梯协议。第一份光盘视频有原告向被告递交解除合同协议的录像；5、微信支付交易证明5张，证明原告曹冬卿向于少阳付款75000元，向史国栋付款2000元；6、证人证言两份，由于被告让原告拆房顶、西墙和北墙，原告家四面漏风，原告花费人工费共计12000元，两个证人是具体施工人员，出庭作证证明拆墙、砸墙等共计费用12000元。被告质证意见：对原告提交的视频发表质证意见，所有电梯在安装以后，都会存在故障或者调节不好，存在电梯层级有差错，补救措施就是维修，不能证明安装的电梯不符合技术要求，电梯故障可以通过维修来处理；对电梯合同没有异议，电梯合同约定原告应向被告支付电梯以及维护费用82000元，原告只向被告支付了77000元，还没有向被告支付剩余的5000元；原告代理人陈述中因电梯质量不合格要求更换，电梯协议无此内容，被告已经安装双方订立的电梯协议履行了旧电梯的拆除，且也将井道顶层高度、底层深度更改完毕。因为原告对其安装电梯的框架不能承重而被告没有予以安装；对原告提交的微信交易证明没有异议，但只能证明被告收到原告77000元。对解除合同通知，确实已经通知被告，因原告没有单方解除权，解除合同通知不发生效力；对证人证言，原告曹冬卿让两个证人拆墙垒墙，向证人支付12000元，这种损失应与本案被告无关。被告没有要求原告拆除房屋并垒起房屋，原告也没有证据可以证明被告有这种行为，自己造成的损失应由原告自己承担。被告提交证据：1、提交资料移交确认单一份，这是在2019年5月16日有原告曹冬卿签字的资料移交确认单，当时所移交的有三角钥匙，锁梯钥匙，电梯资料，这个确认单证明所安装的电梯经过原告试运行一个月，质量没有问题。电梯是2019年4月1日发货，2019年4月4日开始安装，2019年4月20日安装完毕交付使用，2019年5月16日曹冬卿在资料移交确认单签字确认；2、提交电梯配件供应商提供的收据复印件2份，电梯停电应急装置一部，2500元。电梯刷卡系统一部，1500元。这是在电梯安装费以外，被告又为原告支出的两项费用。原告质证意见：对被告提交的复印件不予质证。另查明，由于被告为原告设计、安装的电梯出现质量问题，双方又于2019年8月19日又签订了第二份合同即电梯协议。在该电梯协议中，第1条约定：被告负责到货安装新电梯，费用由被告负责，被告并负责拆除原电梯。新电梯设备到达现场，由被告负责看管防护，原告积极配合。如有损坏由被告负责；第2条：被告负责需用把井道顶层高度以及底坑深度更改好；第3条：电梯由质监局验收，被告配合电梯验收。电梯安装标准和井道的顶层和底坑由被告负责，如验收不过由被告负责整改……；第6条约定，预计更换时间周期为20天，经此期间被告对原告做出3000元住宿补贴。新电梯已到达安装现场，被告以原告的井道框架不能承重为由至今未能给原告安装新电梯。本院认为，原告作为消费者购买被告的电梯，电梯质量应当有保证。第一部电梯虽然已经安装，但在运行过程中存在质量问题，由被告拆除并免费为原告更换一部新电梯，本身就已说明原来的电梯存在质量问题。被告称原来的电梯没有质量问题，不予采信。在更换新电梯时，被告未考虑到配重问题，所以在安装新电梯时，被告又指示原告拆了楼的北墙、西墙及五楼楼顶一部分，之后又以井道框架不符合承重要求为由仍然不能正常安装。被告作为出卖电梯的经销商，不仅要提供质量合格的电梯，还负有安装的义务。井道框架符合不符合承重要求，是被告在安装前需要勘察设计好的。不能在原告购买电梯后，被告再说井道框架不符合承重要求而不予安装。被告作为电梯这种特殊商品的经销者，对于用户是否适合安装电梯以及安装什么样的电梯，应当具备相应的技术和能力来事实求是给予原告建议和指导，而不是只追求卖出电梯而不管用户能用不能用。故被告应对新电梯不能安装负全部责任。两份电梯合同均是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，为有效合同。第一部电梯在安装后因存在质量问题，经原、被告双方协商，被告为原告更换一部新电梯，在安装新电梯时又出现负重问题。故第二份合同是第一份合同在履行上的延续。由于被告的原因致使双方所签订合同没有实际全部履行，原告签订合同的目的不能实现，且是被告以自己的行为表明不履行主要义务，故原告要求与被告解除合同予以支持。原告已实际支付被告电梯设备费及安装费共计7.7万元，该款项应当由被告退还原告。原告为安装新电梯雇人拆墙支付人工费12000元，属于因被告的过错而遭受的经济损失，应由被告予以赔偿。综上，原告的诉讼请求应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百四十八条之规定，判决如下：一、解除原告曹冬卿、曹书合与被告河北恒智电梯服务有限公司签订的《电梯合同》和《电梯协议》；二、本判决生效之日起十日内，由被告河北恒智电梯服务有限公司返还原告曹冬卿、曹书合电梯款及安装费共计7.7万元，并赔偿二原告损失1.2万元，合计8.9万元。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1013元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。审判员  李翠平二〇一九年十二月二十四日书记员  王晓静