福建省漳州市龙文区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0603民初2119号 原告：林三栋，男，1974年11月6日出生，汉族，住福建省漳州市芗城区。 被告：明发集团（漳州）房地产开发有限公司，住所地福建省漳州市龙文区水仙大道与龙江路交叉路口边。统一社会信用代码：91350600798370691B。 法定代表人：黄焕明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：郑敏婷，女，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：张佩荣，女，该公司工作人员。 原告林三栋与被告明发集团（漳州）房地产开发有限公司（以下简称“明发公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年9月10日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告林三栋及被告明发公司的委托诉讼代理人张佩荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 林三栋向本院提出诉讼请求：1.要求明发公司每日按购房款的万分之二支付延迟交房违约金，暂计至2014年5月25日为41217元，实际应计算至2015年12月30日；2.要求明发公司赔偿2013年5月至2015年5月的物业费2000元；3.要求明发公司支付逾期办理产权证违约金4040元。事实与理由：林三栋于2011年1月12日与明发公司签订购房合同，购买明发公司17幢2207室，约定2012年12月30日前交房，但至2014年5月25日，明发公司仍未具备合格的交房条件，按《商品房买卖合同》第九条（2）合同继续履行，自2012年12月30日至2014年5月25日，共逾期510天，应支付逾期交房违约金41217元。林三栋已多次要求明发公司依合同支付违约金及其他损失，但均没有效果，故诉至法院。 明发公司辩称，一、案涉房屋于2013年3月20日经建筑工程竣工验收合格，2013年4月27日经工程消防验收合格后，已符合法定以及商品房买卖合同约定的交房条件。明发公司于2013年5月30日向林三栋发出《交房通知书》，明发公司已依约履行了通知交房义务，不存在违约情形，故本案应以2013年5月30日作为案涉房屋的交付时间。二、根据双方《商品房买卖合同》第八条约定，非明发公司所能控制的客观原因造成停工的情况，明发公司可据实延期。合同签订后，明发公司遭遇中雨及以上、六级风以上、台风天、因停水停电不能施工因素，扣除重复计算天数133天（2011年1月12日-2013年5月30日）后，可据实延期天数为17天。三、林三栋主张明发公司赔偿物业费无任何事实及法律依据，应当予以驳回。四、对林三栋主张的逾期办证违约金诉求没有异议。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.《建筑工程竣工验收报告》、《建设工程消防验收意见书》、《竣工规划条件核实意见书》，因该证据系存档于漳州市城市建设档案部门，明发公司已提供该证据原件予以核对，故本院对其真实性予以确认，可予采信。2.施工日志，因该证据与气象报告、停水停电公告可相印证，故本院对其真实性予以确认，可予采信。3.气象报告，因气象报告系由漳州市气象科技服务中心提供，且明确载明用于分析论证明发公司施工期间的天气情况，故本院对其真实性予以确认，可予采信。4.停水停电公告，因该公告均载明查询于漳州市人民政府门户网站，故本院对其真实性予以确认，可予采信。5.交房通知书及快递单，符合客观真实性，可予采信。6.不动产登记公告、不动产权证书办理通知书及快递单，因该公告载明查询于漳州市国土资源局门户网站，且林三栋已经办理了案涉房屋的不动产权证书，可予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2011年1月12日，林三栋为买受人与明发公司为出卖人签订《商品房买卖合同》及《合同补充协议》各一份。《商品房买卖合同》中约定，林三栋向明发公司购买位于漳州市龙文区商品房，建筑面积79.42平方米，每平方米5088元，总金额404089元，买受人于2011年1月12日一次性付清总房款404089元。 合同第八条约定：“出卖人应当在2012年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用……1……；2……；3……；4、如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：1、……；2、买受人同意接收，出卖人支付买受人（人民币）10000元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起×日内书面告知买受人的；2、出卖人可据实予以合理延期的其他因素：因政府及相关部门或其它非出卖人所能控制的客观原因造成停工的。以上情形以政府及相关部门发布文件或相关有案可查的数据资料为据。” 合同第九条约定：“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之1的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之2（该比率应不小于本条第（1）项和第七条中的比率）的违约金。” 合同第十一条约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定条件已达到的有关证明文件原件，并签署房屋交接单。” 合同第十四条约定：“出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理：买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.01%向买受人支付违约金。” 补充协议第十一条约定：“双方一致同意，变更购房合同第八条中出卖人可据实予以延期的特殊原因之第1项为：遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内或结束之日止30日内书面告知买受人的。” 补充协议第二十一条约定：“……若以书面方式通知，自寄出之日起加上3天视同送达买受人之日（非出卖人原因造成的退件也视为已通知到位）。……” 补充协议第二十二条约定：“双方一致同意将购房合同第十四条如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理中的第2项变更为：买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。” 上述合同及补充协议签订后，林三栋依约履行了全部付款义务。 2013年3月20日、2013年4月27日，明发公司开发的漳州明发商业广场17#楼分别工程竣工验收合格、建设工程消防验收合格。2014年5月29日原漳州市城乡规划局核实漳州明发商业广场17#楼达到城市规划要求。 2013年5月18日，明发公司向林三栋发出《交房再次通知书》，要求林三栋于2013年5月30日办理交房手续。林三栋于2017年1月6日实际办理房屋交接手续。 2016年11月14日，漳州市不动产登记中心发布明发公司“明发商业广场16-19幢”不动产登记公告，明发公司完成明发商业广场16-19幢不动产初始登记。 2016年11月25日，明发公司向林三栋发出《不动产权证书办理通知书》，通知林三栋于15日内至明发公司处办理申领不动产权证书所需的相关手续。 另查明，自双方合同签订日至通知交房截至日止，即自2011年1月12日至2013年5月30日止，根据漳州市气象科技服务中心出具的气象报告，漳州市出现中雨以上雨101日，六级以上风14日，台风31日。漳州发展水务集团有限公司发布2012年9月19日停水通知。漳州电业局发布停电通知，具体时间为2011年11月18日、2011年12月6日、2011年12月9日、2012年7月12日、2012年8月12日2013年3月19日、2013年5月20日。上述因素扣除重复天数20日（其中，中雨以上雨、六级以上风重复7日，中雨以上雨、台风重复11日，中雨以上雨、停电重复2天）后天数为134日。其中，明发公司因上述因素停止施工的天数为118日（2013年3月19日、2013年3月26日、2013年3月28日、2013年4月2日、2013年4月4日、2013年4月5日、2013年4月9日、2013年4月25日、2013年5月5日、2013年5月16日、2013年5月18日、2013年5月19日、2013年5月20日、2013年5月21日、2013年5月22日、2013年5月28日未有停工记录）。 还查明，林三栋曾于2014年12月29日向本院递交本案诉讼材料，向明发公司主张逾期交房及逾期办证责任。 本院认为，林三栋与明发公司签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》，是双方当事人的真实意思表示，内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，合同双方均应依合同约定全面履行。 关于涉讼商品房的交付时间问题。因涉讼商品房所在工程已于2013年3月20日工程竣工验收合格，2013年4月27日消防验收合格，直至2013年4月27日涉讼商品房已达法定交房条件，买受人即使拒收，也视为出卖人已经履行交付义务。明发公司于2013年5月18日通知林三栋于2013年5月30日办理交房手续，至2013年5月30日时，涉讼房屋已达交付条件，故明发公司的交房通知有效，该时间应认定为涉讼商品房的交付时间。 关于林三栋主张明发公司的逾期交房违约金问题。根据买卖合同的约定，逾期交房天数应为约定交房日的次日至本案商品房交房通知截止日，即2012年12月31日至2013年5月30日，共计150日，扣除明发公司据实可延期的天数，即因六级以上风、中雨以上雨、台风、停水、停电等非出卖人所能控制的客观原因造成停工的天数118日，故明发公司逾期交房的天数应为32日。根据买卖合同第九条约定，出卖人应按日向买受人支付已付款万分之1的逾期交房违约金，故明发公司应支付的逾期交房违约金为1293元（32日×0.01%/日×404089元）。综上，本院支持林三栋要求明发公司支付逾期交房违约金1293元的主张，对超过的部分不予支持。 关于林三栋主张要求明发公司赔偿物业费2000元，因双方合同并未约定，且林三栋未提供证据予以证明，故不予支持。 关于林三栋主张明发公司的逾期办证违约金问题。《商品房买卖合同》及补充协议约定明发公司逾期办证的，按已付房价款的1%向买受人支付违约金，即为4040元（404089元×1%），明发公司对林三栋主张的逾期办证违约金亦无异议，故予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 明发集团（漳州）房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付林三栋逾期交房违约金1293元； 明发集团（漳州）房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付林三栋逾期办证违约金4040元； 三、驳回林三栋的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2163.4元，减半收取计1081.7元，由林三栋负担1016.7元，明发集团（漳州）房地产开发有限公司负担65元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。 审判员  严淑珍 二〇一九年十二月九日 书记员  蔡燕红 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。