襄阳市襄城区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0602民初418号原告：朱道喜。委托诉讼代理人：张艳，湖北三顾律师事务所律师。被告：湖北远大建设集团有限公司。法定代表人：李四清，湖北远大建设集团有限公司执行董事。委托诉讼代理人：张雪，湖北长久律师事务所律师。第三人：胡庆龙。委托诉讼代理人：张雪，湖北长久律师事务所律师。原告朱道喜与被告湖北远大建设集团有限公司（以下简称远大公司）、第三人胡庆龙建设工程合同纠纷一案，本院于2019年2月22日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告朱道喜及其委托诉讼代理人张艳、被告远大公司及第三人胡庆龙的委托诉讼代理人张雪、第三人胡庆龙到庭参加诉讼。本案审理过程中，经批准延长审限五个月。本案现已审理终结。原告朱道喜向本院提出诉讼请求：1、判令原告立即支付拖欠原告的工程款440283元，并按同期银行贷款利率支付拖欠期间的利息（自2018年11月19日开始起算）；2、由被告承担本案诉讼费及保全费。本案审理过程中，原告朱道喜请求增加诉讼请求：判决被告还应支付原告损坏至今未赔偿的租金损失5644元、支付原告因被告违约提前拆除塔吊导致原告多产生的人工费3400元及无塔吊给原告造成的材料损失费3300元、支付原告合同未约定由原告负责的拆搭翻转卸料台人工费8700元、支付原告合同未约定由原告包料的工字钢U型环费用31585元、支付原告延期退还押金的违约利息损失11500元、支付原告因被告方不按约定支付工程款导致工人闹事停电造成的误工损失1440元、支付被告钢筋工使用钢管、扣件租金747元，以上合计66316元。事实与理由：2016年3月8日，原告与被告方的岘山花园及向阳路A2地块还建房项目负责人胡庆龙签订了一份脚手架分项工程专业承包合同，约定原告包工包料承包襄城区内环线向阳路A2地块还建房工程2#、4#、垃圾站及公厕及地下室工程图纸及设计变更单中所有安全文明施工需架子工施工全部项目，但胡庆龙签字后一直迟迟未盖公章。合同签订后，原告交纳了履约保证金后就按合同内容组织施工。2017年5月15日，被告方通知原告外架拆除，原告按合同约定拆除了所有的架子。施工过程中，被告共支付原告工程款815760元，还有440283元未付，原告向被告索要工程款过程中发现被告不讲诚信，任意克扣原告工程款，并且有部分项目费用未算上。原告与被告多次协商未果，为维护自身的合法权益，原告特具状起诉，请求人民法院依法裁决。被告远大公司辩称，原告所主张的地下室满堂脚手架费用所依据的结算面积与实际不符，对于2号楼、4号楼外架包工包料、内架租金、垃圾站、公厕的内外架费用没有异议，但对于除此之外的增项费用，因为与合同约定明显不符，所以毫无根据。据被告结算，被告已无需向原告支付任何工程款，原告还需向被告赔偿因工人闹事给被告所造成的停工损失。第三人胡庆龙的答辩意见同被告远大公司。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年3月9日，胡庆龙作为（甲方）远大公司的代表与（乙方）朱道喜签订《脚手架分项工程专业承包合同》，主要约定：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关文件、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就襄城区内环线向阳路A2地块还建房工程的架子工分项工程事项协商一致，签订本合同。合同签订地：襄阳市襄城区。一、工程概况。工程名称：襄城区内环线向阳路A2地块还建房。工程地点：襄城区内环线高架桥附近。承包范围内建筑面积：2#、4#楼、垃圾站及公厕约29381平方米，地下室约6023平方米，结构形式：框剪结构。工程工期：服从甲方与业主大合同。质量目标：“楚天杯”工程。二、承包方式。包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理，包一次性验收合格，本合同为一次性固定单价合同，发生任何物价涨跌的情况，均按本合同价格执行。三、工程承包费范围。承包范围2#、4#楼、垃圾站及公厕及地下室（以地下室施工图纸中14轴至15轴和14轴至2-1轴的中心线为界限划分，其中2#楼后浇带含在内），工程图纸及设计变更单中所有安全文明施工需架子工施工全部项目。1.施工工作范围。（1）按甲方施工要求搭拆外墙双排（架体宽80cm）脚手架（包含但不限于挂拆围护网、支拆水平网、铺拆竹排、竹笆片、刷油漆等）。脚手架外平挑网按规范挑出一栋楼不少于两道平挑网，室内楼梯间架子、外架横担每隔层竹笆板满铺。（2）按甲方施工要求搭拆建筑体内四口五临边防护及钢筋棚、木工棚、搅拌机棚、生活区防护棚、各工作区材料区分隔维护；塔吊回转范围内安全通道、临时设施防护搭拆及其他必要防护；搭拆内电梯井架且隔层竹笆板封闭，施工电梯口通道及操作平台的搭拆，地下室挂钢筋架子、地泵固定架子、溜槽架子等等；进入每栋主楼的安全通道及人货梯料台每层防护门搭拆（4m×5m×5m）；现场（含生活区和施工区）所有活动板房钢管防护、加固及拆除（钢管刷分色油漆）。（3）外架天井和电梯井部分脚手架拆除，塔吊、升降机安全操作平台搭拆和地下室顶板底部升降施工电梯部位支撑系统的搭拆以及拆除塔吊时汽车吊在地下室顶板面需要支撑钢管系统部位的搭拆，铺拆竹排、竹笆片。（4）外架与外墙之间的兜网内封闭工作，每三步脚手架满铺建筑物四周，材料及人工由乙方负责。（5）所有脚手架连接件、槽钢及钢制料台全部采用螺杆式预埋件的制作、安装。（6）安全标志、钢管、挡脚手架、架体外满搭设剪力撑的刷漆黄黑分色，安全标语、宣传标语、楼层牌、警示牌的安装。（7）乙方进出场材料装卸、在甲方指定地点按规定堆放，场地内转运。（乙方有义务对甲方自己的钢管、扣件、架板、密目网、安全网等数量清点及使用），租金按市场计取。（8）无架体的，做临边防护；有架体的，不做临边防护（是指外墙局部）。（9）设计变更单中所有架子工脚手架、防护维护的重新按照要求搭拆；重点是外墙架子料台两侧及施工电梯两侧，安装拆除后重新搭设挂网子满足规范要求。（10）文明施工要求的场地整齐、清洁工作；刷涂钢管现场必须每天清理干净（含参与施工场地清洁工作）。（11）每天有专业人员巡查监督现场脚手架、防护、维护钢管及安全网搭设、悬挂完好，并向项目部报告巡查结果；乙方所有搭设工作成果的维护。（12）脚手架拆除后所有预埋件及钢丝绳根部的割除及木盒木塞的凿除。（13）样板展示区施工中需要架子工工作的内容（含展示区的建设和展示区的制作）。特别提示：（一）因本工程不设零工、点工，如因施工需要，局部须重复搭拆的脚手架及维护、防护工作已包含于乙方包工范围内（甲方塔吊须在乙方悬挑层以上外架全部拆除后方可拆除）。（二）现场塔吊覆盖不到或无法作业区域的材料转运，增加的人工、运输机具成本由乙方承担。（三）甲方除提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱（二级箱）外，所有乙方施工中需要的施工用具均由乙方自备。（四）甲方塔吊及人货电梯拆除后乙方材料转运、装卸，增加的人工、运输机具成本由乙方承担。2、包料范围。乙方承包工作范围内所需的所有符合施工要求的材料，包括但不限于：钢管、扣件、接头、架子外挂踢脚板黄黑线条（必须采用9mm木板，表面贴踢脚板线条）、安全网、密目网（质量要好或20元以上每张）、竹排、竹笆片、工字钢、钢丝绳（含塔吊吊运用钢丝绳、卡扣）、铅丝、油漆、卡扣、安全警示识别标记、钢制作料台预埋件（含相关配件）、悬挑预埋件或铆固螺栓（直径不小于Φ16mm）、悬挑钢料台预埋件、钢丝绳拉环、连墙用预埋件（直径不小于Φ20mm）、钢筋头及其成型和悬挑用的木盒、木塞等；乙方承包工作范围内所需的所有小型用具、小推车、劳保用品、安全防护用品（安全帽、安全带、安全绳）（安全帽由甲方统一购置，费用由乙方按实承担）等；木工支模所用钢管、扣件等；提供给木工用钢管立杆不得有接头短杆，所有的钢管壁厚及扣件必须符合国家标准。3、包安全文明施工。（1）乙方必须为自己所有操作人员购买足额各项保险（养老保险、工伤保险、医疗保险、安全意外保险），否则后果自负。（2）进入施工现场必须遵守项目部制定的安全劳动纪律，正确使用安全防护用品。班组员工每天进出施工现场必须打卡4次，真实记录出勤情况，班组工资需与打卡记录相符，对未打卡者甲方不予认可其出勤，如发现未打卡人员，一次一人罚款100元。从班组借支内扣除。（3）当天施工的现场当天清理干净，做到谁施工谁清理，并做到现场整洁。（4）在施工过程中若发生安全事故，一切责任由责任方承担。由于承包方原因导致发生重大安全伤亡事故及工人发生纠纷打架斗殴，产生的一切经济损失及法律责任由承包方承担。如发生安全事故在人民币5万元内，抢救伤者及治疗费用由乙方承担。超出此费用的按调查事故责任划分，由责任方承担所有费用及法律责任。（5）施工过程中，如脚手架坍塌造成发包方人员或其他方人员伤亡或其他损失及其他承包方原因造成发包方人员或其他方人员伤亡或其他损失，所有经济损失和法律责任由承包方承担。其他详见《安全文明施工管理协议书》。4、工字钢悬挑方式。（1）2#楼、4#楼、（15-17层）工字钢悬挑3次，具体悬挑位置按规范高度来决定。（2）第一次悬挑以下做临时脚手架，悬挑后拆除悬挑下脚手架，承包方做临边防护。（3）发包方需要做悬挑下外墙粉刷时，承包方应及时重新搭设悬挑下脚手架。重新搭拆费用（详见第六项收费标准及合同结算）。（4）无架体期间，做防护。5、搭设质量标准。（1）按国家及湖北省相关规范要求要求施工并且必须达到湖北省文明标化工地。如达不到湖北省文明标化工地，承包价格扣减10元/平方米；按附件三图片实施，如达不到此标准视为不合格。（2）施工过程中，未按强制性条文、施工规范、操作规程施工的、违章作业的，每发现一次或一处，由发包方对承包方处500元/处/次罚款并责令立即整改到位；否则，罚款加倍，并按顶撞发包方管理人员处理。（3）承包方保证所有搭设设施包一次验收合格，违者由发包方对承包方处1000元/处的罚款并责令立即整改到位；否则，罚款加倍，并按顶撞发包方管理人员处理。（4）在日常例行检查中，如地方安全站检查发现一处不达标，由发包方对承包方处200元/处罚款并责令立即整改到位；否则，罚款加倍，并按顶撞发包方管理人员处理。地方安全站累计4次检查都有不达标处，由发包方对承包方处10000元罚款；累计达4次检查不达标后，每发生一次检查不达标，罚款基数为20000元，每次递增10000元。地方安全站累计达4次检查不达标后，发包方有权随时终止合同，发包方根据合同及附件协议中双方约定条件终止合同，承包方同意放弃已完工作量的结算权。地方安全站因承包方责任对发包方的所有罚款由承包方承担。6、提供完整的施工方案及特种人员操作证件（原件查验，复印件留存必须人证相符），并严格按照施工方案实施。按工程进度脚手架必须超过作业面1.8米；承包方每天必须有5人在施工现场看管维护。实施施工方案的费用已全部包含于承包价格中。每天在搭设脚手架前，承包方须进行技术交底和安全交底，相关交底应及时报发包方安全科备案。7、在搭设脚手架时，承包方对已搭设好的脚手架、围护、防护应及时提请发包方、监理方检查验收，并形成书面记录，签字确认。8、及时组织人员进场，确保工程质量和进度，进行安全生产文明施工。若有承包方的责任因素发生质量和安全事故，由承包方承担全部经济损失和法律责任。9、现场人员必须服从发包方管理并遵守发包方各项规章制度。对现场零星工程须用工时，如项目部管理人员打电话一次通知或口头通知，承包方不得有任何理由拒绝，如班组操作人员不到现场施工，并且追究造成其他班组以及工期拖延的经济损失，发包方管理措施根据情节轻重但最低对承包方进行1000元/每次处罚。10、搭设时间必须按发包方通知执行，接发包方通知后必须36小时内搭设完成，内架及支模用料必须24小时内提供到位，否则造成一切如误工费、设备租赁费、材料浪费、工程延期罚款等经济损失全部由乙方承担。11、承包方服务期。服务期如跨春节，每个春节应减去20天不计入各栋楼及地下室服务期时间。（1）每栋楼服务期：12月+1月。服务期开始日：自发包方正负零以上内架用钢管之日起，具体以发包方通知为准。服务期结束日：截止于本栋楼外架拆除时间，具体以发包方本栋楼拆外架通知为准。……12、按时拆除外架并清理现场：接到发包方拆除外架通知之日起，每幢楼30日内拆清外架并将所有材料运至发包方指定堆放地点按规定堆放（发包方要求中止停拆期间不计入时限，发包方要求中止停拆的、恢复拆除的都要下书面通知）。否则造成一切如误工费、设备租赁费、材料浪费、工程延期罚款等相关损失全部由承包方承担，每延误一天并由发包方对承包方处2000元/天的罚款。所有内外架及防护围护拆除下来不需要再次使用的材料须48小时内运离施工区，每拖延一天承包方须上缴给发包方500元/天的场地使用费。……四、发承包方负责范围。1、负责现场协调工作。（1）负责根据实际情况对外架基础周边硬化，或提供垫木板。（2）交叉作业时，协调其他工种和架子工作业；拆除外墙脚手架时，发包方安排安全员在现场协助承包方安全员工作，一切安全责任及损失由承包方承担。（3）提供承包方施工中的垂直运输（吊运时除塔司和信号工由发包方承担，其他人员由承包方承担）。（4）建筑体内根据发包方要求必须使用板材封闭的板材由发包方负责提供，指的是每栋第一道底部悬挑工字钢部位其他部位除外。2、发包方提前3日提供内架品种，并提供本项目一份图纸，图纸费用由承包方承担。3、乙方负责内架拆下的钢管与扣件分离清楚，并运送拆除的内架材料至承包方施工场地内的材料堆场，在指定的部位集中堆放。4、在搭设脚手架前，发包方进行一次总技术交底，负责及时检查验收承包方施工成果。5、不提供承包方看管人员工地住房搭设场地，地面硬化及房屋搭拆材料人工由承包方承担。尽可能为承包方工作人员提供方便。（其他施工人员食宿自理）6、发包方不得故意切割、掩埋、损坏承包方提供的材料，如有上述情况发生，责任方赔偿损失（承包方材料及搭设设施影响发包方施工，经发包方要求，不能及时转移、改搭、拆除的，发包方有权根据施工需要进行处置，对承包方造成的损失由承包方自行承担）。7、及时书面确认承包方下列事项文件：入场通知、每栋内架进场通知、每栋正负零以上内架进场通知、每栋内架清场备忘、每栋外架拆除通知、面积确认单、合同决算书等。8、本合同相关备案、材料质检及安检方面的事宜由承包方负责，承包方指派专人协助执行。五、施工工期。在施工过程中，承包方必须服从发包方施工进度要求，保证24小时施工，做好劳动力人数和施工机械的安排，如因施工机械不够，造成工期延误，发包方有权购买施工机械，发生的费用直接从承包方工程款中扣除，工期结束后，所买机械甲方不回收。同时抓好工程施工质量，若因承包方未能按时完成而造成工期延误，每道工序每拖延一天罚款2000元整及承担因承包方延误而造成的下一个班组误工工资和发包方所承担建设单位的工程延期罚款，罚款直接从工程款中扣除，另发包方有权按实际情况责令承包方退场并另行选择班组进场施工。六、收费标准及合同结算。包工包料按建筑面积正负零以上人民币大写叁拾壹元/平方米（小写31元/㎡）结算。包工包料按建筑面积正负零以下人民币大写叁拾元/平方米（小写30元/㎡）结算。正负零以上包木工支模支撑全部用定尺的钢管、扣件材料（不含顶螺），按木工所用层面的建筑面积提取材料费人民币大写肆元/平方米（小写4元/㎡）结算。如需二次搭设落地式脚手架按建筑面积补人工费人民币大写捌元/平方米（小写8元/㎡）结算。1、单体建筑面积，按竣工时实际面积计算，设计变更施工部分不另外计价。建筑面积按国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）计算。以上单价已包含工程承包范围内所有工作内容，如有缺项则相应差价扣除。2、本收费标准不含开票费用，开票费用由发包方另外承担（开票费用在合同决算总额外另加，是合同决算总额的5%）。3、本合同所有价格包含承包人承包范围内的所有材料、自备工用具、安全劳保用品费用；人工工资（含劳务工资、养老保险、医疗保险、安全意外保险、路工、人员交通费、夜间作业费等）；材料进出场费（含运输费、装卸费、作业风险费）；乙方各项管理费用；施工围墙内的材料的倒转运费用，冬雨季及夜间施工窝工费用人工降效；层高超3.6米超高（人、机）降效窝工费用；进场材料、成品、半成品以及完成工程的保护工费用；防暑降温及防寒费用；1%的个人调节税；施工中必须的安全防护、用工、信号指挥工费用；工程施工中工程技术间歇窝工费用；1.5%的综合保险费；文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理、打扫卫生用工；非甲方原因的停水、停电窝工费用；自然气候、政府性通知及其它非甲方原因造成的停工、窝工费用；施工风险费、不可预见费等一切承包方履行合同所发生的费用。4、甲方根据合同及附件协议中双方约定条件终止合同，乙方同意已完工作量按50%结算且已完工作量只计算直接消耗材料费和人工费（按工程定额并参与大合同下浮计算），其他取费一律不计。七、付款方式。1、主体到6层封顶时付已完工程量50%，主体全部封顶且全部通过主体验收时付已完工程量50%，承包方内外架拆除，材料退场（各种防护搭设须按发包方要求时间拆除且不计入服务期）后一个月内付已完工程量80%，余款在上次付款后一年内逐步付清。2、承包方结算、付款需经下道工序施工班组对承包方施工质量作出符合发包方及下道工序施工班组施工质量要求的鉴定并签字后方可结算、付款。3、为避免付款凭证重复，承包方收据或借款单是承包方认可的付款凭证。八、保证金的交付及退还。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金伍万元，并于合同签订时一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，通过竣工验收后由甲方主要负责人审核，同意后全部退还，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。九、争议解决办法。合同履行过程中，发生的争议协商解决，协商不成时，双方向合同签订地人民法院提出诉讼。十、附则。1、承包方应提供脚手架专业承包资质证书，否则由此造成罚款一切后果由乙方承担。本合同一式六份，甲方五份乙方一份，合同双方签章（字），保证金到账后生效，工程款结清后失效。2、罚款在合同结算时由发包方在承包方工程款中直接扣除。3、本合同签订后承包方不得转包，一经发现即终止合同，承包方自愿不结算已完工程量。4、下列附件作为合同的组成部分，与双方合同时效相同，签订合同的同时，检定下列附件，合同到期后，下列附件同时终止。附件一：《安全文明生产施工管理协议书》，附件二：《脚手架劳务报价书》，附件三：《按附有现场文明施工图片施工》。5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，在本合同之外签订的补充协议等，内容与本合同相抵触者无效。2016年3月9日，朱道喜向远大公司支付履约保证金50000元。2018年11月9日，远大公司通过周本涛账户向朱道喜退还保证金50000元。随后，朱道喜即安排人员开始施工。经双方共同确认，2号楼包工包料建筑面积为13750.02㎡，4号楼包工包料建筑面积为14679.82㎡，垃圾站及公厕外架包工包料建筑面积为119.42㎡。2号楼、4号楼、垃圾站及公厕内架面积与外架面积一致。本案审理过程中，朱道喜与远大公司就地下室满堂脚手架面积达成一致，双方均同意以《脚手架分项工程专业承包合同》中约定的6023㎡作为最终结算依据。2016年4月14日，朱道喜向远大公司购买旧竹排，作价10000元，该款冲抵工程款；2016年9月2日，远大公司通过周本涛账户向朱道喜账户转账128800元；2016年11月25日，远大公司通过周本涛账户向李秀玲（朱道喜妻子）账户转账250000元；2017年1月23日，远大公司通过周本涛账户向朱道喜转账50000元；2017年4月26日，远大公司通过周本涛账户向朱道喜转账100000元；2017年5月18日，远大公司以承兑汇票形式向朱道喜支付100000元；2017年6月29日，远大公司通过周本涛账户向朱道喜转账10000元；2017年8月31日，远大公司通过周本涛账户向朱道喜转账25000元；2018年2月10日，远大公司通过周本涛账户向朱道喜转账140000元。远大公司在施工过程中为朱道喜加工钢筋，产生加工费1960元，朱道喜同意从工程款中扣减。以上款项合计815760元，朱道喜认可作为已付工程款。此外，朱道喜将工程施工转包给郭俊海班组，在施工过程中，因朱道喜与郭俊海产生纠纷，郭俊海班组停工导致工程停工，为恢复正常施工，远大公司遂与郭俊海班组进行了结算，并支付工人工资110000元。2018年11月19日，远大公司向朱道喜出具结算单，朱道喜对结算单存在异议，双方未能达成一致，朱道喜遂诉至本院。本案审理过程中，远大公司和朱道喜将工程总价款确认为1242194.48元。本院认为，原、被告之间存在建设工程施工合同关系，双方在案件审理过程中对工程总价款进行了确认，则本案的主要争议焦点为：远大公司已付工程款的数额以及未付工程款的数额。针对该争议焦点，本院认为，朱道喜将承包工程转包给郭俊海后，郭俊海班组停工导致整个工程停工，远大公司作为工程施工单位，为避免损失扩大，代朱道喜支付了110000元，朱道喜仅认可其中部分金额。远大公司与朱道喜之间存在合同关系，朱道喜与郭俊海之间存在合同关系，远大公司与郭俊海之间并不存在合同关系，即便存在多付郭俊海工程款的情况，其主张主体也应该是朱道喜，故远大公司代付的110000元宜认定为支付给朱道喜的工程款，朱道喜如果认为存在多付工程的情况，可以另行向郭俊海主张权利。除此之外，加上朱道喜认可的已付工程款815760元，已付工程款为925760元，本院予以确认。远大公司主张2016年8月30日的借支单中有1200元罚款也应作为工程款，该罚款并未得到朱道喜的确认，故本院不予支持。远大公司另外主张2016年9月19日的报销单（金额1818元）、2017年8月29日的报销单（金额340元）、2016年4月-6月的领料单五张（金额合计490元），也应作为已付工程款进行计算，但双方在《脚手架分项工程专业承包合同》第七条第3项已约定“为避免付款凭证重复，承包方收据或借款单是承包方认可的付款凭证”，据此，报销单、领料单不能作为付款凭证，故本院不予支持。远大公司主**挑网少一道，应扣减5000元工程款，但从朱道喜提交的现场照片来看，平挑网架设两道，故对于该意见，本院不予支持；远大公司主张工地班组闹事造成停工损失，应扣减工程款，但侵权主体并非朱道喜，如果远大公司存在损失，可向侵权主体另行主张权利；远大公司主张李秀玲赔偿款应从工程款中扣减，而李秀玲受伤已经生效裁判文书确认，与本案不属于同一法律关系，故本院不予支持；远大公司主张剩余架子的设施、项目部锯钢筋、钢管、钢丝的费用应从工程款中扣减，但远大公司不能证明这些费用因朱道喜而产生，故本院不予支持。经双方确认的工程总价款为1242194.48元，扣减远大公司已付工程款925760元，未付工程款为316434.48元。2017年5月15日外架已经拆除，至2018年11月19日远大公司向朱道喜出具结算单时，剩余全部工程款的支付条件已经达成，朱道喜请求远大公司支付剩余工程款，本院予以支持。远大公司应当支付而未支付工程款给朱道喜造成了损失，朱道喜请求远大公司自2018年11月19日起按同期银行贷款利率支付利息，符合法律规定，本院予以支持。考虑自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行拆借中心公布贷款市场报价利率的情况，本院支持自2018年11月19日起以316434.48元为基数按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至2019年8月19日、自2019年8月20日起以316434.48元为基数按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日止的利息。朱道喜增加的诉讼请求部分，因远大公司与朱道喜对工程总价款进行了确认，增加诉讼请求部分包含在工程总价款中，故对于该部分诉讼请求，不应重复支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、被告湖北远大建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告朱道喜支付工程款316434.48元并支付利息（自2018年11月19日起以316434.48元为基数按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至2019年8月19日，自2019年8月20日起以316434.48元为基数按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日止）；二、驳回原告朱道喜的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9362元，由原告朱道喜负担3105元，由被告湖北远大建设集团有限公司负担6257元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。审 判 长  阮红梅审 判 员  肖春杰人民陪审员  宋志海二〇一九年十二月二十日书 记 员  孙同江