福建省厦门市集美区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0211民初6716号 原告：张建忠，男，1965年10月28日出生，汉族，住北京市海淀区。 委托诉讼代理人：***、林绍敬，福建尚圭律师事务所律师。 被告：厦门恒大置业有限公司，住所地福建省厦门市集美区后溪孙坂北路800号科技楼658室之一。 法定代表人：胡永旭，总经理。 委托诉讼代理人：郑陈然，男，系公司员工。 原告张建忠与被告厦门恒大置业有限公司（以下简称恒大置业公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。张建忠委托诉讼代理人***，恒大置业公司委托诉讼代理人郑陈然到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张建忠向本院提出诉讼请求：1.判令恒大置业公司向张建忠支付因逾期交房产生的违约金67672.44元（依据补充协议第六条，即房屋总价款的2%）；2.判令恒大置业公司承担诉讼费、公告费、保全费等在内的全部费用。事实和理由:张建忠与恒大置业公司于2016年7月19日签订《厦门市商品房买卖合同》，合同约定张建忠向恒大置业公司购买厦门恒大帝景项目首期地块二5-2#楼5层502室，总金额为3383622元。《厦门市商品房买卖合同》第八条约定恒大置业公司应于2018年6月30日前将上述商品房交付张建忠使用。张建忠已按约定支付全部购房款给恒大置业公司，恒大置业公司未能按合同约定时间交付商品房，恒大置业公司已经严重违约，给张建忠造成较大的经济损失。故为维护张建忠的合法权益，根据《民事诉讼法》及相关法律规定，特向贵院提起诉讼，望判如所请。 恒大置业公司辩称，一、厦门帝景项目已于2019年2月1日取得建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位共同出具的竣工验收报告、2017年9月1日取得电梯安全检验合格证、2019年3月18日取得《建筑工程消防验收意见书》，至此，厦门恒大帝景首期项目已符合《商品房买卖合同》约定的交付使用条件。厦门帝景首期项目已于2019.11.11取得竣工验收备案证明。并已陆续向业主发出书面交房通知；二、恒大置业公司系因不可抗力因素和政府对验收及市政配套、安装延误导致逾期交房，因此在计算逾期天数时，对于上述因素导致的交房延误天数请求人民法院依法予以扣减，恒大置业公司无需承担违约责任。1.恒大置业公司提供的建筑工程施工许可证可以证实，厦门恒大帝景首期1-3号楼开工时间是2015年12月，在施工过程中由于受到台风“莫兰蒂”、“鲇鱼”台风等恶劣天气不可抗力因素的影响，导致工期延误26天。该情况属于不可归责于双方的原因，应对恒大置业公司免责，相应天数应予以扣减。2.2017年9月3日至9月5日2017年金砖国家峰会在厦门举行，为响应政府会议期间除尘降噪的要求，在此期间，项目工地暂停施工，交房延误天数应予以扣减。3.在帝景项目施工期间，按厦门市环境保护局、厦门市城市管理行政执法局关于高考中考期间严格控制环境噪声污染的通知、通告要求，恒大置业公司在2016年6月7日、6月8日高考期间、2016年5月21日、6月25日、6月26日中考期间，停工5天；在2017年6月7日、6月8日高考期间、6月23日、24日、25日中考期间，停工5天；在2018年6月7日、6月8日高考期间，2018年6月23日、6月24日、6月25日中考期间，停工5天，上述15天时间应予以扣减。4.集美新城开发建设指挥部专题[2018]24《关于现场调研白石片区项目相关问题的纪要》可以证实：涉及恒大帝景项目交楼关键因素的白石片区市政道路及供水供电等管线、软件学院东西南路工程、支一路、文竹路等白石片区市政三期道路的建设，至今是处于未完工的状态。根据《商品房买卖合同》附件六第五条约定：“政府部门对验收及市政配套、安装之延误，卖出人可据实予以延期”的约定，因此，2018年6月30日约定交楼之日起之后的延误天数应予以扣减，逾期交房的违约责任不应由恒大置业公司承担。5.《商品房买卖合同》附件六第六条约定“逾期超过180日，买受人要求继续履行协议的，逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价款的2%。”根据合同约定，恒大置业公司逾期交房违约金支付的上限为房屋总价的2%，该条款系双方真实意思表示，符合法律规定，也符合违约金“以补偿为主、处罚为辅”的原则，属于合法有效条款。双方签字确认，均应受该条款的约束。综上所述，厦门恒大帝景首期项目已达合同约定交房条件，对于不可抗力和政府部门市政配套延误导致的逾期交房天数，应据实予以扣减；恒大置业公司逾期交房违约金支付的上限为房屋总价的2%。请求法院查清事实，依法判决。 当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院依法组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院经审查予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年7月19日，恒大置业公司（出卖方）与张建忠（买受人）签订一份《厦门市商品房买卖合同》，合同约定由张建忠向恒大置业公司购买厦门恒大帝景项目首期地块二5-2#楼5层502室,总价款3383622元。合同第八条约定恒大置业公司应于2018年6月30日前交付符合合同约定的商品房。合同第九条约定恒大置业公司如果逾期交房，逾期不超过180日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过180日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按买受人已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一（该比率应不小于本条第（1）项和第七条中的比率）的违约金。合同补充协议第五条约定，如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内书面告知买受人的；……3、政府部门对验收及市政配套、安装之延误。合同补充协议第六条约定，逾期超过180日后，买受人要求继续履行协议的，上述逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价的2%。 法庭审理过程中，恒大置业公司确认张建忠已按合同约定支付全额购房款3383622元，确认张建忠于2019年11月14日办理交房手续，确认案涉楼盘周围无中高考考点。 本院认为，本案系房屋买卖合同纠纷。本案的争议焦点在于：恒大置业公司主张的因不可抗力等原因导致逾期交房的时间应否扣除。1、关于莫兰蒂、鲇鱼等台风延误的时间。恒大置业公司主张因莫兰蒂等台风原因延误26天，属于不可抗力，应予扣减。本院认为，恒大置业公司虽未提供在莫兰蒂等台风天气实际停工以及停工天数的证明，亦未书面通知停工事宜，但莫兰蒂、鲇鱼等台风天气确实会对恒大置业公司的施工造成实际影响，基于此，本院酌定予以扣减15天。2、厦门金砖会议。恒大置业公司主张2017年9月3日至9月5日金砖国家峰会在厦门举行，在此期间项目暂停施工，相应天数应予以扣减。本院认为，恒大置业公司并未提供金砖会议期间项目实际停工的证明，对其主张，本院不予采纳。3、中高考期间。恒大置业公司主张在2016年至2018年中高考期间停工，相应天数应予扣减。本院认为，恒大置业公司在庭审中确认案涉楼盘周围并无中高考考点学校，恒大置业公司亦未提供在中高考期间实际停工的证明，对其主张，本院不予采纳。4、厦门集美白石片区改造。恒大置业公司主张案涉楼盘位于集美白石片区改造范围，因该片区市政道路、供水供电等项目施工影响，应扣除2018年7月1日至2018年10月31日期间延误天数。本院认为，恒大置业公司按约定应于2018年6月30日前交房，恒大置业公司并未举证证明白石片区改造导致其延期交房之间的关联性，亦未举证证明在该期间实际停工的事实，对其主张，本院不予采纳。 综上所述，截至2019年11月14日，扣除莫兰蒂等原因造成施工延误的15天后，恒大置业公司逾期交房已超过180日，张建忠起诉要求恒大置业公司按房屋总价款的2%计付逾期交房违约金67672.44元（3383622元×2%），合乎合同约定，予以支持。若因恒大置业公司逾期交房给张建忠造成其他损失，张建忠日后可另诉解决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 厦门恒大置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付张建忠逾期交房违约金67672.44元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1492元，减半收取746元，由厦门恒大置业有限公司负担，该款应于本判决书生效之日起七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审判员  洪娟娟 二〇一九年十二月二十七日 法官助理黄月兰 书记员黄勇婷 附：相关法律法规 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 法官提醒：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”