安徽省萧县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1322民初6638号 原告（反诉被告）：屈波，男,汉族,1980年4月10日出生，住萧县。 委托诉讼代理人：峰火，萧县丁里镇法律服务所法律工作者。 被告（反诉原告）:徐州庆松钢结构有限公司,地址徐州市云龙区青年路皇城大厦GB#-2-1201。 法定代表人:黄庆松。 被告:黄庆松（反诉原告）,男,汉族,1961年6月1日出生,住徐州市泉山区。 两被告共同委托诉讼代理人：张琳华，安徽刘金莲律师事务所律师。 原告（反诉被告）屈波与被告（反诉原告）徐州庆松钢结构有限公司（以下简称“庆松公司”）、黄庆松建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月1日立案后，庆松公司于2019年12月12日提出反诉，本院将本诉与反诉合并审理，依法适用简易程序，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。屈波的委托诉讼代理人峰火，庆松公司及黄庆松的委托诉讼代理人张琳华、黄庆松均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 屈波向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告给付原告工程款55000元；2、本案诉讼费及相关费用由被告承担。事实与理由:原、被告于2014年11月13日签订了萧县永冠环保科技有限公司的《车间承揽施工合同》并约定价格,工程完工后,被告仅付部分工程款,还剩55000元未支付,原告一直催要剩余工程款,未果。特提起诉讼,请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。 庆松公司、黄庆松共同辩称并向本院提出反诉请求称：1、判令屈波支付损失33046.9元及维修费22940元，合计55986.9元两项相抵后屈波应赔偿7016.9元；2、判令屈波承担反诉费用。事实和理由：庆松公司下欠劳务费55000元属于计算错误，多算了，实际应是48970元。庆松公司及黄庆松现要求依据合同约定，应从劳务费48970元中扣除多次雨后维修费用22940元及还应支付给答辩人彩钢瓦等造成的损失33046.9元，合计55986.9元，故答辩人的两项损失已超出原告起诉的劳务费数额，屈波应返还，综上所述，应驳回屈波的诉讼请求，支持庆松公司的反诉请求。 屈波针对庆松公司的反诉辩称，本案是劳务合同纠纷，只提供了劳务，从反诉人诉求可以看出损失是刮大风造成的，应属于不可抗力，与屈波没有关系。庆松公司要求赔偿损失33046.9元无事实及法律依据，工程施工完工后，庆松公司及黄庆松让屈波维修，已维修完毕。综上，请求依法驳回反诉人的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，本院予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：庆松公司（甲方）与屈波（乙方）于2014年11月13日签订“车间承揽施工合同”，一、甲乙双方本着平等自愿互利原则按照国家相关法律签订如下合同；二徐州市庆松公司因天气越来越冷现有约15000平方米的轻钢厂房向外承包给乙方完成，三、轻钢车间按建筑的占地面积每平方米9元包给乙方施工…。五、在承包期间，乙方负责吊车和安装使用的所有工具，工人佩带安全带…。六付款方式，在上工日内应付工程款10%，上完天沟大梁付10%，上完屋行条付20%，屋面瓦结束付10%。周围墙领行条上完付20%，墙板窗口棚等工程完工经甲方验收后付20%在，最后的余款等到下二次大雨后无渗漏的情况，一次性付清，如有出现渗漏和其他情况需要返工的，乙方应及时派人来维修，如不派人修补甲方可把余款扣除。…。十甲乙双方自签订合同次日起从2014年11月13日到2014年11月13日止。合同签订后屈波按照约定进场施工安装，期间庆松公司陆续给付部分款项。2015年1月14日夜，突发8级以上强对流天气，被告的部分建材受损，但双方并未就损毁部分进行评估。2015年2月底工程结束。庆松公司接收并实际使用了诉争工程。 另查明，庆松公司系自然人黄庆松设立的个人独资公司。涉案工程建筑面积14330平方米，每平方9元，工程款为128970元，至2014年11月13日庆松公司共计支付货款80000元。下欠原告屈波工程款48970元未付。 本院认为，本案属建设工程施工合同纠纷。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，屈波与庆松公司及其法定代表人黄庆松于2014年11月13日签订的“车间承揽施工合同”虽是双方当事人的真实意思表示，但因屈波不具备相应的建筑施工企业资质，依据上述法律规定应认定无效。建设施工合同虽然无效，但屈波已按照合同约定完成了施工义务，庆松公司及其法人亦接收并实际使用了诉争工程。虽然诉争工程未经竣工验收，但庆松公司接收并使用诉争工程，应视为庆松公司对屈波交付工程的工程质量符合约定的认可。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；原告屈波与被告庆松公司存在合同关系，因此根据合同的相对性，被告庆松公司应当按照合同约定支付对应的工程款48970元。庆松公司系黄庆松个人出资的自然人有限责任公司，被告黄庆松未举证证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 关于庆松公司及黄庆松要求屈波对涉案工程进行修理并承担未修的损失的反诉请求，因双方在签订“车间承揽施工合同”时，未约定质保期，也未约定质保金，质保金是发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。当双方在签订合同中并未明确约定缺陷责任日期,应当依据法律规定，根据建设部《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，最长缺陷期为24个月，现工程竣工验收合格期已超过最长缺陷期，因此被告方的反诉请求，本院不予支持。 当事人对自己的主张，有义务提供证据，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。被告方反诉请求提供的屈波手写购物清单，仅是被告购买部分材料的账单33046.9元，不能证明屈波造成建筑物品的损失额33046.9元。2015年元月14日夜间刮大风，应属于不可抗力造成的，屈波对此并无明显过错，被告方无有效证据证明，本院不予采信。关于被告漏雨维修费22940元，三证人出庭，其证言相互矛盾，本院不予采信。被告方反诉提交的证据不足以证明其反诉讼主张，故对其反诉请求，不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条,《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告徐州庆松钢结构有限公司、被告黄庆松于本判决生效后十日内支付原告屈波工程款48970元； 二、驳回原告屈波的其他诉讼请求； 三、驳回被告徐州庆松钢结构有限公司、黄庆松的反诉请求。 如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1175元，减半收取588元，反诉费600元。减半收取300元，合计888元，由被告徐州庆松钢结构有限公司承担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审判员  彭永俊 二〇一九年十二月二十四日                                                                                                          法官助理  张雅丽                                                                                                            书记员  刘芬 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定，认定无效 （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第五十一条原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。