广东省乳源瑶族自治县人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0232民初1045号原告：姚明昌，男，汉族，1988年8月9日出生，住广东省乳源瑶族自治县。委托诉讼代理人：谢荣忠，系广东南水律师事务所律师。被告：浈江区宝尔亮装饰服务部，经营场所：韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺7栋201至229号；统一社会信用代码：92440204MA4WK98Y67。经营者：刘晓风。原告姚明昌诉被告浈江区宝尔亮装饰服务部（以下简称“宝尔亮装饰部”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月13日立案受理后，依法由审判员陈曲波担任审判长，与人民陪审员**霞、人民陪审员胡宗奎组成合议庭，适用普通程序于2019年12月16日公开开庭进行了审理，由法官助理李雄财协助办案，由书记员朱琦担任记录。原告姚明昌及其委托诉讼代理人谢荣忠到庭参加了诉讼；被告宝尔亮装饰部经本院向其公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票等诉讼文书期限届满后至今未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告姚明昌向本院提出诉讼请求：一、判令解除原告姚明昌与被告宝尔亮装饰部于2018年8月12日订立的《装饰施工合同》以及原告姚明昌与被告宝尔亮装饰部签订的《补充协议》；二、判令被告宝尔亮装饰部向原告姚明昌支付违约金52000元；三、判令被告宝尔亮装饰部承担本案诉讼费用。事实和理由：原告姚明昌（委托方、甲方）与被告宝尔亮装饰部（承接方、乙方）于2018年8月12日签订《装饰施工合同》一份，甲方将其在乳××县××城镇××东路乳源滨江印象XXXX房由乙方承接装修，约定：一、工程概况：装修面积131平方米，内容见施工图及《施工清单》，主材内容详见合同副本，并注明此工地不作分包；二、工程价款：152800元；三、施工工期：90个工作日；四、质量要求：工程使用主材品种、规格、名称经双方认可，甲方如有特殊施工项目或质量要求，双方应确认，增加费用应另签补充协议；五、付款方式：合同订立，甲方支付合同总额50%施工款，当工期进度过半瓦工施工完成，甲方付第二期总额30%，木工完成支付剩余15%，尾款待甲方对工程竣工验收后结算；六、违约责任；七、合同的变更和终止。合同签订后，原告姚明昌同日支付了合同首期款项76400元给被告宝尔亮装饰部；被告宝尔亮装饰部开工后未按约定工期90个工作日的施工进度施工，经原告姚明昌多次催告，被告宝尔亮装饰部不予配合合同约定义务施工，多次出现违约行为，如转包木工给乳源县万峰装饰有限公司，衣柜、鞋柜内部结构与施工图不符，鞋柜和卡座颜色不对，三间房的衣柜、鞋柜推拉门没有经过原告姚明昌的确认。故2019年3月2日原、被告签订《补充协议》，约定工期延期到2019年5月1日前完工，否则被告宝尔亮装饰部应每逾期一天支付500元违约金给原告姚明昌等。该协议签订后，被告宝尔亮装饰部还是未积极进行施工，故意拖延工期。2019年4月10日，原告姚明昌交付第二期进度款33240元，双方约定了橱柜定金和付款方式（第三、四期尾款验收后一次性付清）。至2019年4月10日，原告姚明昌已支付工程款119640元（其中10000元是预支给橱柜公司）。另外，2019年4月11日原告姚明昌多支付橱柜公司790元，被告宝尔亮装饰部承诺退回给原告姚明昌，但一直未退回。到起诉时止，被告宝尔亮装饰部并未完成80%的工程量；由于被告的严重违约，工程一拖再拖，从2018年8月签订合同到现在1年多了仍没有完工，造成原告姚明昌无法按时入住，最初约定90个工作日工期，后顺延到5月1日前。到现在已超期近100天，且很多材料与约定的不一致，现场施工工程项目与施工图纸不符，存在偷工减料行为，被告宝尔亮装饰部根本没有按照合同约定需要原告确认的程序，擅自更改等严重的违约行为，给原告造成了重大损失。被告宝尔亮装饰部应当遵守诚信原则，认真履行合同义务；被告宝尔亮装饰部在合同变更顺延以及收到第二期款项后，不履行合同义务，严重侵害原告的权利，已超出了协议第七条合同变更和终止的情形。由于工程进度一拖再拖并违约，原告姚明昌曾向消费者协会反映，并通过“DV现场”维权，被告宝尔亮装饰部的员工陈真曾人身侵害原告（后派出所调解结案），并经常威胁、恐吓原告。为维护自身合法权益，根据相关法律规定，特诉诸法院，望判如诉请。被告宝尔亮装饰部未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证和质证。原告姚明昌向本院提供的证据材料有：一、《营业执照》，证明被告诉讼主体适格；二、《装修施工合同》及附件，证明本案需解除的合同，以及被告宝尔亮装饰部违约的事实；三、《补充协议》，证明本案需解除的合同，以及被告宝尔亮装饰部违约的事实和原告姚明昌诉请违约金的依据；四、《补充条款》、《工程签证单》，证明部分合同内容变更以及支付方式变更；五、图片2张，证明装修房屋目前的现状；六、《收据》，证明原告姚明昌支付款项的情况；七、《乳城派出所治安调解协议书》，证明被告宝尔亮装饰部的员工陈真于2019年4月10日曾侵权暴打原告姚明昌；八、电话录音光盘，证明签订《补充协议》及相关内容的真实性；九、微信聊天记录，证明被告宝尔亮装饰部微信发送威胁信息给原告姚明昌的情况；十、支付宝转账记录，证明原告姚明昌支付装修款的情况。对原告姚明昌提供的上述证据材料，被告宝尔亮装饰部未到庭应诉并发表质证意见。被告宝尔亮装饰部未向本院提交证据材料。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告宝尔亮装饰部经工商行政部门核准成立于2017年5月18日，经营者为刘晓风，类型为个体工商户，经营范围为：承接室内装修、设计、装修施工、建筑装饰服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年8月12日，就乳××县××城镇××东路乳源滨江印象XXXXX房装修工程，原告姚明昌（委托方、甲方）与被告宝尔亮装饰部（承接方、乙方）签订了一份《装饰施工合同》，并以《宝尔亮（选购单）保障协议》、《乳源滨江印象姚先生雅居施工包工程费用单》为附件；原告姚明昌在该合同“甲方（业主）”落款处签名、按指模，被告宝尔亮装饰部在该合同“乙方”落款处加盖了该装饰部的合同专用章。同日，原告姚明昌与被告宝尔亮装饰部签订了一份《工程签证单》，被告宝尔亮装饰部在该签证单“负责人代表签字”处签写的姓名为“俊义”；双方一致同意增加或变更内容有：入户栏杆及栏杆底下墙体拆除不做；主材包原来小康包，增加选材包内容。同日，原告姚明昌还向被告宝尔亮装饰部支付了首期装修款76400元，被告宝尔亮装饰部在收到该款后开具了一张《收据》（NO.19234904）给原告姚明昌持有；该《收据》载明：“今收到滨江印象B栋2002房姚先生交来装修首付款76400元”。《装饰施工合同》载明：“甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条、工程概况。1、工程地址：乳源滨江印象XXXXX房。2、居室规格：总计施工面积131平方米。3、施工内容：详见本合同附件（一）《施工清单》和施工图。4、主材内容：详见本合同附件（主材选购表）。5、此工地不作分包，全部工程由宝尔亮装饰负责。第二条、工程价款。工程价款（金额大写）拾伍万贰仟捌佰元整（金额小写）152800元。第三条、施工工期90个工作日，施工工期以实际进场开工日为准，乙方应两周内提供施工图纸给予甲方确认签字，确认签字后两周内进行开工。（特殊节假日或现场条件问题即甲方要求制定开工日期除外）。第四条、质量要求。1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（一）《施工清单》与《施工手册》。2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。第五条、付款方式。1、合同一经签订，甲方即应付合同总额50%施工款；当工期进度过半瓦工施工完成，甲方即第二次付施工工费的30%。木工完成支付剩余15%，尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）甲方付清工程价款，乙方开具统一收据，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须按按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。4、乙方应遵守并配合现场施工环境要求，卫生要求，避免扰民及违反物业或街道规定。5、当施工进行到验收支付节点时，乙方应向甲方提出验收，甲方验收完成后应支付工程款，否则乙方有权利停止施工，如甲方对质量存在异议，乙方未达到验收标准时，乙方应及时整改并达到验收标准。第六条、违约责任。合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同，应按合同总金额的25%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第七条、合同的变更和终止。1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的20%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第八条、合同生效。1、本合同由双方盖章，签字后生效。2、本合同一式两份，甲乙双方及见证部门各执壹份。3、任何口头承诺一律无效。”。《宝尔亮（选购单）保障协议》对乳胶漆、室内门类、五金、洁具类、墙地砖雷、地砖、吊顶类、卫浴、橱柜、柜类等装饰主材进行了选购约定；《乳源滨江印象姚先生雅居施工包工程费用单》对客餐厅轻钢龙骨双层板造型吊顶、砌墙、拆墙、大厅电视背景墙、主卧电视背景墙、公卫玻璃隔断等项目工程费用进行了约定。另查明，2019年3月2日，原告姚明昌与被告宝尔亮装饰部签订了一份《乳源滨江印象姚先生雅居合同补充协议》；原告姚明昌在该协议“甲方签字”落款处签名，被告宝尔亮装饰部及其工作人员陈真在该协议“乙方签章”处盖章、签名。该协议载明：“一、由于乙方导致延期交付，经甲乙双方协商后将工期延至到2019年05月01号前交付；完工时间以施工方交付验收合格为准，若延期超过7天，甲方有权拒付尾款，7天过后，乙方应支付甲方500元每日的违约金，进度节点上甲方按合同约定的节点付工程款，如不按时付款属于乙方的违约行为，乙方有权停止施工，未结清工程价款时甲方不得使用，由此超出的工期不在原合同与补充协议中作数。二、乙方通知甲方节点验收或沟通现场问题，应在3天内作出答复，否则乙方有权顺延完工时间，每进一次材料监理应通知甲方验收，并规定监理每星期到现场2次。三、免费将橱柜升级为欧派整体橱柜，由公司指定甲方在商家选购，3月5号前乙方带甲方确认款式后，按第三方给的安装日期为准，此项不列入乙方完工时间内。四、赠送入户吊顶和客房及主人房窗帘盒（绘制在施工图纸上双方签名确认，此份为最终版），施工最终版执行。五、注明质保时间（水电5年，基础工程2年）。六、甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测，由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告（包括甲醇，VOC等）给甲方。如检测结果不合格，由乙方负责在规定的10天内改善不合格直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担（甲方家具与家私在未进场之前检测为准）。七、由乙方制作的木工包括（鞋柜，主卧、次卧、客卧的衣柜，餐厅、主卧的卡座）工程该单位应出具一份合格检测报告给甲方，主卧飘窗卡座制作（这一项包含在合同总价内，不包含卡座铺设坐垫）。八、在工程验收后，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复，不能完全修复的，根据质量检验证明由乙方负责赔偿损失。九、乙方应在工程竣工验收时提供居室的水、电路布置图及完整施工资料。十、该合同一式两份，与装修合同具有同样约束，甲乙双方各执一份，双方签字日起生效。备注：以上第三、四条为乙方因延期交付作为赔偿，甲方无需补充任何费用。”。2019年4月10日，原告姚明昌与被告宝尔亮装饰部签订了一份《补充条款》；原告姚明昌在该条款“（业主）甲方”落款处签名，被告宝尔亮装饰部在该条款“（装修公司）乙方”落款处盖章。该《补充条款》载明：“1、在第三期款中扣除橱柜定金壹万元（10000.00），剩余部分由装修公司付款。2、第三、四期款在所有工程完工后，业主验收合格能正常使用后，一次性付清。”。同日，原告姚明昌向被告宝尔亮装饰部支付了第二期装修款33240元，被告宝尔亮装饰部在收到该款后开具了一张《收据》（NO.19235130）给原告姚明昌持有；该《收据》载明：“今收到滨江印象B栋2002房姚业主交来施工二期款33240元。”。又查明，2019年4月10日下午16时许，原告姚明昌向乳源瑶族自治县公安局乳城镇派出所报警，称其在乳××县××城镇××东路滨江印象小区与装修工人陈真产生纠纷，要求处理。经该派出所调解，达成以下协议：一、陈真一次性赔偿500元给姚明昌；二、双方赔礼道歉；经双方调解大家都同意此次调解；调解后双方不得因此事再生纠纷。2019年8月7日，原告姚明昌与被告宝尔亮装饰部的工作人员陈真在微信“滨江印象B栋2002姚先生服务群”发生争执，甚至引发各自辱骂对方的情况发生；次日，被告宝尔亮装饰部的工作人员“俊义宝尔亮装修公司”（原告姚明昌称其系卢择辉）询问原告姚明昌，“怎么回事？是不是不解决？”，原告姚明昌回复称“工地你要施工，我就积极配合你，钥匙我这边会安排好，我们现在没有什么好谈的了”；尔后，被告宝尔亮装饰部的工作人员“俊义宝尔亮装修公司”微信连续回复，称“还施工？”、“约你到派出所处理问题”、“你啥时候有空”、“今天？”、“现在？”、“晚上？”。再查明，在本案庭审中，原告姚明昌表示被告宝尔亮装饰部在合同签订后于2018年9月中旬进驻乳源滨江印象B栋2002房进行施工，被告宝尔亮装饰部的施工进度一直处于断断续续的状态，至2019年1、2月份时基本处于不施工状态，至2019年7月底时联系被告宝尔亮装饰部时，被告宝尔亮装饰部称不再装修乳源滨江印象B栋2002房，该房屋现处于暂停装修的空置状态，被告宝尔亮装饰部仅完成了按合同约定完成了该房屋装修60%的工程量，双方未对该装修工程进行结算；表示，乳源滨江印象B栋2002房的钥匙在装修期间按双方约定放置于乳源滨江印象小区大门保安室内被告宝尔亮装饰部在装修该房屋时可自行去保安室拿钥匙；还表示，《工程签证单》“负责人代表签字”处签写的“俊义”的真名系“卢择辉”，其系被告宝尔亮装饰部的出资人或股东。另经本院征询，原告姚明昌明确其在本案提起的第二项诉讼请求中的违约金52000元系从2019年5月1日起按500元/天计至起诉之日即2019年8月13日，共104天，之后的违约金不再主张。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，该纠纷是指建筑装饰装修企业与发包人就达成的明确装饰装修中双方权利义务的合同产生的权利义务纠纷。本案中，就乳源滨江印象B栋2002房装修工程，原告姚明昌与被告宝尔亮装饰部于2018年8月12日签订的《装饰施工合同》是双方真实意思表示，内容清楚、明确，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对原、被告双方均有法律约束力。在《装饰施工合同》签订后，被告宝尔亮装饰部应按合同约定及时进场装修施工，并自实际进场开工日之日起90个工作日内按质按量完成乳源滨江印象B栋2002房的装修工程后将该房交付给原告姚明昌。在被告宝尔亮装饰部未按施工工期完成滨江印象XXXX房装修工程时，原告姚明昌又与被告宝尔亮装饰部于2019年3月2日签订了一份《乳源滨江印象姚先生雅居合同补充协议》，将该房屋装修工程的工期延期至2019年5月1日。但在装修工程延期后，被告宝尔亮装饰部仍未按时完成滨江印象XXXX房的装修工程，并因原、被告之间产生的矛盾而撤离现场停止装修该房屋，系以自己的行为表明不再履行滨江印象XXXX房装修义务，致原告姚明昌签订合同之目的不能实现，已构成根本违约。现原告姚明昌诉请要求解除其与被告宝尔亮装饰部签订的《装饰施工合同》、《乳源滨江印象姚先生雅居合同补充协议》，理由确实充分，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；”的规定，本院予以支持。关于违约金计付问题。由于被告宝尔亮装饰部在工期延期后仍未按时完成滨江印象XXXX房的装修工程，且因原、被告之间产生的矛盾而撤离现场停止装修该房屋，致原告姚明昌签订合同之目的不能实现，其行为已构成根本违约。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”和第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”的规定，原告姚明昌可按照合同约定要求被告宝尔亮装饰部承担支付违约金。本案中，根据原、被告签订的《乳源滨江印象姚先生雅居合同补充协议》第一条约定“由于乙方导致延期交付，经甲乙双方协商后将工期延至到2019年05月01号前交付；完工时间以施工方交付验收合格为准，若延期超过7天，甲方有权拒付尾款，7天过后，乙方应支付甲方500元每日的违约金……”的内容可知，被告宝尔亮装饰部自2019年5月9日起应按500元/日的标准向原告姚明昌支付违约金；对原告姚明昌要求被告宝尔亮装饰部自2019年5月1日起向其支付违约金的主张，缺乏合同依据，本院不予支持。现原告姚明昌仅诉请要求被告宝尔亮装饰部支付至本案起诉之日即2019年8月13日止的违约金，而不向被告宝尔亮装饰部主张之后的违约金，系其在法律规定的范围内自行处分自己的民事权利和诉讼权利的行为，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”的规定，本院予以支持。对原、被告约定的违约金，本院认为，双方约定的违约金明显过分高于被告宝尔亮装饰部违约所造成的损失，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”和《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”的规定，结合本案实际，本院酌情支持3500元；对原告姚明昌诉请超出部分，本院不予支持。被告宝尔亮装饰部经本院向其公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票等诉讼文书期限届满后至今未到庭参加诉讼，视为其放弃了相应的抗辩权利，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。”的规定，本院作缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第四项、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第一百四十四的规定，判决如下：一、解除原告姚明昌与被告浈江区宝尔亮装饰服务部于2018年8月2日签订的《装饰施工合同》以及于2019年3月2日签订的《乳源滨江印象姚先生雅居合同补充协议》；二、限被告浈江区宝尔亮装饰服务部于本判决生效之日起十日内向原告姚明昌支付违约金3500元；三、驳回原告姚明昌的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案件受理费1100元（原告姚明昌已预交），由原告姚明昌负担1000元，由被告浈江区宝尔亮装饰服务部负担100元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审 判 长  陈曲波人民陪审员  **霞人民陪审员  胡宗奎二〇一九年十二月二十三日法官助理李雄财书记员朱琦