四川省平昌县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川1923民初3204号 原告李仕红，男，汉族，生于1974年11月5日，住四川省巴中市巴州区。 委托代理人柳太华，巴州区英博法律服务所法律工作者。 委托代理人余思和，男，汉族，生于1960年8月20日，住巴中市巴州区。 被告都江堰市大盛唐投资有限公司。 法定代表人曾大多，公司董事长。 委托代理人符光华，该公司员工。 被告四川鑫艺锦绣旅游投资有限公司。 法定代表人苟子俊，公司董事长。 委托代理人黄国华，四川宏坤律师事务所律师。 原告李仕红诉被告都江堰市大盛唐投资有限公司（以下简称大盛唐公司）被告四川鑫艺锦绣旅游投资有限公司（以下简称锦绣公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告李仕红及其委托代理人柳太华、余思和，被告锦绣公司的委托代理人黄国华到庭参加了诉讼，被告大盛唐公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本案现已缺席审理终结。 原告李仕红诉称，被告大盛唐公司与案外人朱杰签订《平昌县驷马大峡谷雕塑园林景观制作承包合同》及《制作承包补充协议》。合同签订后，因朱杰被司法机关传唤，原告便与朱杰签订《合伙协议》，由原告具体负责对朱杰所签合同的全面履行。同时，原告进场制作施工也得到二被告的认可。原告进场施工作业完成大部分工程量后中止履行合同。经与被告结算，对原告已完成工程量及价款进行结算，确定原告已完成工程价款为1613590元，除被告已支付865000元外，下余未支付工程款为748590元，扣减原告应承担的材料扣减款4659.93元，零工及损失应扣款1920元，违反安全罚款300元，现被告实际下差原告工程款为741665.07元。现请求：1、判令二被告连带支付工程款741665.07元，并从2018年6月27日起按银行贷款利息4倍支付利息；2、判令二被告承担违约赔偿金129087.00元（总工程款的8%计算损失）。3、被告承担本案的诉讼费用。 被告大盛唐公司辩称，大盛唐公司就驷马水乡项目工程对外与朱杰等人签订合同属实，但该合同的实际履行是被告锦锈公司在负责，故该案涉项目工程的所有工程款支付义务主体应是被告锦锈公司，应驳回原告对大盛唐公司的诉讼请求。 被告锦锈公司辩称，平昌县驷马水乡项目工程（包括原告诉称的案涉工程）系被告锦绣公司投资管理，且工程款的支付也是锦锈公司在负责支付，与被告大盛唐无关。案外人朱杰系与被告大盛唐公司签约主体，其应当参加诉讼，现原告李仕红所承包的项目工程至今没有验收，原告起诉的主张证据是工程款支付申请单，该申请单并非正式的结算依据，且原告在履行合同中没有全面履行合同义务，加之原告与被告大盛唐公司签订的合同违反法律强制性规定，应为无效，故应当驳回原告的诉讼请求。 经审理查明：2017年1月25日，被告大盛唐公司（甲方）与案外人朱杰（乙方）签订《平昌县驷马大峡谷雕塑园林景观制作承包合同》。该合同主要内容为：“1、工程地点：驷马大峡谷景区，具体位置由甲、乙双方现场决定。主要工程内容：洞口、瀑布、假山、水池、假石、庭宇、岩壁、万马图、水帘洞、龙、沿线公路两侧、假山假石假树及植物配景小品50处，驷马园雕、大型待确定位置雕塑不少于2处，雕塑位置阁亭不少于5处，承包范围：除景台植树种草绿化外（不包括游客中心、更衣室、厕所或街边小吃街的内外装饰装修）的所有装饰装潢的构件艺术制品，由乙方设计制作；2、承包方式：包人工制作和设计、验收合格，即所有工作人员的食宿由乙方自行安排，所有工地上的水电费用，大型机械设备，起重设备，安全网和一切所需工种所用的一切材料由甲方负责。3、开工日期为2017年2月17日，竣工日期为2017年6月17日。4、合同价为：30个技工（500元/天，每月45万），临工10个（200元/天，每月6万），管理费40万元，四个月。5、工地代表：甲方驻工地代表为李振民，乙方驻工地代表为朱杰。6、工程款支付方式：每月按人员工资的70%支付，即（145+6+10）元×70%=42.7万元，次月10号按时银行转帐支付。7、完工验收，工程完工后7个工作日内，甲方应组织工程验收，逾期视为默认工程验收合格通过。8、违约责任：甲方未按协议规定时间支付工程进度款，在明确计量结果后，第十五天起计算银行贷款利率4倍支付应付全额给乙方，因甲方资金原因没有及时到位，导致乙方无法正常完成工程进度，乙方有权停工，由甲方承担一切责任及经济损失。若出现单方违约，违约方应赔偿对方的经济损失按工程总造价的8%赔偿守约方”。2017年2月21日，被告大盛唐公司与案外人朱杰针对前合同签订《补充协议》对承包合同中涉及到的承包内容及费用支付办法进行补充约定。2017年2月14日，原告李仕红与朱杰签订《合伙协议》，其主要内容为：由原告李仕红出资20万元与朱杰共同承包驷马水乡大峡谷雕塑景观制作项目，其利润分利由朱杰占60%，李仕红占40%。项目工作安排由李仕红具体负责。因案外人朱杰涉嫌犯罪，被司法机关依法审查并采取措施，原告李仕红与大盛堂公司驷马水乡项目部负责人符光华于2017年5月3日签订《补充协议》，其主要内容为：大盛唐公司驷马水乡项目部作为甲方将大峡谷景观承包给原告李仕红（作为乙方）。1、老洞口：按照甲方的效果图要求施工（龙头、龙尾、龙身的素石造型和上色）；2、药王庙：按照甲方效果图要求施工（庙檐及柱，庙口平台不低于50平方米，过往游客通道外必须与瀑布流水一致，不得有断流现象出现）；3、工程总价：16.00万元。4、付款方式：按照原合同执行，完成全部工程量后经甲方监理方验收合格后3个工作日一次性支付。5、工期：30天完成（2017年6月1日至2017年6月30日）；6、此合同与原合同具有同等法律效力。原告李仕红按照承包合同及补充协议内容进行施工作业，并将已完成的工程交付于被告使用。2017年4月26日，原告李仕红与建设单位符光华，监理单位易志坚签署“工程签证单”对相关工程项目予以签证确认。2017年10月3日、2017年6月29日、2018年2月2日、2018年2月6日，原告李仕红与案涉工程项目部苟子豪（被告锦绣公司工作人员）等人对已完成工程进行现场收方确认。2018年6月27日，原告李仕红对已完工程及价款向被告出具工程支付申请单，该申请单主要内容为：原告李仕红已完工程总的结算，全额为1613590元。已支付865000元，下余未支付全额为748590元。应扣减原告李仕红应承担的材料应扣款4654.93元，零工及损失费用1970元，安全处罚费用300元。易志坚作为该案涉项目工程监理予以签名并同时签署“同意按以上收方数据支付工程款”，苟子豪作为项目经理予以签名并同时签署”“经复核属实，同意按合同支付”。 同时查明，被告锦锈公司于2017年12月13日至2018年8月29日共计向原告李仕红支款957000元（其中包括李仕红门票抵帐42000元），现平昌县驷马水乡大峡谷景区业主单位为被告锦锈公司。 上列事实有当事人陈述、户籍证明、企业登记信息表、《平昌县驷马大峡谷雕塑园林景观制作承包合同》、《承包补充协议》、《补充协议》、《合伙协议》、工程支付申请单、收方记录、签证单、付款记录及庭审记录在案佐证、本院予以确认。 本院认为，被告大盛唐公司作为平昌县驷马水乡大峡谷景区的前期业主单位，对外与朱杰等人签订的《承包制作合同》、《承包补充协议》及与原告李仕红签订的《补充协议》，因案外人朱杰及原告李仕红均不具备从事劳务作业的相关资质，故上列合同的签订违反法律强制性规定，均属无效。原告李仕红作为案外人朱杰的合伙人，在朱杰因涉嫌犯罪无法实际履行合同时，以合伙人的身份参与到朱杰所签订的合同履行过程中，并与被告大盛唐公司签订《补充协议》，对案涉项目工程进行实质施工作业，并得到被告大盛唐公司及被告锦锈公司的认可，后因工程款的支付问题，李仕红以原告的身份主张权利并无不当，符合相关法律规定，本院予以确认。被告锦锈公司在成立后，对平昌县驷马水乡大峡谷景区进行实际投资管理，应当视为对被告大盛唐公司就驷马水乡大峡谷景区全部合同权利、义务的转让接受，成为案涉项目工程的新的业主单位。原告李仕红就已完工程向被告锦锈公司出具的工程支付申请单，经被告锦锈公司现场施工工作人员的签字确认，应当视为对原告李仕红已完工程取得工程款总额的结算。原告李仕红依据双方签字确认的工程支付申请单，要求认定原告已完工程量及价款总额为1613590元，本院予以确认。原告李仕红将已完成的工作成果交付于被告锦锈公司使用至今，应当视为被告锦锈公司对原告李仕红已完工程的验收合格。原告李仕红在庭审中认可在被告锦锈公司处已领取工程款（含门票抵帐）957000元及工程支付申请单上应由原告承担的费用6924.93元共计963924.93元，应在被告锦锈公司应付原告李仕红工程款中扣减。综上所述，虽然案涉合同无效，但原告李仕红要求被告锦绣公司承担支付下欠工程款的请求符合最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，故对其诉讼请求本院予以支持；但原告李仕红要求被告承担违约损失的诉讼请求于法无据，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、限被告四川鑫艺锦锈旅游投资有限公司在本判决生效后五日内向原告李仕红支付下欠工程款649665.07元。 二、驳回原告李仕红的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费3300元，由被告四川鑫艺锦锈旅游投资有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于四川省巴中市中级人民法院。 审判员  牟永军 二〇一九年十二月三十日 书记员  罗小利