四川自由贸易试验区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0193民初10720号 原告：四川省送变电建设有限责任公司，住成都市高新区西区天朗路39号。 法定代表人：仲应贵，公司董事长。 委托诉讼代理人：范峪旖，四川建永律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李欣，四川建永律师事务所律师。 被告：四川希望华西建设工程总承包有限公司，住成都市青羊区青龙街51号1栋15层1-11号。 法定代表人：秦满震，公司董事长。 委托诉讼代理人：张春燕，四川道略律师事务所律师。 原告四川省送变电建设有限责任公司（以下简称“送变电公司”）与被告四川希望华西建设工程总承包有限公司（以下简称“希望华西公司”）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年10月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告送变电公司的委托诉讼代理人范峪旑、李欣、被告希望华西公司的委托诉讼代理人张春燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 送变电公司向本院提出诉讼请求：1.判令希望华西公司向送变电公司支付工程款933198.95元及利息(利息按同期银行贷款利率，从2018年2月25日起，计算至实际付清之日止，截止2019年9月29日的利息为71539元);2.由希望华西公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由:2013年10月8日，希望华西公司与送变电公司签订《建设工程施工专业分包合同》，将“成都市高新区灯塔村7组新建商业用房、商品住宅项目(新城国际广场)高低压配电工程”分包给送变电公司实施，合同暂定总价7650000元，最终造价以希望华西公司与业主结算价格下浮9.81%为准，并约定分包人与承包人确定结算价后15个工作日内支付至结算总价款的95%，剩余5%在质保期满后15个工作日内支付。此后，送变电公司按约定完成了施工任务。2018年2月10日，经双方结算，工程款总金额8835698.95元。现工程早已竣工验收合格投入使用，结算也已完成，但经送变电公司多次催促，希望华西公司至今仍拖欠工程款933198.95元未支付。鉴于此，为维护送变电公司合法权益，依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定，现依法诉至人民法院，请求支持送变电公司的诉讼请求。 希望华西公司辩称，1、希望华西公司向送变电公司支付案涉工程款的条件尚未成就，希望华西公司无义务支付送变电公司案涉工程款。送变电公司与希望华西公司双方于2013年10月8日签订的《建设工程施工专业分包合同》第12.2条第二款约定“分包人与承包人共同办理完政府审计机关的结算审计工作，并确定本专业分包的结算价，承包人收到发包人该项工程款后15个工作日内支付至专业分包结算总价款的95%”。该条约定对双方都应当产生约束力，是附条件的付款约定，在业主方成都成房置业有限公司(以下简称业主方)未支付希望华西公司案涉工程款即付款所附条件尚未成就前，希望华西公司无义务支付送变电公司案涉工程款。本条约定应当解释为只要业主方没有支付案涉工程项目的工程款给希望华西公司，希望华西公司就无义务支付送变电公司案涉工程款。业主方未支付希望华西公司案涉工程款，且未支付原因即是送变电公司施工的分包工程存在项目无法正式通电、验收不合格等诸多因素。2016年1月11日、12日，业主方向希望华西公司发来《工作联系单》，明确在项目正式交房以后，因无法通电、电缆敷设及相关检测工作不到位，暂扣希望华西公司质保金90万元、罚款7.5万元的通知，此两份证据与2016年1月12日的《成都成房置业有限公司中日会馆.新城国际广场资金支付审批表》相互印证，完全可以证明本案的案件事实。因送变电公司的上述行为，此后为解决项目通电的事项，希望华西公司和业主方都在积极想办法解决。直到2018年6月11日，希望华西公司在向业主方申请支付项目工程款时，业主方仍然以因解决项目通电支出了相应的费用，扣除希望华西公司案涉工程款928158.3元(其中接电费277200元，临时电4737.64元，户表检修费6680元，电业局代扣费126000元，电费补贴513540.66元)。希望华西公司明确告知了送变电公司，送变电公司在事情出现的最初还配合解决一些问题，但到后面，就不再继续配合，导致业主方扣除送变电公司分包范围内的工程款，送变电公司是知情的。因此，按照希望华西公司和送变电公司之间的约定，以及本案的案件事实，在业主方未支付案涉工程款之前，希望华西公司无义务支付送变电公司案涉工程款。2、希望华西公司积极向业主方索要工程款，并未怠于履行向业主方索要案涉工程款的义务。在业主方于2018年6月11日向希望华西公司最近一次付款的时候，扣除了送变电公司分包工程范围内的款项，希望华西公司多次找业主方索要工程款，业主方也组织了多次会议(送变电公司也有参加)，但均无果。希望华西公司遂于2019年4月24日向业主方送达了《关于成都市高新区灯塔村7组商业用房、商品住宅、绿化工程及附属设施建设项目总承包工程因“外部电源未通暂扣我司工程费用”的情况说明》。以上均可以充分证明希望华西公司积极地向业主方索要工程款，并未怠于履行索要工程款的义务。3、送变电公司分包施工的工程范围存在质量问题，未能通过供电部门的验收，送变电公司不享有案涉工程款的合法主张权。正是因为送变电公司分包施工的工程范围存在质量问题，在项目交房以后，还无法通电，才未能通过供电部门的验收，依据《建设工程施工专业分包合同》第12.2条第一款“工程施工完毕，经供电部门验收合格并送电后”支付案涉工程款的约定，送变电公司不享有案涉工程款的合法主张权。综上所述，希望华西公司认为:因业主方未支付希望华西公司案涉工程款，希望华西公司付款给送变电公司的条件未成就；希望华西公司一直在积极地向业主方主张案涉工程款，未怠于履行索要工程款的义务；送变电公司分包施工的工程范围未经供电部门验收合格。故，希望华西公司不应当支付送变电公司案涉工程款。 本院经审理认定事实如下：2013年10月8日，送变电公司（分包人）与希望华西公司（承包人）之间签订《建设工程施工专业分包合同》，合同约定：1、分包工程的名称为成都市高新区灯塔村7组新建商业用房、商品住宅项目（新城国际广场），分包工程的承包范围是高低压配电工程，承包方式为包工包料。2、合同暂定价为7650000元，最终价款以结算价为准，最终结算价方式为总承包人与业主总承包合同中分包工作内容的分部分项工程量清单结算价（现总包高低压配电清单：8482136.75元）的基础上下浮9.81%与分包方结算。3、开工日期为2013年10月10日，竣工日期为2013年12月30日，工期80天。3、承包人向分包人支付工程款的时间和方式为：工程施工完毕，经供电部门验收合格并送电后，15个工作日内支付至合同总价的80%，分包人与承包人共同办理完政府审计机关的结算审计工作，并确定本专业分包的结算价，承包人收到发包人该项工程款后15个工作日内支付至专业分包结算总价款的95%，工程结算总价款的5%作为质保金，质保期满后15个工作日内，无质量问题或发生质量问题已经修复的，由承包人无息支付给分包人。 2013年11月15日，送变电公司向希望华西公司发送《工作联系单》，载明“由于该项目外部电源，一直未能处理相关单位与成都供电公司客服中心协调招拍挂土地用电方案事宜，导致后续用电方案、配电图纸审核及竣工送电工作未能进行......我司已于2013年10月23日向希望华西公司提供了高低压配电柜基础图纸，根据目前施工现场情况，且结合项目用电时间，请求希望华西公司尽快完成配电房内土建基础施工，为我公司提供施工作业面，我公司才能进场施工。” 2015年6月19日，成都成房置业有限公司现场签证单审批表和技术、经济签证核定单载明，由于外部原因，正式电源至今未通，只能用原施工的临时用电代替。 成都成房置业有限公司是案涉项目的业主方。2016年1月，业主方通知希望华西公司，因总包单位沟通协调不力，电缆敷设及相关监检测工作不到位，导致正式用电通电滞后，因此决定暂扣质保金的10%约90万元以及经济处罚75000元。2018年6月在成都成房置业有限公司中日会馆新城国际广场资金支付审批表中，对业主方扣除了希望华西公司相应部分工程款928158.3元（其中接电费277200元，临时电费4737.64元，户表检修费6680元，电业局代扣费126000元，电费补贴513540.66元）进行了确认。 2017年8月21日，送变电公司向四川华玮物业管理有限公司出具移交单，载明该项目于2014年起搭接施工用电使用，并在2016年5月9日正式通电，至交付以来设备运转正常，现质保已到期，对本项目所有设备进行移交。四川华玮物业管理有限公司于2017年8月29日签收：配电房施工的质保已完毕，目前设备运行正常。 2018年2月10日，送变电公司与希望华西公司之间签署结算单，对该项目进行结算的金额为8835698.95元，施工人在结算单上注明，该结算价含建设单位扣除的90万。 截止起诉时止，希望华西公司已经支付工程款为7902500元，尚欠933198.96元。 上述事实有《建设工程施工专业分包合同》、工作联系单、供配电设施资产移送清册、成都成房置业有限公司中日会馆.新城国际广场资金支付审批表、移交单、施工项目专业劳务分包结算单、因外部电源未通暂扣我司工程费用的情况说明、关于对扣款范围及明细予以明确并确认的函、技术经济签订核定单、成都成房置业有限公司现场签证单审批表等及当事人的当庭陈述在卷佐证。 本院认为，送变电公司与希望华西公司之间签订的《建设工程施工专业分包合同》合法有效，送变电公司已经依约完成了合同施工内容，双方也进行了最终的结算，扣除已支付款项，尚欠933198.96元工程款。希望华西公司抗辩称未支付款项是因为送变电公司在其分包工程范围内导致业主方扣除了928158.3元工程款，故依据《建设工程施工专业分包合同》第12.2条第二款约定“分包人与承包人共同办理完政府审计机关的结算审计工作，并确定本专业分包的结算价，承包人收到发包人该项工程款后15个工作日内支付至专业分包结算总价款的95%”，不应支付业主方未付的工程款。经审理查明，案涉工程未正式通电是由于案涉项目外部的电源原因，并非由于送变电公司完成部分的工程问题，故对希望华西公司的抗辩理由，本院不予支持。在送变电公司向四川华玮物业管理有限公司设备移交单中载明案涉工程质保期已过，且希望华西公司并未提供相应证据证明截止起诉前其已经支付了尚欠的933198.96元工程款，故对送变电公司主张希望华西公司向其支付工程款933198.95元诉讼请求，本院予以支持。关于工程款利息，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”、第十八条“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日”之规定，送变电公司主张从结算之日起15日起付较为合理，本院予以确认。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 四川希望华西建设工程总承包有限公司于本判决生效之日起十日内向四川省送变电建设有限责任公司支付尚欠工程款933198.95元及利息(以933198.95元为基数，自2018年2月25日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日起至本判决生效之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6921元，由四川希望华西建设工程总承包有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  敖富 二〇一九年十二月三十一日 书记员  徐萌