安徽省灵璧县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1323民初6408号 原告：解田田，男，1992年4月11日出生，汉族，住安徽省宿州市灵璧县。 委托诉讼代理人：王宗山，安徽徽灵律师事务所律师。 被告：安徽军峰装饰工程有限责任公司，住所地安徽省宿州市灵璧县日月星城莱迪购物街（内街）北段1-108、109号，统一社会信用代码91341323090762470X。 法定代表人：王士峰，该公司经理。 委托诉讼代理人：王丽君、马肖肖（实习），安徽龙庭律师事务所律师。 原告解田田因与被告安徽军峰装饰工程有限责任公司（以下至判决主文均简称军峰公司）装饰装修合同纠纷一案，于2019年11月8日向本院起诉。本院同日受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。原告解田田及其委托诉讼代理人王宗山，被告军峰公司的委托诉讼代理人王丽君、马肖肖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 解田田向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原、被告之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2、判令被告向原告返还装修款4万元；3、判令被告向原告支付违约金6万元（逾期天数暂计算至2019年11月12日，最终违约金金额按实际逾期天数计算）；4、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年5月2日，原、被告签订了一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同第1条4款约定：工程期限90天，开工日期为2019年5月6日，竣工日期为2019年8月6日。2019年5月15日原告支付工程款4万元。8月6日原告前往施工现场准备工程验收时发现被告并没有按照合同约定进度施工。为使工程尽快完工，经原、被告协商被告向原告出具承诺书，承诺将在2019年8月12日至9月12日一个月时间内完成工程施工任务，如出现工程逾期行为，被告自愿赔偿原告损失每天3000元。时至今日被告对工程施工总量仍不足10%，被告的违约行为给原告造成了严重的经济损失，故特向贵院提起诉讼，请求依法支持原告的诉请。 军峰公司辩称：案涉合同已经履行过半义务，原告应按照合同支付相应的工程款。目前尚欠2万元，按逾期支付天数每天支付违约金50元。原告其他诉求无事实及法律依据。请求驳回原告全部诉讼请求。 本院经审理查明以下事实：被告军峰公司系自然人独资有限责任公司，法定代表人为王士峰，2014年1月13日依法登记设立，经营范围：建筑装饰装修工程，水电安装工程等。 2019年5月2日，原被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份：发包人解田田，承包人安徽军峰装饰工程有限责任公司，委托代理人王士峰。工程地点：中安城市广场3#203室。内容：详见家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。承包方式：承包人包工、包料。期限90天，开工日期2019年5月6日，竣工时间2019年8月6日。合同价款：72800元（详见工程预算清单）。工程验收和保修：双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）、水电、防水、地砖等施工完毕；（2）吊顶、壁柜、酒柜等施工完毕；（3）、报价单内其余项目施工完毕；承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单，发包人应自接到验收通知后两日内组织验收，如不验收视为验收合格，承包人进行下一道工序；工程竣工后，承包人应通知发包人两日内验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。发包人如不验收视为验收合格。工程款支付方式：第一次签订合同时支付4万元，第二次工程进度过半支付2万元，第三次双方验收合格支付12800元，其中工程过半指：水电、防水、地砖施工完毕。违约责任：因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不允顺延；由于承包人原因致使工期顺延，每延误一天向发包人支付违约金50元；发包人未按期支付第二、第三次工程款的，每延误一天向对方支付违约金50元。5月15日，原告支付被告装修款4万元。合同约定竣工日期原告验收房屋，被告仅进行了水电、防水、墙体施工。8月12日，王士峰（甲方）向解田田（乙方）出具承诺书：2019年5月2日签订中安城市广场3#楼203室装修合同，因军峰公司个人原因未在3个月内完成装修，现双方签订补充协议内容：军峰公司承诺，从2019年8月12日到2019年9月12日，一月时间把中安3#203室装修完成，如逾期工程，军峰公司将自愿赔偿3#203业主损失费3000元一天，直到完工为止，因天气原因，不可抗力可以顺延……。后被告未能继续施工。期间，被告支付地砖款6000元。同年10月，原告另找他人铺设室内地砖。原告认为被告构成违约，具状起诉，请求判如所请。 法律规定：依法成立的合同，受法律保护。本案原被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《承诺书》均系双方当事人真实的意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，应属有效，双方均应按合同的约定行使权力、履行义务。原告支付首期装修款后，被告应按照工程进度及时装修，但约定的房屋竣工之期到来，被告未能完成相应工作，经协商，又向原告出具承诺书，之后仍未继续施工，其行为已表明被告无法完成合同义务，原告签订合同的目的难以实现，现原告请求解除与被告之间的合同，符合法律规定，本院予以支持；由于解除合同的责任在被告，原告请求被告支付违约金理由正当，应予支持；但原告请求按每天3000元计算明显过高，结合本案实际，本院酌情支持15000元。被告辩解已完成工程量过半，原告应继续支付装修款2万元，承担每天50元的违约金，未提起反诉，结合合同关于工程过半量的约定，被告未能完成地砖的铺设，其实际施工量未达到合同约定的内容，且未能就该主张向本院提供证据证明，本院不予采信。原告向被告支付装修款4万元，系履行合同义务，自认被告已完成水电、防水、墙面粉刷工作，代为支付地砖款6000元，结合双方施工项目确认表及工程预算清单，本院认为基本相当，对原告请求被告返还已支付4万元不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、被告安徽军峰装饰工程有限责任公司应于本判决生效后十日内支付原告解田田违约金15000元。 二、驳回原告解田田的其他诉讼请求。 案件受理费2300元，减半收取1150元，原告解田田承担150元，被告安徽军峰装饰工程有限责任公司承担1000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审判员  赵芸 二〇一九年十二月四日 法官助理余鹏程 书记员赵艳玲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。