西安市未央区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕0112民初11239号 原告（反诉被告）陕西永安门业有限责任公司，住所地：陕西省西安市莲湖区亚美伟博广场第四号楼一单元11001号。统一社会信用代码：916100006779299700。 法定代表人毛修明，该公司总经理。 委托代理人何婷，陕西稼轩律师事务所律师。 被告（反诉原告）西安唐城医院，住所地：西安市未央区太华北路99号。登记号：PDY10005361011211A1001。 法定代表人尉竞飞，董事长。 委托代理人焦玉鸽，陕西立腾律师事务所律师。 委托代理朱晔，陕西立腾律师事务所律师。 原告陕西永安门业有限责任公司（以下简称永安公司）与被告西安唐城医院（以下简称唐城医院）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人何婷，被告委托代理人焦玉鸽到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告诉称，2014年5月22日，其与被告唐城医院签订《合同书》，合同约定，其为被告唐城医院医疗综合大楼工程项目制作、运输、安装钢质防火门、防火卷帘门以及亚萨合莱集团耶鲁牌钢质门。合同约定采用综合单价，最终以实际完成工程量为准。合同签订后，其按约定履行了合同义务，工程竣工后，其按实际完成的工程量结算总价款为962711.05元，但被告未按约定支付合同价款，经其多次催要，被告至今仍拖欠550911.05元未付，故诉至法院，请求：1、判令被告支付工程款550911.05元；2、诉讼费由被告承担。 被告辩称：一、因原告交付的防火门存在质量问题,没有经过验收,双方之间没有进行最终的结算,故此原告主张的剩余款项数额没有依据。双方合同约定采用综合单价，最终结算以其加盖公章所确认的工地实际发生量为准。而实际上双方在合同的履行过程中,因原告交付的门质量有问题,没有经过验收,双方因维修更换等事宜没有协商一致,所以并未经过最终的决算,原告主张的金额并非双方结算的结果,其对原告主张的数字不认可。二、原告诉称合同签订后,其即按照合同约定全面、适当的履行了合同义务并不属实。实际上原告在整个合同履行过程中存在严重的迟延交货、交付的门不符合合同约定的质量标准等严重违约行为。1、合同履行过程中,原告存在迟延交货的严重违约行为,其在2014年7月26日已经给原告确认了第一批门的数量，确认后30日内进场安装,但实际上原告首批门在2015年1月22日才运到工地现场,且门扇钢板厚度未达到质量要求。第二批门在2014年12月15日确认了数量,按照约定应该在2015年1月15日到场,但实际上到2015年3月9日才运到现场。到2015年4月18日发工作联系单时,仍有病房门合页缺失、门锁未到、尚有20余个门扇未安装,防火门未到齐。因为原告的迟延,造成其病房内电器、氧气、医疗设施等后续工程无法进行,严重拖延其专业工程工期。 按照合同约定,原告将耶鲁牌钢制门交货后,甲方确认支付到货数量应付款项的60%。但实际上到2015年4月18日其发工作联系单时,原告连门锁都没有交付,没有完全履行合同约定的交货义务。针对原告的迟延交货、安装问题,双方在2015年5月6日专门召开专题会议,并形成会议纪要。要求永安公司在2015年5月7日将所有钢质门的锁具(总统钥匙系统)运至唐城医院,经唐城医院随机抽样、由永安公司试装、试装合格后,与唐城医院办理交接手续。原告并承诺病房门和防火门的收尾工作争取在2015年5月15日前完成,最迟不超过5月20日。会议纪要形成后，其按照会议纪要约定的时间把相应的款项付完后,原告并未按时履行义务,酿成纠纷发生。原告交付的防火门质量不合格,比如钢制防火门双扇无法正常关闭,铰链多处脱位、插销不能正常使用、部分病房门吸没有安装、总统钥匙未交付、部分门锁芯打不开等情况。其多次给原告发送工作联系单,催促对工程质量进行整改,并要求对所安装的防火门进行维修,原告维修人员称部分防火门无法维修,需要更换。2018年年底,原告答应给其更换11樘门,但要求先付款后更换,鉴于原告在2015年5月份关于会议纪要约定的合同义务未履行的不诚信行为,其提出要求先更换11樘门后再付款,原告同意,截止目前,原告并未对有问题无法进行维修的11樘防火门进行更換,对需要维修的也未进行有效的维修。原告的违约行为给其造成了严重的经济损失,根据合同第八条关于违约责任约定,乙方所加工制作的产品不符合约定的技术及质量标准的,除承担本合同约定的质保责任外,甲方有权要求乙方支付合同总价15%的违约金,第4条约定,乙方逾期交货或逾期安装到位的,每逾期一日,应按2000元标准向甲方支付违约金的约定，其依法提起反诉，请求：一、判令原告立即对其医疗综合大楼所安装的有质量问题的11樘防火门进行更换，对其他需要维修的防火门进行维修；二、判令原告支付其产品质量不合格违约金14万余元，逾期交货违约金24万元；三、本案所有诉讼费用由反诉被告承担。 反诉被告辩称，其已经全面履行了合同约定的各项义务，该工程项目在2016年5月已经通过消防验收合格，也早已交付使用，其并无违约，反诉原告称质量不合格及逾期交货缺乏事实及法律依据，且反诉原告未按约定支付工程款确系违约。故请求驳回其反诉请求。 经审理查明，2014年5月22日，原告永安公司（乙方）与被告唐城医院（甲方）就西安唐城医院医疗综合大楼工程项目钢质防火门、亚萨合莱集团耶鲁牌钢质门的制作、运输、安装签订《合同书》。合同约定，由原告承揽被告医疗综合大楼钢质防火门、防火卷帘门、亚萨合莱集团耶鲁牌钢质门的制作、运输、安装工程，钢质防火门制作标准严格按照(GB12955-2008)以及甲方合规要求,经消防部门验收合格,贴防火贴标。亚萨合莱集团耶鲁牌(ASSAABLOY)钢质门严格按照技术参数及指标。产品规格、单价、标准见下表：                            1、钢质防火门                       规格                       单价             (元/樘)                       备注                               宽（mm）                       高（mm）                               FM甲                       1000                       2100                                   798                                                     FM甲                       1200                                   2100                       958                                                     FM甲                       1500                       2100                       1197                                                     FM甲                       2700                       2400                       2462                                                     FM甲                       2400                       2400                       2189                                                     FM乙                       1300                       2100                       1037                                                     FM乙                       1500                       2400                       1368                                                     FM乙                       1800                       2400                       1642                                                     FM丙                       600                       2100                       479                                                     FM丙                       1200                       2100                       958                                                     FM丙                       1500                       2100                       1197                                                     二、特级无机防火卷帘门                       m2                                             450元/m2                       按洞口面积计算                               三、亚萨合莱集团耶鲁钢质门                                   900                       2100                       1191                                                                           1000                       2100                       1323                                                                           1200                       2100                       1588                       子母门                                                     1500                       2100                       1984                       子母门                                                     800                       2100                       1058                                      说明：1)、钢质防火门为综合交工价,按标准五金配置,表面喷塑,钢板采用镀锌钢板,永安公司生产。2)、亚萨合莱集团耶鲁门为综合交工价,含门套,五金锁采用亚萨合莱旗下多麦克斯品牌钢质锁体、抗菌门把,扇采用T型门结构,表面采用喷塑或PVC木纹钢板.亚萨合莱北京天明公司产品。 关于产品数量计算方法，合同约定：1、各种规格用门以樘计算,单价见上表。具体数量待乙方实地测量出具设计图后,双方签字确认的数量计算。数量增减以甲方加盖公章的书面变更通知为准。颜色以甲方正式书面通知为准。2、决算以经甲方加盖公章所确认的工地实际发生量为准。如需增加特殊区域的用门另行协商。3、本合同金额为含税价,乙方需提供国家正规发票。付款方式：1、合同签订后乙方将耶鲁牌钢质门等运至施工现场、经甲方确认后7日内支付到货数量应付款的60%。2、耶鲁牌钢质门安装施工完毕后经甲方验收合格一次性付至结算总金额的80%。3、耶鲁牌钢质门安装结束,经甲方验收合格后30日内,甲方书面确认耶鲁牌钢质门安装的实际数量。乙方接到甲方书面确认通知书后30日内,根据本合同第二款、第三款列明的计价方式,提出初步的结算价,初步的结算价经甲方确认无误后付款至总金额的95%。4、钢制防火门及防火卷帘门安装完毕后90天内消防验收完毕,验收完毕后根据本合同第二款、第三款列明的计价方式,提出初步的结算价,初步的结算价经甲方确认无误后付款至总金额的95%。消防验收期限为90天,超期视为验收合格。5、本合同结算总金额的5%作为质保金,质保金不计提利息。质保期三年。若无质量问题、无安全事故的,质保金在一年后付3%,三年后期满无质量问题付清。若发生质量或者安全事故,则该质保金被甲方作为有关损失予以抵扣,如果该质保金不足以弥补损失的,甲方享有继续追索权利。若乙方存在本合同约定的违约行为,甲方将该质保金抵扣乙方违约金,直接扣减。 甲方按合同约定的方式付款，向乙方提供产品相关的规格、数量、颜色、开向和技术要求。乙方接甲方书面确认加工尺寸后45天内安排首批门框进场安装(具体以甲方进度要求为准)。乙方不得将合同约定内容转包第三人,否则视为违约行为。保修期从验收合格之日起计算,保修期为三年。保修期内因产品质量问题,乙方负责免费维修(含免费提供配件)或更换。乙方在甲方提出维修48小时内,委派专业技术人员提供免费维保。如果届时乙方在约定期限内不履行其维保义务的,甲方有权委托第三人进行维保,相关费用从质保金中扣减,不足部分由乙方支付。保修期内,经乙方维修两次仍存在质量问题或导致无法正常使用的,乙方接到甲方更换通知之日起48小时内无条件更换,相关费用由乙方自负。违约责任：因乙方提供的产品存在瑕疵或者其他纠纷而导致本合同无法继续履行的,乙方应当承担违约及赔偿责任,违约金按照本合同总价20%计算。 上述合同签订后，原告永安门业即开始制作、安装钢制防火门、亚萨合莱集团耶鲁牌钢质门、防火卷帘门等合同约定的事项。本案涉及施工的医疗综合大楼于2016年5月通过消防验收、2016年6月份投入使用。 另查，2015年5月6日，原、被告双方就唐城医院病房钢质门安装收尾及工程款支付事项召开会议并形成《会议纪要》，《会议纪要》载明：参加人员:西安唐城医院:尉竞飞、赵人傔、王惠、史奇杰；陕西永安门业有限责任公司:毛修明、邢文秀。会议议题:关于唐城医院病房钢质门安装收尾及工程款支付事项。会议内容:唐城医院和永安公司双方本着合作、坦诚、积极的态度,就唐城医院病房钢质门和防火门安装收尾及工程款支付事项进行了深入、坦诚的交流和沟通。双方对前一阶段的合作进行了回顾和评价,对合作过程中出现的问题进行了深入的交流和沟通,对合同条文的理解交换了意见。目前施工现场已近收尾。为了尽快完成病房钢质门和防火门的安装工作,双方本着积极的态度,对过去存在的问题通过本次的交流和沟通,全面达成谅解。对后续安装收尾工作和工程款支付事项达成共识如下： 1.永安公司承诺:2015年5月7日将所有钢质门的锁具(总统钥匙系统)运至唐城医院,经唐城医院随机抽样、由永安公司试装，试装合格后,与唐城医院工程部办理交接手续；病房门和防火门的收尾工作争取在2015年5月15日前完成,最迟不超过5月20日。 2.唐城医院承诺:在永安公司钢质门锁具到场、验收合格后，在本周内(2015年5月9日前)给永安公司支付20万元的工程款；在下周二(2015年5月12日)前给永安公司支付10万元的工程款；后续支付:每装完一层,按合同约定应支付相应的的工程款(先冲减已支付的工程款,超出部分再支付)。 3.永安公司由邢文秀代表公司到唐城医院办理相应的财务手续，相应的委托书、身份证明手续、正式发票提前完善。 此纪要由双方代表签字盖章后生效。西安唐城医院赵仁傔、陕西永安门业有限责任公司毛修明签名，双方加盖公章。 案件审理过程中，原、被告双方对所有安装的钢质防火门、亚萨合莱集团耶鲁牌钢质门、防火卷帘门进行统计核实，确认的总费用为919218.65元，唐城医院向永安公司已支付411800元，尚欠工程款507418.65元未付。 关于反诉部分，被告唐城医院提交2015年1月14日其通过快递形式邮寄给永安公司的《关于贵公司是否继续履行合同的告知书》以及唐城医院于2014年9月11日、9月28日、10月17日、11月8日、11月28日、12月26日、2015年1月24日、4月18日，2016年6月3日、2017年1月5日及8月18日制作的工作联系单、现场照片，目的是证明原告永安公司交付产品存在逾期及质量问题。永安公司对唐城医院2015年1月14日《告知书》不予认可，称系唐城医院单方制作，邮寄时间早于会议纪要时间。对于10多份工作联系单，永安公司亦不认可，称系被告唐城医院单方制作、不具证明效力。该项目已于2016年5月通过消防验收，2016年6月投入使用，说明原告交付的产品不存在质量问题，加之合同约定的3年质保期已过，医院是人员流动频繁的地方，唐城医院所述的插销不能使用等问题属于其在使用过程中人为造成的损毁。 上述事实，有《合同书》、《会议纪要》、施工图纸、建设银行业务回单、工商银行业务回单、催收函及庭审笔录等在卷佐证。 本院认为，涉案合同约定原告永安公司按照被告提供的图纸加工所需产品，合同应属承揽合同。原、被告双方经协商签订的《合同书》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合同合法有效，合同双方均应按约履行各自的义务，原告永安公司已经按照约定完成涉案项目钢质防火门、亚萨合莱集团耶鲁牌钢质门、防火卷帘门的制作、运输、安装等工作，被告唐城医院理应足额支付承揽工程款而未足额支付，其行为违约，原告请求支付承揽防火门工程款507418.65元诉讼请求理由充分，本院依法予以支持；其余诉讼请求因无事实依据本院不予支持。对于被告辩解原告提供钢质门存在质量问题一节，涉案项目已于2016年5月通过消防验收、2016年6月份交付使用，被告所提供的证据原告质证不予认可，且被告所提供现场照片系使用三年以后所照，其主张存在质量问题证据不足，故本院认为被告的辩解不能成立。 关于被告反诉请求判令原告立即对其医疗综合大楼所安装的有质量问题的11樘防火门进行更换，对其他需要维修的防火门进行维修及支付因产品不合格的违约金14万元的请求，因反诉人无确凿证据证明质量问题存在，故对其反诉请求本院不予支持。对于被告反诉请求原告永安公司支付逾期交付货物的违约金24万元，双方合同第六条乙方责任第3项“按照甲方安排的工期进度安装、确保工期进度”，合同第五条第2项约定“甲方最少提前30日，以书面形式告知乙方供货时间”，虽然被告唐城医院认为定做图纸上标明的视为通知的30日交货，但被告唐城医院的解释与双方签订合同第六条乙方责任第6项“乙方在接到甲方书面确认加工尺寸后45天内安排首批门框进场安装”相互矛盾，结合原、被告2015年5月6日的会议纪要中确认“双方本着积极的态度，对过去存在的问题通过本次的交流和沟通，全面达成谅解”，故被告唐城医院关于原告逾期交付的主张证据不足，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零九条、第二百五十一条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告西安唐城医院于本判决生效后十日内支付原告陕西永安门业有限责任公司承揽工程款507418.65元； 二、驳回原告陕西永安门业有限责任公司其余诉讼请求； 三、驳回被告西安唐城医院的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件本诉受理费9309元（原告已预交），其中原告承担740元，其余8569元由被告承担，由被告承担部分于上述款项支付时一并付给原告；反诉费3500元（被告已预交），由被告承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。 审 判 长  宋爱玲 人民陪审员  刘春莲 人民陪审员  樊魁元 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  郝 娜