长治市潞城区人民法院民事判决书（2019）晋0406民初747号原告：山西大祥钢结构有限公司，住所地运城经济技术开发区南风工业园内,统一社会信用代码：×××。法定代表人马天祥，职务执行董事。委托诉讼代理人：畅军峰，男，系该公司员工。被告：潞城市圆梦机动车驾驶员培训学校，住所地长治市潞城区西贾村村西,统一社会信用代码：×××。法定代表人：孟爱君，职务校长。原告山西大祥钢结构有限公司诉被告潞城市圆梦机动车驾驶员培训学校合同纠纷一案，本院于2019年11月25日立案受理后，依法适用简易程序于2019年12月17日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人畅军峰，被告的法定代表人孟爱君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付原告合同欠款170000元及自2017年11月1日至起诉之日银行同期利息；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：原被告于2016年11月5日签订《钢结构加工安装合同书》，约定原告承揽被告钢结构工程，2016年12月30日交工，价款1390000元（不含税），合同签订后预付400000元，材料进场支付360000元，二层钢梁安装完毕支付200000元，四层钢梁安装完毕支付200000元，全部工程完工支付180000元，中途被告购买材料大约在60000元，（被告一直拒绝出示相关票据，无法核实金额），质保金50000元在一年内无质量问题后十个工作日内一次性支付。原告完工后两周内被告应组织竣工验收，逾期验收视为工程合格。合同签订后由于被告的原因双方签订了两份补充协议及一份承诺书，对工期及付款时间进行了变更。原告按照合同及协议的约定完成施工后，被告却未按照约定支付相应的货款，截止2017年11月1日被告尚欠原告价款170000元。故原告提起诉讼。被告辩称，从工程一开始，就没有正常施工过。出现了停停干干、原告无资金完成工程的情况。经原告一再请求，被告一次次提前付款。由于原告企业已经停工，法院已查封原告，原告实际已经没有能力生产，原告却还与被告签订合同，属于欺诈行为，所以造成不能正常施工和完工。经被告一再督促，原告答应来施工但至今未能来完工。被告自己购买了材料才封了顶，自己雇人刷了漆。由于很多地方没有喷漆，造成钢梁、钢柱生锈，减少了使用寿命。现在还有很多处安装没有完工，造成后期不能施工和装修。被告有关于工程进度和工程质量对话的微信截图可以证明工程至今没有完工。被告至今未收到施工日记、钢材质检报告、竣工报告、验收通知、票据等材料，原告也没有向被告谈及完工结算问题。原告称工程于2017年11月1日完工，被告微信记录显示被告于当日还在督促原告派人来完工。故应驳回原告诉讼请求。工程逾期至今没有完工，按照合同第五条第5项的约定，原告应付被告违约金3669600元，被告保留就工程不能按时完工产生的其他损失向原告追偿的权利。经审理查明，2016年11月5日原告（乙方）与被告（甲方）签订《钢结构加工安装合同书》，约定甲方将圆梦驾校办公楼工程发包给乙方，工程内容为按甲乙双方确认图纸及报价单所涉及的钢结构部分，工期自合同签订之日起至2016年12月30日（雨雪天除外，预埋螺栓的硬度达到施工要求开始算工期），合同价款为1390000元。双方在付款与结算部分约定：合同签订后甲方预付400000元，材料进场后支付合同总额的360000元，二层钢梁安装完毕后支付合同金额的200000元，四层钢梁安装完毕后支付合同金额的200000元，全部工程完工支付工程总额的180000元，质保金50000元在质保期（一年）满后10个工作日内一次性支付给乙方。合同签订后被告于2016年11月7日向原告支付400000元。此后由于被告施工图纸方案变更，上述合同未如期履行。2017年5月12日原告（乙方）与被告（甲方）签订圆梦驾校《钢结构加工安装合同书》补充协议，主要内容为：甲乙双方于2016年11月5日的圆梦驾校办公楼《钢结构加工安装合同书》因甲方施工图纸方案变更，一直未能提供施工图纸，导致原合同未能如约履行。现因图纸方案确定，经甲乙双方协商，就原合同达成如下补充协议：1、项目施工方案改变，按甲乙双方签字认可施工图纸施工。2、原定施工总价1390000元不变。3、因乙方资金需求甲方增付乙方100000元预付款，用于生产钢材购进。原合同付款结算方案不变。4、因楼梯方案改动，乙方应按照甲方签字认可图纸执行。5、合同工期自100000元增补预付款到账后开始计算，总工期60天。该补充协议签订后，原告进行了施工。被告于2017年5月15日向原告支付100000元，于2017年5月27日向原告支付260000元，于2017年7月7日向原告支付200000元。2017年8月13日原告（乙方）与被告（甲方）又签订一份《圆梦驾校办公楼安装合同》补充协议，约定：按原合同条款四层钢梁安装完毕甲方付给乙方工程款200000元。乙方在收到工程款之日起，一周内所有收尾工程材料全部就位，次日人员到场。在工程全部竣工验收之前甲方不再付给乙方任何款项，剩余款项待验收后双方协商再付。该协议签订后，被告于2017年8月14日向原告支付200000元。2017年10月18日原被告共同签署一份《关于大祥钢构对圆梦驾校后续工程施工承诺书》，主要内容为：按原协议在甲方工程竣工后支付乙方工程尾款，由于乙方目前存在经济上的困顿问题造成甲方办公楼施工停工的状况，经甲乙双方协商，乙方向甲方做出以下承诺：1、乙方立即安排技术人员到场，和设计院、土建方、甲方碰头，共同商量后续工程施工方案，以保证施工质量和施工进度。乙方对于之前施工所存在的质量问题，能解决的尽可能的修整好，并确保后续的施工不再出现类似的问题。2、后续工程所需的材料由甲方购买（包括顶棚所需一切材料、外挂楼梯材料等），乙方负责全面完成加工安装任务直至竣工验收合格。（竣工前甲方只负责材料款，其他款项由乙方负责）。3、由甲方购买材料，乙方应在规定时间内（顶板材料到场后开始算起25天内）按时保质保量完成任务。若乙方不能按时完工，造成的一切损失甲方扣除乙方工程尾款50%。待工程竣工后，甲乙双方依照此协议来做最后结算。2017年11月间，被告按照上述承诺书的约定购买后续工程所需材料花费60000元。施工过程中，2017年7月至11月间，被告因工程进度、补漆、钢梁不直等问题多次与原告进行交涉。涉案的圆梦驾校办公楼于2018年5、6月间部分投入使用。以上事实由原告提供的钢结构加工安装合同书、报价单、两份补充协议、承诺书、转账凭证、微信截图，被告提供的照片、微信截图以及原被告陈述在案佐证。本院认为，原被告就涉案工程前后签订了四份协议，现双方对工程总价和已付款数额没有争议，有争议的是扣除被告买材料款60000元后的尾款170000元被告是否应当支付。原告称工程已经完工，被告已经投入使用，应当支付原告尾款170000元；被告称工程没有完工，且存在质量问题。对此本院认为：按照原被告之间最后一份协议即承诺书的约定，原告负有解决之前施工中存在的质量问题并完成后续工程的义务，按照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任”的规定，原告应当对其已履行上述义务承担举证责任。由于原告未就此举证，本院结合涉案工程现已部分投入使用的事实，酌情确定被告向原告支付剩余工程款170000元，但同时对质保金50000元予以扣除，因此被告实际应向原告支付的剩余工程款为120000元（170000元-50000元=120000元）。关于原告主张的逾期付款利息，因工程完工日期无法确定，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告潞城市圆梦机动车驾驶员培训学校于本判决生效后十日内支付原告山西大祥钢结构有限公司剩余工程款120000元。二、驳回原告山西大祥钢结构有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3700元，减半收取1850元，由原告山西大祥钢结构有限公司负担500元，由被告潞城市圆梦机动车驾驶员培训学校负担1350元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省长治市中级人民法院。审判员 赵雅慧 二○一九年十二月三十一日书记员 王慧珍附：本判决所适用的主要法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条在合同纠纷案件中，主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任；主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。对代理权发生争议的，由主张有代理权一方当事人承担举证责任。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。