文书内容江苏省泗洪县人民法院民 事 判 决 书（2019）苏1324民初6536号原告（反诉被告）：朱道兵，男，1967年9月23日出生，个体户，住苏州昆山市。委托诉讼代理人：王海燕，江苏立贤律师事务所律师。被告（反诉原告）：江苏南通二建集团有限公司，统一社会信用代码91320681138854172P，住所地南通启东市人民中路683号。法定代表人：杨晓东，该公司董事长。委托诉讼代理人：黄健华，江苏禾东律师事务所律师。被告：黄永权，男，1970年1月1日出生，个体户，住南通市启东市。原告朱道兵（反诉被告）诉被告江苏南通二建集团有限公司（反诉原告、以下简称南通二建公司）、黄永权建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月9日立案后，依法适用简易程序，于2019年11月25日公开开庭进行了审理。原告朱道兵及其委托诉讼代理人王海燕，南通二建公司委托诉讼代理人黄某到庭参加诉讼。被告黄永权经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告朱道兵向本院提出诉讼请求：1.判令二被告连带支付原告工程款15万元及利息（自2017年6月1日起至实际履行完毕之日止，按照年利率6%计算利息）；2、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由：2016年10月7日，原告与被告黄永权签订了《装机工程委托施工协议》，约定南通二建公司将林洋梅花镇光伏工程发包给原告施工，单价19.8元/米，总价以最终结算为准。对于付款进度，双方约定“本工程在全部桩基工程完工后支付压桩费的60%，余款在桩基工程施工结束后工程竣工验收资料齐全、工程质量经甲方组织有关部门验收合格及提供全部竣工资料3个月，且桩基工程结算实际结束15日内一次性无息付清”。该工程于2017年6月交付使用。截止今日，被告以种种理由拖欠支付工程款。由于二被告是挂靠关系，二被告应承担连带责任，请求判如所请。被告南通二建公司辩称：1.涉案工程系南通二建公司承保给原告，黄永权系代表公司履行职务；2.双方合同约定，原告应采取一切措施完成施工任务，不得要求调整施工价格；3.涉案施工数量为96988米，工程总价款为1920362.4元，扣除应扣款项83403元，应付总价款为1836959.4元，被告已经全额支付。请求驳回原告诉讼请求。被告黄永权书面辩称：1.涉案工程系南通二建公司承包给原告施工，黄永权是南通二建公司聘请的现场管理人员；2.黄永权与原告无任何经济往来，其所收取的工程款都是南通二建公司聘请的工作人员范某向其汇款的；3.原告对分包主体系明知，其到南通二建公司索要过工程款，请求驳回对被告黄永权的诉讼请求。被告南通二建公司向本院提出反诉请求：要求反诉被告提供票面金额为1836959.4元的增值税专用发票。事实和理由：根据国家税法规定，反诉被告应向反诉原告开具相应的增值税专用发票。反诉被告朱道兵辩称，其与被告黄永权之间签订施工协议，且其提供的是劳务，不应出具工程款发票。当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于当事人有异议的证据，本院认定如下：原告提供的录音及公安机关出警记录，仅可以证实原告向被告黄永权索要工程款的过程，不足以证实被告黄永权为实际施工人。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年10月7日，原告朱道兵与被告黄永权签订《桩基工程委托施工协议》，合同载明甲方为江苏南通二建集团有限公司，乙方为朱道兵桩基班组。合同约定，甲方将位于泗洪县光伏工程中的桩基工程承包给乙方施工，单价19.8元/米，结算工程量以甲方最终结算为准。工期要求为50天，乙方应视工程进度需要，无条件增加高频液压桩基，确保如期完成。乙方同意并确认不记取赶工措施费及提前工期奖。双方还约定，若因地质原因或其他非乙方施工原因造成的工程质量问题，压桩时发现异常情况，乙方应及时通知监理工程师、甲方工程项目到现场进行确认，经监理、甲方工程项目部确认后，甲乙双方另行协商解决。对于付款进度，双方约定全部桩基完工付60%，余款在竣工验收资料齐全三个月且桩基工程结算审计结束后15日内一次性无息付清。合同签订后，原告进行施工。2017年1月16日，原告与被告南通二建公司确认工程数量为96988米。核算后，原告的工程价款为1920362.4元，原告于2017年1月12日领取工程款300000元、于2017年1月24日领取工程款850000元，于2018年1月15日领取工程款686959.4元，合计1836959.4元，被告南通二建公司扣除原告工程款83403元至今未予支付。诉讼过程中，原告同意扣除明细表中1-3项载明的5250元，其余切桩费、断桩费以及安装费合计78153元均不同意扣除。施工过程中，因百姓阻工以及地质发生变化，被告南通二建公司于2017年1月15日向原告出具工作联系单三张，其中一张载明由于地基和桩长设计差异，致使管桩需打进砂岩层，农光10区、3区东南角约100根施工难度转大，渔光01209区及13号区1670根桩施工难度加大，诉讼过程中，原告放弃对该笔费用的主张。另一张载明，由于农光部分下层处于砂石层，项目部与原告班组协调，重新调进重型550型打桩机，进出费合计40000元，原告方请求项目部增加费用，被告项目部现场施工员签字“情况事实，因工程需要增加一台550型重型打桩机”，被告南通二建公司项目部负责人签字“按合同办”。此外，2016年11月初，因百姓阻工发生停工，原告申请确认的停工时间为10个台班日，现场机械为350打桩机一台、工作人员8名，被告施工员签字确认“因老百姓为土地而阻扰误工，合计30小时”。另查，江苏省施工机械台班单价表第十二条规定：“机械停置台班费由机械的折旧费、其他费和人工费组成”，履带式柴油打桩机3.5吨停置台班费为667元/台班，人工费为111元/工日。本院认为，涉案施工合同发生在原告朱道兵和被告南通二建公司之间，且由于原告无劳务工程施工资质，该合同应属无效。合同载明甲方为南通二建公司，虽然被告黄永权在合同尾部签字，但被告南通二建公司认可黄永权系项目总经理，黄永权签字应认定为履行职务行为，故该合同发生于南通二建和原告之间，合同责任应由被告南通二建公司承担而非被告黄永权。原告提供的录音不足以证明被告黄永权为实际施工人，故原告要求被告黄永权承担支付责任，证据不足，本院不予支持。原告完成的工程已经验收合格，被告南通二建公司应按照约定支付工程款。被告南通二建公司扣除的83403元工程款，原告同意扣除5250元，本院予以准照。剩余工程款78153元，被告主张以切桩费、安装费为由予以扣除，无证据予以证实，本院不予采信。故此，被告南通二建公司应支付原告工程款78153元。对于原告主张因施工遇到砂石层，增加的液压550型打桩机产生的进退场费用40000元，本院认为，参照双方合同的约定，在因地质原因发生异常时，双方经监理、甲乙双方确认后协商解决。双方在协商不成情况下，应由本院依法认定。从被告向原告出具的工作联系单可以认定，原告在施工过程中因地质原因导致施工难度加大额外产生了一定的费用。被告向原告出具工作联系单系对额外工程量的确认，由此产生的费用在合同之外，该费用应由被告南通二建公司负担。对于百姓阻工产生的误工损失，本院认为，该费用属于履行合同过程中造成的损失，且误工系由被告方未提供施工条件造成，该损失应由被告南通二建公司负担。对于误工损失数额的认定，根据被告方核定的误工时间为30小时，换算为3.75个工作日，损失共计5831元（打桩机667元/天×3.75天+111元/天/人×3.75天×8人）。上述三项费用合计为123984元。对于原告主张的逾期支付工程款利息，根据双方约定被告南通二建公司应于工程竣工、原告提供资料三个月后且审计结束15日内支付全部工程款，原告在庭审中未提供证据证实提交资料以及审计时间，但根据被告付款的时间判断，被告于2018年1月15日扣除83403元后支付了全部工程款，该时间可以认定为付清工程款的时间，由于扣除工程款无充分的依据，故利息应从2018年1月15日起，按照年利率6%计算至实际履行完毕之日止。对于反诉原告南通二建公司的请求，本院认为，虽双方在建设工程承包合同未对此予以明确，但反诉被告收取反诉原告的工程款，其开具相应的发票既是承包合同的附随义务，亦属于法定的强制性义务。反诉被告实际收取工程款的数额为1955112.4元（1920362.4元-5250元+40000元），故反诉被告应向反诉原告提供票面金额为1955112.4的建筑工程发票。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告江苏南通二建集团有限公司支付原告朱道兵工程款123984元及利息（从2018年1月15日起，按照年利率6%计算至实际履行完毕之日止），于本判决生效十日内履行完毕。原告（反诉被告）朱道兵于本判决生效之日起十日内交付被告（反诉原告）江苏南通二建集团有限公司票面金额为1955112.4的建筑工程发票。驳回原告朱道兵对被告黄永权及其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费减半收取1830元，由被告江苏南通二建集团有限公司负担1390元，原告负担440元。反诉案件受理费减半收取20元，由反诉被告朱道兵负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省宿迁市中级人民法院预交上诉案件受理费2780元。审判员  陈研二〇一九年十二月十日书记员  许娟附录一：本案证据原告向本院提供以下证据：1.原告提供的双方签订的施工协议，证明被告南通二建公司将涉案工程承包给原告施工。2.原告提供完工单以及扣款证明，证明原告完成工程量的数额及扣款数额。3.工程联系单三张，证明原告在施工过程中因地质环境改变，增加了相应的工程量。被告向本院提供以下证据：4.原告出具的领取工程款收条三张，证明已付工程款为1836959.4元。附录二：适用法律条文《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。