内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2019）内0291民初1627号原告：包头市永明玻璃有限公司。法定代表人：刘峰。委托诉讼代理人：王继，内蒙古炳鸿律师事务所律师。委托诉讼代理人：李萌，内蒙古炳鸿律师事务所律师。被告：包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司。法定代表人：张彪，董事长。委托诉讼代理人：程荣芳，内蒙古昆峰律师事务所律师。原告包头市永明玻璃有限公司与被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告包头市永明玻璃有限公司的委托诉讼代理人王继、李萌，被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司的法定代表人张彪及委托诉讼代理人程荣芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告包头市永明玻璃有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方签订的《环氧自流坪工程合同》；2.判令被告赔偿原告经济损失100000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年2月14日，原、被告签订《环氧自流坪工程合同》，由被告承包原告生产车间环氧自流坪工程，承包方式为包工、包料、包安全，工期为2017年2月18日起至2017年3月3日止，工程总价为150000元。被告入场施工后，原告依约向被告支付了工程款80000元。后因自流坪漆层完工后产生气泡，漏刷痕迹和色差明显，导致下道工序无法按时进行，施工质量无法保证。为确保质量，双方于2017年5月10日签订《环氧自流坪施工补充协议》，约定在当年度适当时候再行返工，并约定如有一方没有执行该补充协议，应赔偿对方各项经济损失100000元。后由于被告方不具备施工条件，应被告方要求，双方于2017年12月11日又签订了《关于车间地面环氧自流坪的返修协议》，决定延后在2018年的4月或5月份进行施工。后经原告多次催促施工，被告表示不予履行，影响了原告的生产经营。鉴于被告严重违约，合同目的已无法实现，为维护原告合法权益，原告特提起诉讼，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司辩称，1、我方认为不存在解除合同的情形，我方不同意解除合同，要求继续履行合同；2、原告主张的经济损失过高，合同约定的工程预估价格150000元，被告实际施工面积大于合同预估面积，实际施工工程价款达到20多万元，我方没有给原告造成损失，原告要求被告赔偿经济损失100000元不符合公平原则。补充协议约定根据原告的时间确定返工时间，由于原告的原因，导致无法施工，过错方不在被告，原告要求赔偿100000元的损失没有依据。本院经审理认定事实如下：2017年2月14日，原告包头市永明玻璃有限公司（甲方）与被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司（乙方）签订《环氧自流坪工程合同》，约定乙方承包甲方生产车间环氧自流坪的工程项目，施工工艺包括基地打磨、底漆批刮一遍、中途砂浆一遍、中途腻子一遍、面漆腻子一遍、环氧自流坪一遍、透明罩光漆一遍，单价50元/㎡，工程预估价150000元，双方约定以实际施工面积进行最终结算。工期：自2017年2月18日起至2017年3月3日止。承包方式：包工、包料、包安全。工程款的支付方式：1、乙方在合同生效后安排人员、工具和材料进场并着手施工支付20%的工程款，即30000元；2、乙方做完中涂腻子，甲方支付30%的工程款，即45000元；3、地坪工程结束后，经甲方验收合格向乙方支付工程款达总价的70%，即30000元，一年到期无质量问题付到90%；4、质保金为总工程款的10%，即15000元，工程完工二年后，甲方确定工程质量没问题，甲方将质保金付给乙方。合同签订后，被告进场施工，除透明罩光漆的工序未完成外，其他工序已按合同约定的2017年3月3日前完成，原告给付被告工程款80000元，原告已实际使用该场地。因工程未完工，双方对工程量及工程总价款未进行结算。2017年5月10日，原、被告签订《环氧自流坪施工补充协议》，协议载明：一、因自流坪漆层完工后产生了表面气泡，漏刷痕迹和色差明显，导致下道工序无法按时进行，施工质量无法保证，为确保质量，双方协商在本年度适当时间（准确时间由甲方根据生产确定）再进行返工。二、返工结束后，按照双方签订的主合同，进行验收、付款，保质期从返工完工程整体验收合格日重新算起，质保两年。三、乙方特别要求施工完工后按正常的环氧地坪标准验收合格后，应付到乙方工程总价的百分之七十的款数。四、甲方要求：在未进行返工以前地面出现问题，乙方及时进行维修。五、在施工完工后根据环氧地坪的标准进行验收，甲方应在一星期之内验收，如未经乙方批准，擅自使用为验收合格。六、以上条约如有一方没有执行，应赔偿对方的各项经济损失100000元人民币整。原告包头市永明玻璃有限公司提供2017年12月11日的《关于车间地面环氧自流平的返修协议》，协议载明：“由于包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司在做环氧自流坪施工中出现的质量问题，造成原工程未完成，原定在2017年12月份做返修工程，现由于施工方不具备施工条件，应施工方要求将施工期延后在2018年的4月份或者5月份进行施工。在新的施工过程中按照分片施工的方式进行，但工程完成后必须满足甲方对地坪质量的要求，并进行相关条件的验收。”被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司的法定代表人张彪在协议下方签字。返修协议签订后，被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司未按约定履行返修义务。原告包头市永明玻璃有限公司称其生产工作时间为每年5月中下旬至年底，故补充协议约定的“本年度适当时间进行返工”是指2017年12月，因当时气温太低不具备施工条件，被告自愿延迟到2018年4月到5月。双方于2019年3月16日和2019年3月27日的通话中，原告要求被告继续履行合同，并认可2018年夏天因原告生产不能进行施工，2018年冬天因气温原因不具备施工条件；被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司在通话中以现场破坏严重为由，要求重新签订合同，且工程完工后款项需付至95%，剩余5%的质保金一年后付清。本院认为，被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司与原告包头市永明玻璃有限公司签订《环氧自流坪工程合同》，承包原告生产车间环氧自流坪的工程项目，该合同是双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。因施工出现质量问题，双方签订《环氧自流坪施工补充协议》，约定在“本年度适当时间进行返工”以及返工结束后的验收、付款等内容，如违反约定应赔偿对方的各项经济损失100000元。双方又于2017年12月11日签订《关于车间地面环氧自流平的返修协议》，确定返修时间为2018年4、5月份，被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司未按约定履行返修义务，经原告催告后仍未履行，原告包头市永明玻璃有限公司要求解除双方于2017年2月14日签订的《环氧自流坪工程合同》的诉讼请求，予以准许。关于原告要求被告赔偿100000元经济损失的诉讼请求，被告未按约定履行返修义务，应对合同不能履行承担主要责任。返修时间虽然确定在2018年4、5月份，但未明确具体时间，原告自认其生产开始时间为每年5月中下旬，原告对返修工作的迟延承担次要责任。依照《中华人民共和国合同法》第四十条第一款、第六十条第一款、第九十四条第一款第三项、第九十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、解除原告包头市永明玻璃有限公司与被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司于2017年2月14日签订的《环氧自流坪工程合同》；二、被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告包头市永明玻璃有限公司损失60000元；三、驳回原告包头市永明玻璃有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2300元，减半收取计1150元（原告包头市永明玻璃有限公司已预交），由原告包头市永明玻璃有限公司负担460元，由被告包头市蒙秀地坪工程装饰有限公司负担690元。如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。审判员 谢 莉 二〇一九年十二月三日书记员 黄晓敏附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他债务的，应当支付迟延履行金。