四川自由贸易试验区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0193民初8658号 原告（反诉被告）：成都优叁叁广告有限公司，住所地四川省成都市武侯区聚龙路16号2栋3层94号。 法定代表人：王超，执行董事。 委托诉讼代理人：赵濛，女，公司员工。 委托诉讼代理人：王福恩，四川海峡律师事务所律师。 被告（反诉原告）：四川我的田园文化旅游有限公司，住所地中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号（铁路港大厦A区13楼A1301-1311、1319室）。 法定代表人：刘科，总经理。 被告（反诉原告）：四川我的田园农业科技有限责任公司，住所地四川省成都市青白江区福洪镇民主村9组77号。 法定代表人：周健，总经理。 以上二被告（反诉原告）共同委托诉讼代理人：潘勋，男，公司员工。 以上二被告（反诉原告）共同委托诉讼代理人：杨林，四川道融民舟律师事务所律师。 原告（反诉被告）成都优叁叁广告有限公司（以下简称优叁叁公司）与被告（反诉原告）四川我的田园文化旅游有限公司（以下简称田园旅游公司）、四川我的田园农业科技有限责任公司（以下简称田园科技公司）服务合同纠纷一案，本院于2019年8月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）优叁叁公司委托诉讼代理人赵濛、王福恩，被告（反诉原告）田园旅游公司、田园科技公司共同委托诉讼代理人潘勋、杨林到庭参加诉讼。 优叁叁公司向本院提出诉讼请求：1.解除优叁叁公司与田园旅游公司、田园科技公司在2019年3月18日签订的《【“我的田园”田园综合体项目】项目整合推广服务合同》；2.判令田园旅游公司、田园科技公司支付服务费36万元，自2019年6月起，以未付服务费为基数每月按0.5%标准赔偿资金占用损失至全额清偿时止；3.判令田园旅游公司、田园科技公司承担优叁叁公司支出的律师费3万元。事实与理由：优叁叁公司与田园旅游公司、田园科技公司在2019年3月18日签订《【“我的田园”田园综合体项目】项目整合推广服务合同》，约定优叁叁公司承揽项目整合推广服务，服务有效期为9个月，每月基础月费为12万元/月（含税、包干价）。合同签订后，在15个工作日之内，田园旅游公司、田园科技公司向优叁叁公司支付第一个月基础费用，其余头两个月，每月月底最后一个工作日支付下月基础月费。第四个月（2019年6月份）开始，次月15日支付上月费用。合同签订后，优叁叁公司即按照约定开始提供服务，而田园旅游公司、田园科技公司并未按约履行付款义务，至今已经欠付服务费36万元。 田园旅游公司、田园科技公司辩称，合同服务期间，优叁叁公司并未按照合同约定全面履行合同义务。合同中的广告创意、设计推广存在大部分内容未提交确认。网络整合推广服务至今未收到成果。因优叁叁公司违约在先，田园旅游公司、田园科技公司暂缓支付服务费。合同中并未约定有逾期支付服务费的违约责任，故应当驳回优叁叁公司要求支付逾期资金占用费的诉请。 田园旅游公司、田园科技公司反诉向本院提出诉讼请求：1.解除与优叁叁公司签订的《【“我的田园”田园综合体项目】项目整合推广服务合同》；2.判令优叁叁公司因逾期提交或未完成工作成果而产生的违约金7万元；3.判令优叁叁公司承担维权律师费2万元。事实与理由：《【“我的田园”田园综合体项目】项目整合推广服务合同》约定主要分为项目整合推广服务及营销服务。在优叁叁公司完成合同约定任务量的情况下，每月基本月费为12万元。但优叁叁公司在履行合同时，未按照合同约定提供网络整合推广服务，未在重大节点、活动前宣传推广等，故涉及到网络整合推广的服务部分应当从基本月费中予以扣除。对于合同约定的服务内容，优叁叁公司有多处明显未完成。按照合同约定的违约责任，因优叁叁公司逾期完成、提交工作成果，应当承担违约责任。 优叁叁公司反诉辩称，同意解除案涉合同。该公司并不存在违约情形，不存在未完成工作成果或逾期完成工作成果的情况。律师费用应当由田园旅游公司、田园科技公司自行负担。 当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下： 1.工作成果汇报。优叁叁公司主张在2019年4月30日前向田园旅游公司、田园科技公司提供了第一个月的工作成果汇报。田园旅游公司、田园科技公司对此不予认可。优叁叁公司对此事实未举证证明，故本院对此不予确认。 田园旅游公司、田园科技公司主张截止2019年11月7日均未收到任何优叁叁公司提交的工作成果汇报。优叁叁公司对此不予认可，并提供了微信聊天截图等证据。结合双方陈述及证据，本院确定优叁叁公司在2019年6月10日向田园旅游公司、田园科技公司提供了2019年3月、2019年4月、2019年5月的工作成果汇报。 2.网络推广。田园旅游公司、田园科技公司主张优叁叁公司完全未进行线上推广活动。优叁叁公司对此不予认可，称田园旅游公司、田园科技公司未提供相关文件手续，致使公众号整合及线上推广遇阻。已经设计有朋友圈海报等。双方对于自己主张的该项事实均缺乏相应证据，本院从实际结果出发，确认优叁叁公司未能按期完成网络推广工作。 3.发票。田园旅游公司、田园科技公司主张优叁叁公司并未提供相应的增值税发票。优叁叁公司对此不予认可，并提供微信聊天截图、开具发票确认回执、发票。本院认为，优叁叁公司提供的证据能够证明其在2019年5月16日向田园旅游公司、田园科技公司开具了2019年3月、4月广告服务费发票，故对田园旅游公司、田园科技公司主张的事实不予确认。 4.父亲节海报。田园旅游公司、田园科技公司主张优叁叁公司未能按时在2019年6月15日前完成父亲节海报制作和上架。优叁叁公司主张系因对方公司人员临时提出方向性修改导致延误。本院查明，2019年6月16日上午11时，田园旅游公司、田园科技公司工作人员对优叁叁公司已完成的父亲节海报提出方向性修改。截至当日下午10时，双方认为就父亲节海报定稿。 5.电子楼书。田园旅游公司、田园科技公司主张优叁叁公司未能按时在2019年6月16日前完成电子楼书工作，且拒绝交付源文件。优叁叁公司主张该项目已经修改完成，但一直没有得到田园旅游公司、田园科技公司的明确上线要求。本院查明，截至2019年6月18日，电子楼书仍在优叁叁公司的项目进度中，并未完成。故对田园旅游公司、田园科技公司主张的该事实予以确认。 6.花海长图。田园旅游公司、田园科技公司主张优叁叁公司未在2019年6月3日前完成花海长图的工作任务，直到2019年6月9日，逾期6天。本院查明，优叁叁公司2019年6月6日完成花海长图的修改并定稿。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年3月18日，田园旅游公司、田园科技公司与优叁叁公司签订《【“我的田园”田园综合体项目】项目整合推广服务合同》，主要约定：（1）甲方为田园旅游公司、田园科技公司，乙方为优叁叁公司；（2）田园旅游公司、田园科技公司同意由优叁叁公司承揽项目整合推广服务。服务有效期为9个月，自2019年3月18日至2019年12月17日止；（3）在优叁叁公司按照合同约定履行完其义务并实现田园旅游公司、田园科技公司每月要求的销售任务目标的前提下，每月基本月费为12万元。基础月费12万元为含税包干价；（4）付款方式：合同签订后，在15个工作日之内，田园旅游公司、田园科技公司向优叁叁公司支付第一个月基础月费，其余头两个月，每月月底最后一个工作日支付下月基础月费；（5）田园旅游公司、田园科技公司每次付款前，优叁叁公司应提供符合要求的等额合法发票，否则付款时间相应顺延；（6）每月工作以优叁叁公司提交每月工作总结为当月成果，田园旅游公司、田园科技公司应按双方确认的工作清单，对优叁叁公司当月工作进行验收，验收合格后按约定完成当月支付；（7）田园旅游公司、田园科技公司应在优叁叁公司提交方案、设计稿和其他书面工作文件后7个工作日内提出书面修改意见。田园旅游公司、田园科技公司在各阶段整体设计方案确定后，有权提出局部修改完善意见，但每次提出的修改意见不应超出上次提出的原则性修改意见；（8）若优叁叁公司提供的工作成果不能达到田园旅游公司、田园科技公司要求，田园旅游公司、田园科技公司应提出明确的书面要求，优叁叁公司应予及时修改，如因田园旅游公司、田园科技公司自身原因影响优叁叁公司工作进度，优叁叁公司不承担迟延的违约责任；（9）优叁叁公司应按照双方认可的工作进度或田园旅游公司、田园科技公司的工作要求履行合同义务，如有逾期的（田园旅游公司、田园科技公司原因除外），逾期一天，优叁叁公司支付1000元违约金，逾期超过三天（含三天）的，田园旅游公司、田园科技公司有权解除合同；（10）因合同产生的纠纷，胜诉方的律师费用由败诉方承担；（11）其他事项。 合同签订后，优叁叁公司开始进行各项设计工作。2019年4月30日，优叁叁公司未向田园旅游公司、田园科技公司提供2019年3月工作成果汇报。 2019年5月16日，优叁叁公司向田园旅游公司出具2019年3月、4月广告服务费发票各12万元。 2019年5月31日，优叁叁公司未向田园旅游公司、田园科技公司提供2019年4月工作成果汇报。 2019年6月10日，优叁叁公司向田园旅游公司、田园科技公司提供了2019年3月、2019年4月、2019年5月的工作成果汇报。工作成果汇报中展示了大量已设计完成的物料制品、广告图片等。 2019年6月10日，田园旅游公司、田园科技公司向优叁叁公司发出《关于【“我的田园”田园综合体项目】项目整合推广服务合同重新签订函》，主要载明：（1）优叁叁公司提供的网络推广服务未达到要求，该项服务于2019年6月18日前结束；（2）重新签订推广服务合同。 2019年6月19日，优叁叁公司向田园旅游公司、田园科技公司发出催款函，要求田园旅游公司、田园科技公司支付2019年3月、2019年4月的服务费，并暂停案涉项目整合推广服务工作。此前，双方对于设计工作持续保持沟通。 2019年4月至2019年6月期间，优叁叁公司多次要求田园旅游公司、田园科技公司支付广告服务费未果。田园旅游公司、田园科技公司则多次要求优叁叁公司交付设计成果，优叁叁公司未交付设计成果源文件。 2019年7月9日，优叁叁公司委托四川海峡律师事务所向田园旅游公司、田园科技公司致送律师函，要求田园旅游公司、田园科技公司付款。 2019年8月30日，田园旅游公司、田园科技公司向优叁叁公司致送《关于成都优叁叁广告有限公司未全面履行合同义务的告知函》，声明优叁叁公司未提供工作成果其公司有权不予支付服务费，并可要求优叁叁公司承担违约责任。函件中还列明有田园旅游公司、田园科技公司认为的优叁叁公司的违约情形。 截止起诉之日，田园旅游公司、田园科技公司未向优叁叁公司付款。 另查明，田园旅游公司因本次诉讼产生律师费20000元。优叁叁公司因本次诉讼产生律师费30000元。 本院认为，民事合同系当事人订立权利义务关系的自由意思表示，依法成立的合同关系受法律保护，合同相对人均应按照合同享有权利、履行义务，未能履行合同规定义务的，依法承担违约责任。田园旅游公司、田园科技公司与优叁叁公司签订的服务合同，系双方真实意思表示，不违反法律禁止性规定，合同自双方签字盖章即成立生效。双方当事人均主张解除合同，本院对此予以照准。 关于违约情形。田园旅游公司、田园科技公司、优叁叁公司均主张对方存在严重违约的情形，应当承担违约责任。本院认为，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。田园旅游公司、田园科技公司、优叁叁公司均存在违反合同约定的情况，应当各自承担相应的责任。 田园旅游公司、田园科技公司的违约情形主要是未能按时付款。结合本案事实，优叁叁公司实际履行了合同，组织了人员开展项目工作，田园旅游公司、田园科技公司在此过程中深度参与，对项目进度十分清楚。优叁叁公司已经向田园旅游公司、田园科技公司出具了相应金额发票。即使前期优叁叁公司未严格按照合同约定进行成果汇报，但在2019年6月10日后，田园旅游公司、田园科技公司仍迟迟拒绝付款的行为，有违诚实信用原则。 优叁叁公司的违约情形包括未能按照合同约定进行线上推广，未能严格按照节点推进各项工作。综合本案事实，优叁叁公司虽在履行合同过程中存在瑕疵，但已积极履行自己的义务。 关于违约责任。优叁叁公司要求田园旅游公司、田园科技公司支付服务费36万元。结合双方合同履行情况，本院酌定田园旅游公司、田园科技公司应付30万元。但结合优叁叁公司自身具有的违约情形，其主张的资金占用损失及律师费本院不予支持。 田园旅游公司、田园科技公司要求优叁叁公司支付违约金7万元并承担律师费。结合田园旅游公司、田园科技公司自身的违约情形，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第一百零七条、第一百二十条规定，判决如下： 一、原告（反诉被告）成都优叁叁广告有限公司与被告（反诉原告）四川我的田园文化旅游有限公司、四川我的田园农业科技有限责任公司于2019年3月18日签订的《【“我的田园”田园综合体项目】项目整合推广服务合同》解除； 二、被告（反诉原告）四川我的田园文化旅游有限公司、四川我的田园农业科技有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向原告（反诉被告）成都优叁叁广告有限公司支付服务费30万元； 三、驳回原告（反诉被告）成都优叁叁广告有限公司其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）四川我的田园文化旅游有限公司、四川我的田园农业科技有限责任公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费7150元，减半收取计3575元，保全费2520元；反诉案件受理费8050元，减半收取计4025元，由原告（反诉被告）成都优叁叁广告有限公司承担4520元，被告（反诉原告）四川我的田园文化旅游有限公司、四川我的田园农业科技有限责任公司承担5600元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  解文阳 二〇一九年十二月十七日 书记员  王 琴