四川省达州市通川区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1702民初4099号 原告：肖松，男，1975年9月29日出生，汉族，住达州市通川区。 原告：龙俊，女，1973年11月18日出生，汉族，住达州市通川区。 原告共同委托诉讼代理人:邓嫄蜀,四川法之缘律师事务所律师。 原告共同委托诉讼代理人：唐原，达州市通川区魏兴法律服务所法律工作者。 被告：四川天泰置业发展有限公司，住所地达州市通川区西外马房坝五一花园1幢。 法定代表人：许永忠，经理。 统一社会信用代码：915117006602741384。 委托诉讼代理人：李威，四川虹信律师事务所律师。 原告肖松、龙俊与被告四川天泰置业发展有限公司（以下简称天泰公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年10月8日立案。依法适用简易程序公开开庭进行审理，原告肖松、龙俊委托诉讼代理人邓嫄蜀、唐原，被告天泰公司委托诉讼代理人李威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即取得达州市通川区×××小区19-×××号房屋所在楼栋的权属证明并协助办理不动产权证；2.依法判令被告支付原告因逾期办理权属证明及逾期交房的违约金共计4万元；３.诉讼费用由被告承担。审理中，原告变更诉讼请求为：判令被告立即办理并取得达州市通川区×××小区19-×××号房屋所在楼栋的权属证明并协助办理不动产权证，明确要求被告支付逾期办证的违约金的4万元，其计算方式是违约天数1395天（从2016年1月1日起至2019年10月30日止）×房屋价款431720元×万分之一。事实及理由：原告于2012年9月15日与被告签订《商品房买卖合同》，原告购买被告开发的达州市通川区×××小区19-×××号商品房。合同对权利义务进行了详细约定。当天，原、被告双方又签订×××《商品房买卖合同》补充协议（以下简称补充协议）。签订合同后，原告支付购房款履行了义务。根据合同第十三条约定，出卖人应当在2013年12月31日前交付该商品房，逾期交房按日计算向买受人支付全部购房款万分之一的违约金。同时，合同第二十条（一）款对产权登记约定，出卖人应当在2015年12月31日前取得该商品房所在楼栋的权属证明；在商品房交付之日起550个工作日内取得房屋所有权证书。补充协议约定，按日计算向买受人支付全部购房款万分之一的违约金。事实上，被告逾期在2014年6月1日交房，至今未取得所在楼栋的权属证明及房屋产权证、国有土地使用权证。因此，被告的行为构成违约应当按照双方约定承担违约责任。 原告提供以下证据： 1.原告身份证复印件；2.被告工商登记信息；3.商品房买卖合同复印件；4、补充协议复印件；5、票据复印件。 被告辩称：1、被告于2011年7月取得项目土地，职能部门于2015年4月才颁发国有土地使用权证，造成被告无法申办建筑工程施工许可证，无法按期施工，且被告已经通过建筑工程规划验收合格，职能部门事后认为项目超容积率，其认定相互冲突，故逾期办证的原因在于职能部门，原告主张被告延期办证的违约金应扣除政府在办理权属证的过程中延迟的期间；2、原告要求被告立即办理并取得达州市通川区×××小区19幢×××号房屋所在楼栋的权属证明并协助办理不动产权证，但因职能部门认为被告开发的小区超容积率，法律上不符合办证条件，原告在客观上不能办理的情况下提出该主张，不符合法律规定，应予驳回；3、原告主张逾期取得权属证书的违约金，至起诉之日超过二年的部分，超过诉讼时效期间，其只能主张2017年10月8日之后的违约金；4.根据补充协议的约定，被告支付违约金的时间是被告实际取得权属证明起三十日内，被告至今没有取得，被告现不负有支付义务，原告主张该违约金不具备起诉条件；5.被告是否取得权属证明，并不妨碍原告正常使用房屋，原告在未产生损失的情况下主张大额违约金，应当下调。 被告提供以下证据： 1.达市国土资[2014]326号请示复印件；2.达市府土函[2014]63号批复印件；3.国有土地使用权证复印件；4.六份建筑项目竣工规划验收合格证复印件；5.达州市房产管理局关于×××房屋建筑面积核实的函[达市房函（2019）43号]复印件；6.建设项目竣工土地利用情况核验书影印件；7.商品房预售许可证复印件。 审理中，原告申请调查令，向达州市自然资源和规划局申请调取《关于温正友等人反映×××项目未办理产权证信访事项的处理意见书》。 本案经审理认定如下事实：2012年8月24日，被告天泰公司取得位于达州市通川区×××10＃、11＃、17＃、19＃、20＃楼商品房预售许可证。2012年10月8日，原告肖松、龙俊（买受人）与被告天泰公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》及补充协议，约定原告采取贷款方式购买被告开发的×××19幢1-×××号房屋，建筑面积129.95平方米，单价3322.2元／平方米，总价款431720元。原告首付261720元。并约定出卖人应当在2013年12月31日前向买受人交付该商品房。逾期交房超过90日后，买受人有权选择退房或继续履行合同，合同继续履行的，自约定的交房期限届满之日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于商品房实际交付之日起60日内向买受人支付。合同第二十条产权登记（一）初始登记：出卖人应当在2015年12月31日前取得该商品房所在楼栋的权属证明，如因出卖人的责任未能在本款约定期限内取得的，双方同意按下列方式处理：1、如因出卖人的责任未能在合同约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，买受人不退房，合同继续履行，自出卖人应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，出卖人应当按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于出卖人实际取得该商品房所在楼栋的权属证明之日起三十日内支付给买受人。2、如因出卖人的责任，买受人未能在合同约定期限内取得房屋所有权证书的，买受人不退房，自买受人应当取得房屋所有权证书期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于买受人实际取得房屋所有权证书之日起三十日内由出卖人支付。3、如按照约定出卖人既需支付本条1所约定的违约金，又需支付本条2所约定的违约金，则买受人只能要求出卖人支付其中的一项，不能要求两项均支付，但买受人有权选择要求出卖人支付其中的任何一项。4、如因相关职能部门的原因，买受人未能在合同约定期限内取得房屋所有证书的，出卖人不承担责任。合同签订后，原告按照约定向被告支付购房首付款，并办理银行按揭手续，支付了全部购房款。被告于2014年6月向原告交付房屋，至今未取得19幢楼栋的权属证明，导致原告虽入住但无法办理不动产权证书。 同时查明，达州市住房和城乡规划建设局于2012年3月31日对×××1、2、3号楼通过项目竣工规划验收合格，颁发达市住建（2012）字02号合格证。2013年6月13日对×××6、7号楼通过项目竣工规划验收合格，颁发达市住建（用规）字01号合格证。达州市城乡规划局于2014年7月10日对×××10、11、17、19、20号楼通过项目竣工规划验收合格，颁发达市规验（2014）第13号合格证。2016年7月19日对×××15、16、18号楼通过建设工程规划核实，颁发达市规核（2016）第14号合格证。2017年3月21日×××4、5幢通过建设工程规划核实，颁发达市规核（2017）第8号合格证。2017年11月1日对×××12、13号楼通过建设工程规划核实，颁发达市规核（2017）第18号合格证。 另查明，达州市国土资源局的建设项目竣工土地利用情况核验书载明：×××项目容积率为≦5.5，批准建设总规模262811.34㎡，市不动产登记中心于2018年6月6日核验结论批注“该项目超出规划容积率指标核定建筑规模90076.57㎡”。2019年7月8日，达州市房产管理局向被告发出达市房函[2019]43号《关于×××房屋建筑面积核实的函》，载明：按贵司关于×××项目房屋建筑面积审核的申请，我局即对位于通川区野茅溪南岳居委的×××4－7，10－13、15－20号楼共计14栋房屋的建筑面积予以了核实，根据贵司提供的土地使用权证明、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、建设工程规划核实合格证、竣工验收备案书（仅6、7、15、16号楼有）总平面图、各栋分层竣工平面图等相关资料，通过现场查勘及比对经达州市城乡档案馆盖章的分层竣工平面图，该项目14栋房屋的测绘报告与现状一致。房屋总建筑面积278625.61㎡。除6、7.15.16号楼外，其余10栋房屋待取得竣工验收备案书后，请向我局申请房产实测绘成果审核备案。 因×××项目未办理产权证的问题，温正友等部分业主向省委第八巡视组反映。达州市自然资源和规划局于2019年10月17日向温正友反映未办理产权证问题作出处理意见书。意见对×××项目的土地取得情况、实际建设情况、存在问题等作出回复：天泰公司×××项目依法取得商住综合用地面积共计47446.97㎡，缴纳土地出让金共计7096.58万元。2014年3月10日原规划局确定该项目共17栋，规划计容建筑面积345758.02㎡。经市国土勘测规划队《四川天泰置业发展有限公司（×××）用地现状图》[达市国土勘（2019）建字11号]核实：天泰公司×××项目实际用地面积47630.41㎡，超土地证范围用地面积183.44㎡。根据市不动产登记中心《×××各楼幢建筑面积指标统计表》和市房管局《关于×××房屋建筑面积核实的函》[达市房函（2019）43号]，天泰公司×××项目实建筑17幢，计容建筑面积353082.65㎡，天泰公司至今未向市不动产中心提供×××项目4－7、10－13、15－20幢房屋经房管部门审核后的房屋测绘报告。经核实×××项目存在超土地证范围和超出让土地计容建筑面积建设的情况。处理意见1.我局成立×××信访事项工作组，专门负责办证问题。2.工作组加强与税务等相关部门的协调沟通，为×××办证提供绿色通道。3.待市政府批准我局请示意见后，我局将按照市政府批复意见依法征收×××小区超红线建设和超容建设土地出让价款。 本院认为，《中华人民共和国合同法》第四十四条规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”原、被告双方经协商自愿签订《商品房买卖合同》及补充协议，合同及协议内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”原、被告双方均应按照合同约定的内容履行义务并享有权利。 争议焦点一、原告诉讼请求被告办理并取得达州市通川区×××小区19-×××号房屋所在楼栋的权属证明并协助原告办理不动产权证是否成立。 ×××项目各楼栋在2012年3月31日至2017年11月1日期间先后通过相关职能部门规划验收，并获得达州市住房和城乡规划建设局以及达州市城乡规划局颁发的合格证。但达州市不动产登记中心在建设项目竣工土地利用情况核验书显示该项目超出规划容积率指标核定建筑规模，在达州市自然资源和规划局对部分业主就未办理不动产证的信访事项作出的处理意见书中载明被告存在超土地证范围和超出让土地计容建筑面积建设的情况，×××项目是存在否超容积率等违规行为，应由相关职能部门依法审查，并作出决定，非民事案件审查范围，本案不作认定。被告是否超规划容积率或违规行为未依法处理前，客观上无法办理也不能取得权属证明，相应地原告也无法办理不动产权证。办理不动产权证虽非被告天泰公司职权范围，但被告应尽快妥善处理，向相关职能部门递交申办权属证明的相关手续，协助原告办理不动产权证。 争议焦点二、被告天泰公司违背合同约定至今未取得所在楼栋的权属证明，是否存在过错，应否承担违约责任。 根据合同约定，被告应当于2015年12月31日前取得所在楼栋的权属证明，其辩称相关职能部门对是否超容积率前后认定相互矛盾。但被告提供的证据显示市不动产登记中心于2018年6月6日批注×××该项目超出规划容积率指标，此前被告并无此项办理权属证明的障碍，被告应当办理却未办理，故被告对逾期办理权属证明负有过错责任，应承担相应的违约责任。被告辩称原告只能主张2017年10月8日之后的违约金，此前的超过诉讼时效。根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。”民事权利受到侵害的权利人在法定时效期间内不行使权利，其公力救济权归于消灭。请求保护民事权利的诉讼时效为三年，故2016年10月8日前至原告起诉之日超过三年诉讼时效期间的民事权利本院依法不予保护。被告辩称两年诉讼时效违反法律规定，本院不予支持。 争议焦点三、被告天泰公司应何时向原告支付逾期办理权属证明的违约金以及被告辩称违约金过高，应予降低，是否成立的问题。 《商品房买卖合同》补充协议明确约定，因被告原因逾期办理所在楼栋权属证明的，应于实际取得该商品房所在楼栋的权属证明之日起三十日内向原告支付违约金。审理查明，被告至今尚未取得权属证明，支付违约金的期限尚未成就，原告现请求被告支付该项违约金违背合同的约定，本院不予支持，原告可在支付期限成就且被告拒不支付时另行主张权利。被告辩称原告主张违约金过高，请求降低，被告的辩称是否成立应在原告提出相应请求时一并审查。 综上所述，为维护当事人合法权益，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百八十八条以及《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条的规定，判决如下： 一、被告四川天泰置业发展有限公司于本判决生效后三十日内向相关部门完成递交办理达州市通川区×××19幢楼权属证明的申报手续，并在取得权属证明后三十日内协助原告肖松、龙俊办理×××19幢×××号房屋不动产权证； 二、驳回原告肖松、龙俊的其他诉讼请求。 案件受理费800元，减半收取400元，由被告四川天泰置业发展有限公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省达州市中级人民法院。 审判员  何栀菊 二〇一九年十二月二十五日 书记员  刘 尧