云南省双柏县人民法院民 事 判 决 书（2019）云2322民初498号原告：罗伟，男，1966年8月4日出生，住云南省昆明市五华区。原告：范德华，男，1976年11月20日出生，住湖北省公安县二原告的共同委托诉讼代理人：廖晓静，云南小葵花律师事务所律师。被告：云南云军电力工程有限公司。住所地：昆明市盘龙区金马镇金苑小区15幢101-102室。统一社会信用代码：915301007638950923。法定代表人：傅云军，系公司董事长。委托诉讼代理人：高彦金，云南三仪律师事务所律师。委托诉讼代理人：傅小平，云南云军电力工程有限公司职工。原告罗伟、范德华与被告云南云军电力工程有限公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年7月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告申请追加云南电网有限责任公司楚雄供电局为本案被告，本院未予准许。原告罗伟、范德华及其委托诉讼代理人廖晓静，被告云南云军电力工程有限公司的委托诉讼代理人高彦金、傅小平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。罗伟、范德华向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告劳务费267233元；2.支付逾期付款利息23809元（从2017年12月30日起至2019年6月25日共计542天，267233元×6%÷365天×542天）；2019年6月26日起至款项付清之日止的利息按照前列标准计算支付；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：云南云军电力工程有限公司分别于2016年11月21日与原告罗伟、2017年6月15日与原告范德华签订电力建设工程劳务用工协议，将其承包的楚雄州双柏县2016年第一批小城镇、中心村农网改造升级项目10KV及以下配电网改造升级工程中的10KV大水田村支线、10KV岔河村、10KV古木村委会改造工程的劳务部分承包给二原告施工。签订协议后，二原告已经按照合同约定履行完合同约定的义务，但被告未按照协议约定支付原告劳务费，被告于2017年12月29日作出承诺，即双方的结算单，确认被告尚差欠原告劳务费467233元，直至起诉前，被告仍有267233元劳务费未付给原告，经原告多次催要，被告均以种种理由推诿。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼。云南云军电力工程有限公司辩称：一、答辩人分别于2016年11月21日与原告罗伟签订电力建设工程劳务用工协议，2017年6月15日与范德华签订电力建设工程劳务用工协议。答辩人分别与两原告签订了不同的电力建设工程劳务用工协议，两份合同约定的权利义务也不一致，原告却将两份合同混淆在一个案件中处理，程序不合法。二、合同约定甲方付款时，乙方需提供同等金额的发票，否则甲方有权拒绝支付工程款，答辩人在原告未提供发票的情况下已先行支付了劳务费70余万元，答辩人有权拒付。如果原告能在近期内将发票开具给答辩人，答辩人可以在收到发票后及时支付工程款。反之，若原告不能开具发票，本着节约司法资源的原则，答辩人有权从工程款中按应缴税率10%扣减工程款。三、即使答辩人负有支付工程款的义务，也应扣除“材料遗失扣款及未施工部分的扣款”共计132404元。在双柏县供电局的主持下，双方于2019年1月19日达成罗伟、范德华施工队协调情况，第二点确认：扣除电杆材料费33000元，遗失电杆41根，电杆搬运费及安装费1650元/根，合计67650元。线路故障指示器未安装11台，安装费1000元/台，合计11000元。三项合计132404元。第三点确认：范德华实际施工价为876829元，答辩人已经支付742000元。综上，答辩人未付工程款为：876829元-742000元=134829元。四、本案涉案工程未竣工验收，尚需整改，答辩人只应付款95%，剩余5%系质保金，付款条件尚未成就。合同约定质保期为一年，质保金为5%，涉案工程系农村用电项目，为保障农民用电业主方在初步验收的情况下将项目投入使用，但供电局尚未出具竣工验收合格的证明。因部分项目施工不合格需整改，目前尚未接到楚雄供电局的整改通知。答辩人只收到本项目约80%的工程款。综上所述，在原告提供了足额劳务费发票的前提下，答辩人需要支付的劳务费为90987.55元（876829元-742000元-43841.45元）。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告提交了双方于2017年12月29日签订的承诺，被告对承诺的真实性无异议，提出是在2017年12月29日形成的，没有扣除材料遗失部分的款项；被告提交了罗伟、范德华施工队协调情况复印件，工程整改通知单，欲证明双方于2019年1月19日对工程款进行了确认，并扣除了相应的费用，且工程经原告整改后，经供电局验收，依然存在问题需要整改，经庭审质证，原告对罗伟、范德华施工队协调情况复印件的真实性予以认可，提出协调情况中约定支付时间为2019年1月30日前，当时是为了支付农民工工资，尽快领到工程款才签订的，现被告未按约定履行，所以应按承诺中的价款支付工程款；对工程整改通知单提出原告与供电局没有关系。本院认为，双方提交的证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认并在卷佐证，但对证明目的由本院予以综合认定。本院经审理认定事实如下：2016年10月21日，被告云南云军电力工程有限公司中标云南电网有限责任公司楚雄供电局2016-2017年中低压配电网紧急基建项目施工，2016年11月21日和2017年６月15日，被告云南云军电力工程有限公司与原告罗伟、范德华分别签订了电力建设工程劳务用工协议，云南云军电力工程有限公司将其承包的楚雄州双柏县2016年第一批小城镇、中心村农网改造升级项目10KV及以下配电网改造升级工程中的劳务部分分包给罗伟和范德华，工程范围分别为双柏县法脿镇古木村委会元箐河台区工程，双柏县爱尼山乡片区工程，工程款由公司向供电局申请进度款拨款到账后，按实际相应月份施工进度上报量的预算及劳务协议单价的比例核算，核算总额的80%支付工程款，余下20%，其中15%作为新旧材料保证金，5%作为工程质保金，如发生材料遗失在其工程款中直接扣除，如无遗失、损坏，工程竣工验收合格后一次性付清15%材料保证金，工程保修期为一年，在保修期间内发生的质量问题由乙方（劳务用工提供方）负责无偿维修，若乙方拒不履行维修义务，维修工时费在质保金中扣除，保修期满剩余质保金全额支付。甲方向乙方支付工程进度款时，乙方需提供同等金额的劳务费（劳务人员工资表金额占40%）、车辆雇佣、维修、运输等发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。原告按合同约定施工结束后，将工程交付给被告并于2017年12月29日与被告签署承诺，确认劳务费用共计1009233元，已付542000元，云南电网有限责任公司承诺于2018年1月20日前支付265386.40元，在处理完材料移交、竣工验收等事宜后，经双柏县公司验收合格签证后15个工作日内支付151384.95元，剩余5%（50461.65元）作为质保金，在质保期满无问题后退还。2019年1月19日，云南云军电力工程有限公司的法定代表人傅云军与范德华签订罗伟、范德华施工队协调情况，约定：合同价共计1009233元，扣除遗失费用132404元，实际施工价为876829元，已支付742000元，按协调结果的90%支付进度款，需支付47146元，待工程整改复检完成支付合同价95%，待质保期验收合格后支付5%，于2019年1月30日前支付。2019年6月14日，云南电网有限责任公司楚雄双柏供电局向云南云军电力工程有限公司发出工程整改通知单，整改结束后，云南电网有限责任公司楚雄双柏供电局复检后于2019年12月20日再次向被告发了工程整改通知单。本院认为，被告云南云军电力工程有限公司与原告罗伟、范德华签订的电力建设工程劳务用工协议系双方当事人真实意思表示，合法有效，对双方当事人均有法律约束力。现原告已按约定完成了工程施工，被告云南云军电力工程有限公司应依照合同约定支付工程价款，故对原告要求被告云南云军电力工程有限公司履行支付工程款的主张应予支持，数额以双方的最后一次（即2019年1月19日）签订的罗伟、范德华施工队协调情况为准，合同价共计1009233元，扣除遗失材料费用132404元，实际施工价为876829元，已支付742000元…待质保期验收合格后支付5%，于2019年1月30日前支付。现虽复检未通过，但发包人已擅自使用，且该工程的质保期已届满，双方约定的给付期限也已经届满，被告依法应支付尚欠的工程款134829元（1009233元-132404元-742000元）；被告在接收工程交发包方使用，且质保期已届满后还以工程未经验收合格为由拒付工程款的理由依法不能成立，本院对其辩解理由不予采纳。原告主张从2017年12月30日至款项付清之日止按年利率6%计算支付逾期付款利息，双方在罗伟、范德华施工队协调情况中约定于2019年1月30日前支付完所有款项，对利息未作约定，2019年1月30日前视为不支付利息，原告主张的利息从逾期付款之日（即2019年1月31日）开始支持。被告提出应按10%的税率扣减税费，双方在合同中未对税费作出约定，该辩解理由无事实依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十二条规定，判决如下：一、被告云南云军电力工程有限公司于判决生效后10日内给付原告罗伟、范德华工程款134829元，并按年利率6%计算支付2019年1月31日起至款项付清之日止的利息；二、驳回原告罗伟、范德华的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5309元，由被告云南云军电力工程有限公司负担2997元，由原告罗伟、范德华负担2312元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。审判长  刘纹竹审判员  李保云审判员  段志坚二〇一九年十二月三十一日书记员  王和仙