四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川01民终19316号 上诉人（原审原告）：刘喆，男，1990年11月25日出生，汉族，住四川省成都市锦江区。 委托诉讼代理人：彭晓霞，四川公生明律师事务所律师。 上诉人（原审原告）：李秋萍，女，1963年9月4日出生，汉族，住四川省成都市锦江区。 委托诉讼代理人：彭晓霞，四川公生明律师事务所律师。 上诉人（原审原告）：刘明，男，1965年2月8日出生，汉族，住四川省宜宾市翠屏区。 委托诉讼代理人：彭晓霞，四川公生明律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：成都泰合华信投资有限公司，住所地：四川省成都市锦江区二环路东四段39号。 法定代表人：王仁果，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：庞颖聪，男，系公司员工。 上诉人刘喆、李秋萍、刘明因与上诉人成都泰合华信投资有限公司（以下简称泰合华信公司）商品房销售合同纠纷一案，不服四川省成都市锦江区人民法院（2019）川0104民初6984号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 刘喆、李秋萍、刘明上诉请求：1.撤销原判，改判泰合华信公司向刘喆、李秋萍、刘明支付逾期交房违约金49013.23元（按379天万分之三计算）；2.本案一审、二审全部诉讼费用由泰合华信公司承担。事实与理由：一、一审认定的交房时间错误，没有事实和法律依据。一审依据泰合华信公司发出的《通知书》认定泰合华信公司已履行房屋交付义务错误。泰合华信公司发出《通知书》不等于履行了交房义务，依据双方签订的合同约定，签署商品房交接单和交接房屋钥匙的时间才是基本的交房义务完成时间，交房时间的举证责任依法应由泰合华信公司负担，但泰合华信公司无任何证据证明在11月9日就已经交房，其应承担举证不能的法律后果，交房时间依法应认定为2018年11月15日。二、一审判决扣除环保停工时间124天缺乏事实和法律依据。关于是否存在延期交房的免责事由：1.一审判决引用的补充协议的相关内容是本案证据中没有的内容。一审法院认为“政府部门两次发布通知，要求加强大气污染防控、改善环境空气质量，与泰合华信公司停工之间有因果关系，根据《补充协议》约定……政府行为属于泰合华信公司据实顺延交房时间的事由。故在本案中，秦合华信公司实际逾期交房的天数应当扣除因环保导致停工的124天”。但双方未在补充协议中约定政府行为导致停工的可以免责，故此认定无事实依据及法律依据。2.关于本案所涉政府行为（两个通知）是否属于不可抗力。泰合华信公司对在施工过程中需要承担环境保护义务是明知的，故环保工作的开展不属于双方在缔约时无法预见的偶然事件，该通知不属于法律上的不可抗力，泰合华信公司不能以不可抗力为由免除相应违约责任。3.关于停工与政府行为是否存在因果关系。政府部门发布的两项通知分别为《关于对成都平原地区实施大气污染防治特别管控措施的通知》（以下简称《通知一》）及《关于印发成都市2017-2018年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》（以下简称《通知二》）。《通知一》中对有关原材料生产厂家的限制，并没有对泰合华信公司造成直接影响，缺少原材料并非不能克服，没有停工必要，且泰合华信公司也未举出相关部门的停工令，故该通知与泰合华信公司停工之间没有因果关系；《通知二》发布时，工程已经进入收尾阶段，无停工必要。即使上述通知可能对施工造成影响，泰合华信公司也应当举证证明停工的必要性和合理性，但泰合华信公司未提交相关证据，应承担举证不能的责任。综上，上述政府行为一不构成不可抗力，二无合同约定，三无停工的必要性和合理性，即使政府行为与停工之间有因果关系，但双方并无免责约定，故不能扣除124天的违约天数，一审认定扣除无事实和法律依据。 泰合华信公司辩称，泰合华信公司实际因原一审查实的政府禁令导致实际停工124天，是实际发生的，且根据《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》的相关规定，因不可抗力而导致的延期，不应承担相应的逾期责任。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回刘喆、李秋萍、刘明的上诉请求。 泰合华信公司上诉请求：1.改判（2019）川0104民初6984号民事判决第一项；2.本案二审案件受理费由刘喆、李秋萍、刘明承担。事实与理由：一审法院认定泰合华信公司承担支付刘喆、李秋萍、刘明逾期交房天数错误，其民事判决中的第一项民事判决适用法律不当，应予以纠正。一审法院认定交房时间为2018年11月9日，但泰合华信公司认为该日期有误，应将2018年11月2日泰合华信公司取得《建设工程规划核实意见书》的当日认定为交房日期。综上所述，一审法院对泰合华信公司实际交房日期存在认定事实错误和适用法律不当，错误采信了刘喆、李秋萍、刘明的证据。 刘喆、李秋萍、刘明辩称，泰合华信公司提出的交房时间应当是取得建设部门相关证书的时间是错误的，交房时间应该以书面或者口头方式通知买方，或者以交房交钥匙的相关签字为依据。而现在政府的文件只能说明案涉房屋具备交付条件，可以交房，但什么时候交房，泰合华信公司没有任何证据证明。所以泰合华信公司上诉要求认定的交房时间不应支持。交房时间应当依据买受人收到相关通知来予以认定。 刘喆、李秋萍、刘明向一审法院起诉请求：1.判令泰合华信公司支付逾期交付房屋违约金49013.23元（从2017年11月1日起至2018年11月15日止按日计算全部已付房款的万分之三）；2.判令本案诉讼费由泰合华信公司承担。 一审法院认定事实：2015年1月31日，刘喆、李秋萍、刘明（买受人）与泰合华信公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》，约定：买受人购买泰合华信公司开发的房屋，案涉房屋为刘喆、李秋萍、刘明按份所有，其中刘喆所占份额为50%，李秋萍所占份额为25%，刘明所占份额为25%，该商品房所在土地为商业用途，土地使用年限自2012年9月6日至2052年9月6日止，测绘建筑面积共43.17平方米（套内面积：28.8平方米），该商品房单价为每平方米9985.52元，总价款为431075元，刘喆、李秋萍、刘明采取一次性付款的方式支付购房款。第十条“交付条件”：（一）出卖人应当在2017年10月31日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房交付时应当符合下列第1、2、5项所列条件：1．该商品房已取得规划验收合格证；2．有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测报告书；5．该商品房为住宅的，出卖人提供《住宅工程质量分户验收表》，且出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；第十二条“逾期交房责任”约定：（一）除不可抗力外，出卖人未按照合同第十条第（一）款约定的时间向买受人交付该商品房的，双方同意按照下列第1种方式处理：1．按照逾期时间，分别处理。（1）逾期在60（含）日之内，自本合同第十条第（一）款约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金，并于该商品房实际交付之日起7日内向买受人支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过60日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金，并于该商品房实际交付之日起7日内向买受人支付违约金。第十五条“商品房质量、装饰、设备标准的约定”：交付该商品房时，该商品房已经由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格，出卖人应当与买受人共同查验收房。同日，刘喆、李秋萍、刘明与泰合华信公司签订了《补充协议》，约定：“关于房屋交付的特别约定”7．主合同第十五条约定，交付该商品房时，该商品房已由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格，出卖人应当与买受人共同查验收房。9．如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：2）其他非出卖人所能控制的因素，如政府规划调整、市政配套设施延误或其他行政决定因素、重大自然灾害导致的逾期等。上述合同及《补充协议》签订后，刘喆、李秋萍、刘明按合同约定履行了付款义务，但泰合华信公司未按约在2017年10月31日前交付房屋。 2017年7月11日，四川省大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室发布了川污防“三大战役”办［2017］18号《关于对成都平原地区实施大气污染防治特别管控措施的通知》，载明：为加强大气污染防控，在7、8月份采取以下特别管控措施：二、成都平原地区8市立即启动实施臭氧污染防控行动方案，实行联动整治；三、成都平原地区8市水泥、砖瓦、陶瓷等企业停产；化工、玻璃、汽车涂装、家具制造、包装印刷等行业企业实施最大限度限产、停产，在现有基础上至少压减50%以上生产负荷；大型商业场所和市政工程暂停有机溶剂日间作业；……五、成都市中心城区施工工地高排放非道路移动机械停止作业；六、推行高温假，鼓励企事业单位在7、8月集中安排休假。 2017年11月16日，成都市大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室发布了成污防“三大战役”办［2017］32号《关于印发成都市2017-2018年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》，载明：2017年12月1日-2018年1月31日，停止中心城区（11＋2）各类工程土石方作业和房屋拆迁施工。 2018年11月2日，成都市规划管理局出具了《建设工程规划核实意见书》，载明：经核实，案涉项目建设符合规划要求，建筑用途为：住宅、商业服务业设施、办公、文化馆用房、图书馆用房，核实合格。 一审庭审中，当事人双方一致确认，2018年11月6日，泰合华信公司向刘喆、李秋萍、刘明发送《通知书》，载明：案涉房屋已完成规划验收，要求刘喆、李秋萍、刘明携带相关资料于2018年11月9-15日在成都市锦江区牛市口泰合国际财富中心售楼处办理收房手续。 一审法院认为，刘喆、李秋萍、刘明与泰合华信公司签订的《商品房买卖合同》和《补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，应属有效，双方当事人应当按照合同约定履行自己的义务。合同签订后，刘喆、李秋萍、刘明按约履行了付款义务，但泰合华信公司未按约在2017年10月31日前交付房屋，存在违约行为，根据《商品房买卖合同》第十二条逾期交房责任约定，泰合华信公司应以全部房价款为基数，按每日万分之三的标准支付逾期交房违约金，泰合华信公司抗辩的，应当按每日万分之一的标准支付逾期交房违约金，无事实及其法律依据，一审法院不予采纳。 关于交房时间。根据双方当事人的一致陈述，2018年11月6日，泰合华信公司向刘喆、李秋萍、刘明发送《通知书》，要求刘喆、李秋萍、刘明携带相关资料于2018年11月9-15日办理收房手续。一审法院认为，因案涉房屋在《通知书》载明的收房时间前已经具备交付条件，刘喆、李秋萍、刘明主张收房时间为2018年11月15日无相应证据，其未按通知的最早时间收房不影响一审法院对泰合华信公司已履行房屋交付义务的认定。故案涉房屋的交付时间应认定为房屋具备交付条件后通知的最早收房时间即2018年11月9日。泰合华信公司提出，案涉房屋于2018年11月2日正式具备交房条件，根据《补充协议》约定，交付时间应当为2018年11月2日，一审法院认为，《补充协议》约定的“交付该商品房时，该商品房已由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格，出卖人应当与买受人共同查验收房”，是对案涉房屋交付条件的补充说明。2018年11月2日，成都市规划管理局出具《建设工程规划核实意见书》，仅能证明案涉房屋已具备交付条件，不能证明泰合华信公司已经履行交付房屋的义务，一审法院对该项抗辩理由不予采纳。 关于是否存在延期交房的免责事由。泰合华信公司提出因政府部门要求进行大气污染防治、环保管控导致停工造成逾期交房天数应当扣除的主张。一审法院认为，政府部门两次发布通知，要求加强大气污染防控、改善环境空气质量，与泰合华信公司停工之间有因果关系，根据《补充协议》约定，“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：其他非出卖人所能控制的因素，如政府规划调整、市政配套设施延误或其他行政决定因素、重大自然灾害导致的逾期等”，政府行为属于泰合华信公司据实顺延交房时间的事由。故在本案中，泰合华信公司实际逾期交房的天数应当扣除因环保导致停工的124天。 综上所述，泰合华信公司的逾期交房行为已构成违约，违约金应以总房价431075元为基数，按合同约定的每日万分之三的标准支付，逾期天数为从合同约定的交付期限届满次日起计算至实际交付之日止，扣除环保停工期间（即2017年11月1日至2018年11月9日，共计374天，扣除124天，实际逾期天数为250天），故泰合华信公司应向刘喆、李秋萍、刘明支付逾期交房违约金为32330.63元。刘喆、李秋萍、刘明多主张的部分，一审法院不予支持。 据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、泰合华信公司于判决发生法律效力之日起十日内向刘喆、李秋萍、刘明支付逾期交房违约金32330.63元；二、驳回刘喆、李秋萍、刘明的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费减半收取513元，由泰合华信公司负担304元，由刘喆、李秋萍、刘明负担209元。 二审中，当事人没有提交新证据。经二审审理查明的事实与原审查明的事实一致，本院予以确认。 本院认为，根据上诉人刘喆、李秋萍、刘明以及上诉人泰合华信公司的上诉请求，本案二审争议焦点为：一审法院对违约金金额的确定是否正确。现就上述争议焦点论述如下： 关于刘喆、李秋萍、刘明、泰合华信公司上诉提出一审认定交房时间错误的问题。泰合华信公司认为应以2018年11月2日取得《建设工程规划核实意见书》的当日认定为交房日期，而刘喆、李秋萍、刘明主张交房日期应为2018年11月15日，本院经审查认为：首先，《建设工程规划核实意见书》的取得时间为2018年11月2日，但取得该意见书之日即为交付之日并无相关合同约定；其次，泰合华信公司并未提交相关证据证明其在取得该《建设工程规划核实意见书》后何时通知了买受人收房。最后，泰合华信公司发出通知要求刘喆、李秋萍、刘明于2018年11月9-15日办理收房手续，但刘喆、李秋萍、刘明未提交证据证明其于2018年11月15日才接收了案涉房屋，故一审认定案涉房屋的交付时间为房屋具备交付条件后通知的最早收房时间即2018年11月9日并无不当。 关于刘喆、李秋萍、刘明提出一审法院不应当扣除大气污染防治、环保管控导致停工的时间。本院经审查认为：首先，在一审中泰合华信公司并未提交相应证据证明其在开发建设案涉项目过程中，相关行政机关对其施工单位发出过停工通知书以及具体停工的相应时间。其次，双方合同约定的交房时间为2017年10月31日，但［2017］32号《关于印发成都市2017-2018年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》的颁布时间在交房之后，故该文件亦不能作为泰合华信公司迟延交房的依据；再次，2017年7月11日颁布的［2017］18号《关于对成都平原地区实施大气污染防治特别管控措施的通知》系行政机关依法履行行政行为。防治大气污染、噪音污染的行为符合人民群众的客观需要、系社会经济健康发展的有力保障。且上述行为均系针对存在严重污染的相关行为进行，如果依照泰合华信公司的抗辩理由，则将出现建筑行业如需施工必然造成污染、如无污染则无法按期完工的悖论。最后，在双方签订的《商品房买卖合同》第一条中载明，建设工程施工合同约定的竣工时间应为2016年5月30日，而泰合华信公司提出的两份文件均颁布于约定竣工时间之后，故本院对泰合华信公司提出的因为环保督查等因素应当扣减违约交房时间的理由不予采纳。刘喆、李秋萍、刘明的该项上诉理由成立，本院予以采纳。 泰合华信公司在一审中抗辩违约金过高，应予以调整。本院审查后认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”以及最高人民法院《关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”的规定，人民法院调整违约金应以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素。在本案中，泰合华信公司逾期交房系客观事实，应当承担相应的违约责任；但刘喆、李秋萍、刘明未提交相关证据证明其具体损失，故本院综合双方当事人履行合同的情况、预期利益等因素，并参考案涉楼盘中其他业主与泰合华信公司在诉讼中的调解情况，酌情将泰合华信公司应向刘喆、李秋萍、刘明支付的违约金调整为一审法院确定的金额。刘喆、李秋萍、刘明上诉主张的违约金金额本院不予支持。泰合华信公司应向刘喆、李秋萍、刘明支付逾期交房违约金32330.63元。 综上，一审法院认定事实清楚，虽适用法律不当但不影响判决结果。因本案系泰合华信公司违约行为引发，故诉讼费用应由泰合华信公司负担。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费513元、二审案件受理费2050元，均由成都泰合华信投资有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  田笛 审判员  赵锋 审判员  李玲 二〇一九年十二月十三日 书记员  罗菲