安徽省阜阳市颍东区人民法院民 事 判 决 书(2019)皖1203民初4377号原告：阜阳市盈田智能科技有限公司，住所地安徽省阜阳市颍东经济开发区。法定代表人：李孝胜，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘德礼，安徽皖大律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐明东，该公司员工。被告：台州市帆宇模具有限公司，住所地浙江省台州市临海市。法定代表人：张雪苹，该公司总经理。委托诉讼代理人：王建斌，浙江中英律师事务所律师。原告阜阳市盈田智能科技有限公司(以下简称盈田公司)与被告台州市帆宇模具有限公司（以下简称帆宇公司）加工合同纠纷一案，本院于2019年11月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告盈田公司的委托诉讼代理人刘德礼、唐明东，被告帆宇公司的委托诉讼代理人王建斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告盈田公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告继续履行合同，立刻交付820外机整套钣金件模具（15个零件、55套模具）；2.判令被告从起诉之日起，每天按168万合同总价的1%支付违约金。至被告交付全部模具之日止；3.被告向原告赔偿实际损失及预期利息损失暂计750000元；4.本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告盈田公司变更第一项诉讼请求为：依法判令被告继续履行合同，立刻向原告交付820外机整套钣金件模具（14个零件、44套模具）。事实与理由：2018年5月29日，原、被告签订《模具制造合同》，合同约定，原告委托被告加工820外机整套钣金件模具（15个零件、55套模具）。合同签订后，原告按合同第7.3条约定于2019年10月21日，将第二笔款517800元支付给被告，并发函要求其发货。至今，被告未向原告交付模具。现为维护原告的合法利益，特向法院提起诉讼。被告帆宇公司辩称，1.整套模具没有完工，原告也没有出具验收报告，模具尚在设计变更期间，不具备交付条件；2.原告在本项目相关合同履行期间，多次违约，拖延支付模具款，丧失商业信誉，帆宇公司享有不安抗辩权,有权要求原告先支付全部模具款；3.原告诉称要求被告向其支付违约金、赔偿实际损失和预期利益损失无事实和法律依据。综上，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，应予以驳回。本院认定事实如下：2018年5月29日，盈田公司（甲方）与帆宇公司（乙方）签订《模具制造合同》，合同约定：甲方委托乙方开发制造820外机整套钣金件模具，共计15个零件55套模具（模具数量以实际开模数为准，期间需根据加工工艺优化模具数量）；乙方应在双方签订合同并支付首付款后须在60天内提供全部模具的试模样件，使其符合初装要求，乙方确保全部模具在首付款支付后90天内达到批产状态，并保证模具稳定性能优越，无重大隐患，以上各时间节点均以甲方书面确认文件为准，交付方式为乙方汽车运输至甲方指定地点交货，并承担交付使用前的一切费用及风险；使用模具批量生产5000套后由甲方进行验收；合同总价款为人民币1680000元，此费用已包含开发模具所需的材料费、制造费、税费等与本合同履行有关的一切费用；合同签订后，甲方预付乙方模具总造价的40%即人民币672000元作为模具的启动资金；试模件确认合格后，甲方付给乙方模具总造价的30%的二期款即人民币504000元整，乙方按甲方指定地点送交模具给甲方；模具到达甲方之后，甲方安排试模批产，如一个月内没安排批产验收或者验收确认合格后，乙方给甲方开全额增值税（16%）发票，甲方收到发票后付给乙方三期款即模具总造价20%人民币336000元整；模具到甲方或甲方指定钣金厂按定单正常生产50000套合格产品后或无产量不超过6个月内甲方付给乙方模具总造价的尾款10%即人民币168000元；如乙方模具制造的进度和质量影响甲方新产品上市的时间和质量，每天按合同总价的1%向乙方索赔违约金（但由于甲方设计更改原因造成模具及产品交货期延长的除外）等。盈田公司与帆宇公司分别在合同的落款处加盖公司合同专用章。合同签订后，盈田公司于2018年6月27日向帆宇公司支付预付款672000元。2019年9月30日，盈田公司与帆宇公司签订《盈田空调820项目小批量生产提样及付款协议》，协议约定：盈田公司820项目小批量生产后经贵司研发部（唐工）、质量部（李工）确认达到批量生产要求，现盈田公司因资金问题未付820项目第二批款项517800元，经盈田公司与帆宇公司协商先发零件，820项目第二批款将于10月8日或10月9日无条件支付帆宇公司，若在此协议规定期限内，盈田公司未及时付款，帆宇公司将暂停820项目。2019年10月21日，盈田公司以承兑汇票的形式向帆宇公司支付820项目第二批款项517800元。后帆宇公司未向盈田公司交付模具，盈田公司于2019年10月22日向帆宇公司发函，要求帆宇公司于2019年10月25日前将820整套模具送交盈田公司。至今，帆宇公司未向盈田公司交付案涉模具。另查明，合同履行过程中，盈田公司多次提出设计变更。庭审中，帆宇公司认可盈田公司委托其开发制造的820外机整套钣金件模具（14个零件、44套模具）已生产完成。本院所确认的上述事实，有原、被告营业执照、《模具制造合同》、《盈田空调820项目小批量生产提样及付款协议》、820外机整套钣金件零件、模具清单、承兑汇票凭证等及当事人在庭审中的陈述在卷为凭，业经庭审质证和本院审查，能作为认定上述事实的依据。本院认为：本案系加工合同纠纷。盈田公司与帆宇公司签订的《模具加工合同》、《盈田空调820项目小批量生产提样及付款协议》,均系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律禁止性规定，合法有效。双方均应按照合同约定全面履行各自义务。关于原告诉请被告向其交付模具的问题。本案中，盈田公司要求帆宇公司交付820外机整套钣金件模具（14个零件、44套模具），帆宇公司则要求盈田公司先行交付模具余款再向其交付案涉模具，由此引发争议，导致820外机整套钣金件模具（14个零件、44套模具）至今未完成交付，对此，双方均有过错。盈田公司与帆宇公司在付款协议中约定，盈田公司于2019年10月8日或10月9日将820项目第二批款无条件支付帆宇公司，但盈田公司未依约付清，而是延至2019年10月21日才向帆宇公司支付820项目第二批款项517800元，盈田公司违反了协议约定。另外，帆宇公司辩称盈田公司逾期履行780项目、900项目加工合同的付款义务，其享有不安抗辩权，故盈田公司应先行交付模具余款再向其交付案涉模具。虽780项目、900项目加工合同与案涉模具加工合同主体相同，但案涉模具加工合同具有相对独立性，双方应当依据案涉模具加工合同的约定严格履行各自义务，现帆宇公司拒绝交付案涉未交付的820外机整套钣金件模具（14个零件、44套模具），依据不足，其行为亦违反了合同约定。鉴于盈田公司已向帆宇公司支付820项目第二批款项517800元且820外机整套钣金件模具（14个零件、44套模具）已生产完成，故对原告要求被告继续履行合同，并按约定交付820外机整套钣金件模具（14个零件、44套模具）的诉讼请求,本院予以支持。双方仍应按照《模具加工合同》的约定交货，帆宇公司交付案涉模具后，盈田公司应当依据合同的约定向帆宇公司支付剩余的模具款。至于帆宇公司辩称盈田公司以承兑汇票付款，且承兑汇票款项尚未到兑现时间，应视为款项尚未支付，因此其有权暂停项目。因双方在合同中未约定付款方式，且盈田公司于2019年10月21日以承兑汇票付款时，被告亦未提出异议，故本院对该辩称不予采信。关于原告诉请的实际损失及逾期交付模具违约金的问题。本案中，盈田公司认为其因帆宇公司逾期交付模具而造成了损失，则盈田公司应对其是否产生了损失和损失金额承担举证证明责任，现盈田公司未能提供充分的证据予以证明，故应由盈田公司承担举证不能的法律后果。因此，对于盈田公司要求帆宇公司向其支付实际损失的诉请，本院不予支持。另外，对盈田公司要求帆宇公司支付逾期交付模具违约金的请求，因盈田公司在履行过程中，亦存有过错，且盈田公司多次提出设计变更，故本院对其该项诉讼请求，亦不予支持。综上，案经调解无果，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告台州市帆宇模具有限公司于本判决生效之日起十日内向原告阜阳市盈田智能科技有限公司交付820外机整套钣金件模具（14个零件、44套模具）(详见820外机整套钣金件零件、模具清单)；二、驳回原告阜阳市盈田智能科技有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费26240元，减半收取计13120元，由原告阜阳市盈田智能科技有限公司承担6590元，由被告台州市帆宇模具有限公司承担6530元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判长  孙乐标二〇一九年十二月四日法官助理皮育心书记员张莉莉附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。