湖南省怀化市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘12民终3096号上诉人（原审原告）：张彬，男，1979年6月8日出生，汉族，住湖南省芷江侗族自治县。上诉人（原审原告）：涂海平，女，1979年9月23日出生，住湖南省芷江侗族自治县。委托诉讼代理人：**军，湖南孚悦律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湖南远邦房地产开发有限公司，住所地：湖南省怀化市鹤城区迎丰中路福兴数码广场。法定代表人：曹飞，系该公司总经理。委托诉讼代理人：吴泽刚，湖南杰达律师事务所律师。上诉人张彬、涂海平因与被上诉人湖南远邦房地产开发有限公司（以下简称远邦公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服湖南省芷江侗族自治县人民法院（2019）湘1228民初1260号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年12月9日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人张彬、涂海平提出上诉请求：1、判决撤销芷江侗族自治县人民法院（2019）湘1228民初1260号民事判决第二、三、四项判决；2、判决被上诉人向上诉人提供《商品房买卖合同》约定的商品房经验收合格的证明文件及《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；3、判决被上诉人向上诉人承担从2018年1月1日起，按已付房款394642元为基数，按每日万分之一的标准，支付逾期办理房屋权属证书的违约金损失责任，至房屋权属证书办理取得之日止；4、判决限被上诉人在本案判决生效之日起15个工作日内协助上诉人办理房屋所有权证和国有土地使用证。5、判决被上诉人承担本案全部诉讼费用。事实与理由：一、一审认为“德丰园住宅小区的一、二期分期综合验收达不到验收条件”，从而导致被上诉人“未能在合同约定的期限内办理房地产权属证书手续”，这一认定根本错误，应当依法予以纠正；二、被上诉人违约事实清楚，证据确凿，足以认定；三、被上诉人应当向上诉人承担违约责任。被上诉人远邦公司辩称：一、德丰园住宅小区的《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》因政府行为而暂不能办理；二、上诉人要求答辩人给付逾期办理房屋权属证书违约金的诉讼请求不能成立。一审事实清楚，适用法律正确，本案应驳回上诉，维持原判。张彬、涂海平向一审法院提出诉讼请求：一、判令被告向原告退还违法收取的两证代办费2400元和有线电视开通费1000元；二、判令被告向原告出示合同约定的商品房经验收合格的证明文件及提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；三、判令被告向原告以已付房款394642元为基数，按每日万分之一标准，从2018年1月1日起计算至房屋权属证书办理取得之日止，支付逾期办理房屋权属证书的违约金；四、判令被告在本案判决生效之日起15个工作日内协助原告办理房屋所有权证和国有土地使用证；五、判令被告承担本案全部诉讼费用。一审法院认定的事实：原告与远邦公司于2016年4月8日签订了德丰园第22栋604号房屋的《商品房买卖合同》。双方在合同中第四条约定:“出卖人与买受人约定按下述第1种方式计算该商品房价款：1.按建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米3418.00元，总金额（人民币）叁拾玖万肆仟陆佰肆拾贰元整。”第六条约定:“一、购房款买受人按下列第3种方式按期付款：3.其他方式买受人选择按揭付款，于《商品房买卖合同》签订之日，交纳首付￥124642元，剩余房款￥27万元，向银行按揭贷款20年，如买受人按揭贷款在2016年10月31日还未获得贷款银行放款，买受人需要在30日内现金支付所贷房款于出卖方。”第八条约定：“出卖人应当在2017年1月1日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受让使用：1、该商品房经验收合格。2、该商品房经综合验收合格。3、该商品房经分期综合验收合格。4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。”第十一条约定：“交接。商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。”第十五条约定：“关于产权登记的约定。出卖人应当在商品房交付使用后730日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理：1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起__X__日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的__X__%赔偿买受人损失。2.买受人不退房、出卖人按已付房价款的__X__%向买受人支付违约金。3.双方协商处理。”合同附件四补充协议约定：“两证代办代收费用：￥2400元，有线电视安装开通费：￥1000元，房屋公共维修基金5484元。”合同签订后，原告在约定期限内已向远邦公司付清全部购房款。原告所购房屋主体验收合格，远邦公司已将房屋实际交付给原告使用。另查明，远邦公司未能按合同约定向原告提供房屋《住宅质量保证书》、住宅使用说明书》，也未能按合同约定期限将房地产权属证书办理交付于原告是因为德丰园住宅小区的规划设计方案系2013年通过芷江县规审会批准通过，该小区的工程建设完全按批准的规划方案实施，主要消防通道设置在东门路（又称福欣路），东门路从2017年至今一直被芷江县人民政府列入城市重点建设项目，但由于机场导航站红线范围内军事设施、遥感铁塔位于东门路的道路中间，杆线迁移需芷江县人民政府向国家国防、军事管理委员会履行批准手续，未能完成土地征收,暂未能达到施工条件而影响东门路的建设，导致德丰园住宅小区的一期、二期分期综合验收达不到验收条件。一审法院认为：本案的争议焦点之一为原告与远邦公司签订的《商品房买卖合同》是否合法有效。因《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，且不违反相关法律、行政法规的强制性规定，故本院认为该合同真实合法有效。争议焦点之二为远邦公司是否存在原告所诉的违约行为以及是否需要为此向原告支付违约金。远邦公司未能按照合同约定提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》，未能在合同约定的期限内办理房地产权属证书是由于德丰园住宅小区的规划设计方案系2013年通过芷江县规审会批准通过，该小区的工程建设完全按批准的规划方案实施，主要消防通道设置在东门路，东门路从2017年至今一直被芷江县人民政府列入城市重点建设项目，由于机场导航站红线范围内军事设施、遥感铁塔位于东门路的道路中间，杆线迁移需芷江县人民政府向国家国防、军事管理委员会履行批准手续，未能完成土地征收,暂未能达到施工条件而影响东门路的建设，导致德丰园住宅小区的一期、二期分期综合验收达不到验收条件，从而导致以上手续未能办理，出现该情形应当属于法定的不可抗力情形，故应当免除远邦公司的延迟办理交付以上证书的责任。同时，双方合同并没有关于迟延办证需支付违约金及如何计算违约的约定。为此，对原告主张支付违约金的诉求本院不予支持。争议焦点三为远邦公司是否应当退还收取的有线电视开通费1000元、两证代办费2400元。其一、远邦公司在庭审中表示自愿退还原告有线电视开通费1000元，本院予以认可；其二、远邦公司收取费用后至今未能办理房屋不动产权属证书，应当依照怀化市发展和改革委员会作出的《关于取消商品房“两证”代办服务收费的通知》即怀发改价服（2017）16号文件规定退还收取的“两证代办费”，同时远邦公司作为商品房开发商在退还“两证代办费”后仍然负有协助购房人办理房屋所有权证及国有土地使用证的义务，庭审中原告将诉求变更为扣除工本费后，由远邦公司退还两证代办费2310元本院予以支持。根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十三条、第一百八十条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十二条、第一百一十七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，判决：一、被告湖南远邦房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告张彬、涂海平退还“两证代办费”2310元和有线电视开通费1000元；二、被告湖南远邦房地产开发有限公司在本院查明的不可抗力情形消除后的一个月内，协助原告张彬、涂海平办理房屋所有权证和国有土地使用证，办证工本费利用湖南远邦房地产开发有限公司已收取的90元支付，如遇工本费价格调整，双方实行多退少补；三、被告湖南远邦房地产开发有限公司在本院查明的不可抗力情形消除后的一个月内向原告张彬、涂海平提供相关商品房验收合格的证明及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》；四、驳回原告张彬、涂海平的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收计取25元，由被告湖南远邦房地产开发有限公司负担。二审期间，上诉人远邦公司提供中国民用航空湖南空中交通管理分局芷江导航台情况说明一份，拟证明东门路的建设是因为飞机遥感塔的迁移手续正在办理中，遥感塔影响东门路的建设。被上诉人质证意见：对关联性有异议，合法性有异议，该情况说明与前面的几份情况说明是一致意思，该情况说明的内容与小区房屋验收没有任何关联，东门路的建设与小区的房屋验收没有任何关联，飞机遥感塔在小区和东门路建设之前已经存在，东门路的建设没有规避遥感塔，侵害了军事设施用地和军事设施的正常使用，东门路的建设属于人为行为，不属于一审认为的不可抗力，可以改变规划方案，没有任何证据证明这份证据的三性。芷江导航台系遥感塔借用单位，不是遥感塔的所有权人和管理人，遥感塔是否迁移及批准与芷江导航无关联，其出具该情况说明，超出了职权范围。本院认为，远邦公司二审提供的中国民用航空湖南空中交通管理分局芷江导航台情况说明，证明的事实与本案争议的事实存在关联，应予采信。原审对证据的采信和对事实认定正确，本院二审予以确认。本院认为：本案所涉德丰园住宅小区的规划设计方案系2013年经芷江县规审会批准通过，该小区的工程建设完全按批准的规划方案实施。被上诉人未能按照合同约定向上诉人提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》，未能在合同约定的期限内办理房地产权属证书，是因为该小区主要消防通道设置在东门路，东门路从2017年至今一直被芷江县委、政府列入城市重点建设项目，由于机场导航站红线范围内军事设施、遥感铁塔位于东门路的道路中间，杆线迁移需芷江县人民政府向国家国防、军事管理委员会履行批准手续，未能完成土地征收,暂未能达到施工条件而影响东门路的建设，导致德丰园住宅小区的一期、二期分期综合验收达不到验收条件，从而导致以上手续未能办理，出现该情形应当属于不可抗力情形，远邦公司没有履行合同的过错，故应当免除被上诉人的延迟办理交付以上证书的责任，一审免除被上诉人延迟办理交付以上证书的责任，并判令被上诉人在上述不可抗力情形消除后的一个月内协助上诉人办理房屋所有权证和国有土地使用证，向上诉人提供相关商品房验收合格的证明及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》并无不当。同时，双方合同只选择约定买受人退房时才支付违约金，不退房没有约定违约金，上诉人主张支付违约金的诉求不能支持，一审对上诉人所提违约金的支付主张不予支持亦无不当。综上，上诉人的上诉请求和理由不能成立，本院依法不予支持；原判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人张彬、涂海平负担。本判决为终审判决。审 判 长  彭湘平审 判 员  周 晓审 判 员  欧晓林二〇一九年十二月二十七日代理书记员  舒 宁