内蒙古自治区额济纳旗人民法院民 事 判 决 书（2019）内2923民初758号原告：额济纳旗星晨煤业贸易有限公司。法定代表人：宋临成，系该公司总经理。委托诉讼代理人：温娟，1987年7月14日出生，汉族。委托诉讼代理人：候云焘，内蒙古东方玉德律师事务所律师。被告：灵石县振旭机械制造有限责任公司。法定代表人：王旭东，系该公司总经理。原告额济纳旗星晨煤业贸易有限公司（以下简称星晨煤业公司）与被告灵石县振旭机械制造有限责任公司（以下简称振旭公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月24日立案后，于2019年10月24日依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告星晨煤业公司的委托诉讼代理人温娟、候云焘到庭参加了诉讼。被告振旭公司经本院依法传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。原告星晨煤业公司向本院提出诉讼请求：1、要求解除原、被告签订的《工程承包合同》。2、要求被告返还原告垫付的工人工资76000元。3、要求被告赔偿因工期延误违约金80000元及逾期利息10400元（时间为2019年5月13日至2019年9月20日）。4、要求被告按现状向原告交付已建精煤大棚并退出原告厂区，同时交付设计蓝图等全部施工资料。5、要求被告承担因本案支出的律师代理费45000元。6、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年5月12日，原、被告签订《工程承包合同》，由被告承建原告精煤大棚工程。合同约定，工程总价款为80万元，工期45天，自被告收到原告50万元预付款之日开始。合同还对双方的权利义务、违约责任等内容进行了约定。合同签订后，原告依照合同约定于2019年5月13日向被告支付了50万元预付款，但被告在收到款项后以各种理由拖延工期。2019年7月24日，被告在未通知原告的情况下将全部工人撤走，原告得知此情况后立即联系被告，但被告以各种理由拒绝履行合同，导致工程至今仍处于停工状态。另外2019年，原告代被告垫付工人工资76000元，至此，原告共向被告支付了工程款576000元，但截止目前，被告仅完成了土建工程及部分钢柱安装，其余工程未进行施工。被告振旭公司未到庭，但提交书面答辩意见：1、本工程系原告违约造成，原告公司增加了工程量，工期应顺延，且原告也未按合同约定支付工程进度款，该工程增加的费用总计615088元，被告多次向原告催要，原告至今未支付。2、对原告主张的返还垫付工资76000元、支付违约金及逾期利息以及支付律师费及相关费用的诉讼请求，因原告自身存在严重违约的情形，故原告的主张无事实及法律依据。本院经审理认定事实如下，2019年5月12日，原、被告双方签订了《工程承包合同》，合同约定，由被告承建原告的精煤大棚工程，工程总价款为80万元，工期为合同签订之后45天内完成，自被告收到原告预付款之日正式开始。工程价款的支付方式为现金或承兑汇票两种方式，在原告付款前，被告须向原告提供13%的增值税专用发票，工程完成验收后，被告开具所剩余款的发票，原告付款至总造价的95%，余5%的质保金，质保期为一年。签订合同之日起三日内被告施工人员、设施设备进场后，原告预付50万元。合同还约定由被告负责提供施工设计图，组织施工，如未按期完成工程量，延误一日需按工程应付合同阶段性约定付款价0.01%支付逾期利息，如工程延迟交工超过7日，被告除应支付逾期利息，还应按照工程阶段性合同约定价的10%支付违约金，且原告有权单方提出解除合同，原告尚未支付给被告的剩余工程款，视为被告赔付的损失赔偿金。如双方发生争议，协商不成的，可向合同签订地额济纳旗人民法院起诉，产生的全部费用（包括且不限于诉讼费、保全费、调查取证费用、差旅实际支出费用、律师费等）由败诉方承担。合同下方由原、被告双方加盖公章。合同签订后，原告于2019年5月13日以汇票的形式向被告支付工程预付款50万元。后被告进场施工。2019年7月10日，因被告未完工，原告向被告发出通知函，要求被告在7月25日前全部完工，交付原告使用。2019年7月14日，被告公司的法定代表人王旭东在通知函上签字。2019年8月13日，原告再次向被告发出通知函，内容为：被告应当于2019年6月30日前完工，但至今只完成了土建工程、钢结构立柱安装和钢架的制作工作，剩余工作未进行，要求被告于2019年8月31日前尽快完工并交付原告使用，否则视为被告违约，双方合同自行终止，原告将另行组织其他人员施工，同时将对造成的一切损失向被告主张权利，该通知函原告向被告邮寄送达，但被告未签字。2019年8月23日，被告向原告出具一份关于支付精煤大棚土建工程工人工资的说明，内容为“我公司与贵公司签订的精煤大棚总包合同，现因我公司自身原因造成工期严重滞后，且拖欠土建工人人员工资76000元，造成工人上访事件，现我公司委托贵公司给予支付此项工人工资费用，此费用在工程款中给予扣除”。同日，原告将76000元工资发放至工人手中。截止目前，该工程仍未完工。另查，2019年10月18日，原告与内蒙古东方玉德律师事务所签订委托代理合同，合同约定由内蒙古东方玉德律师事务所接受原告的委托并委派律师，作为原告与被告建设工程施工合同纠纷一案的委托诉讼代理人，代理费为35000元，原告于当日通过中国工商银行阿拉善额济纳支行向内蒙古东方玉德律师事务所转账支付35000元。本院认为，原、被告签订的《工程承包合同》是双方真实的意思表示，且不违反法律强制性规定，本院予以确认。原告依约向被告支付了工程预付款，被告理应按照合同约定按期交工，根据双方签订的合同，如工程延迟交工超过7日，原告有权单方提出解除合同，现该工程至今仍未完工，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条规定：“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同”，第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力……”现双方约定的解除条件已成就，故对原告要求解除双方签订的《工程承包合同》的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求被告返还垫付的工人工资76000元的诉讼请求，因被告为原告出具的说明当中承诺此费用在工程款中给予扣除，原告也于当日将工资发放，可视为双方均同意从工程款中扣除，现原告未提交工程款超付的证据，无法证明被告多领取了工程款，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。对原告要求被告赔偿因工期延误违约金80000元及逾期利息10400元的诉讼请求，双方签订的《工程承包合同》中约定延迟交工应按照工程阶段性合同约定价的10%支付违约金，现该工程至今未完工，被告应支付工程阶段性合同约定价10%的违约金。双方约定的合同总价款为80万元，原告预付50万元，阶段性合同约定价应为50万元，故被告应赔偿违约金50000元。对逾期利息，因原告为付款方，不存在逾期利息，故对原告的该项诉讼请求本院不予支持。对原告要求被告按现状交付已建精煤大棚并退出厂区，同时交付设计蓝图等全部施工资料的诉讼请求，《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”，现双方签订合同的解除条件已成就，故对原告要求被告按现状交付已建精煤大棚并退出厂区的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求被告交付设计蓝图等全部施工资料，因原告无证据证明被告有设计蓝图等施工资料，故对原告的该项诉讼请求本院不予支持。对原告要求被告支付律师费45000元，根据原告与内蒙古东方玉德律师事务所签订的委托代理合同及交费凭证，原告支出的代理费为35000元，双方的签订的《工程承包合同》约定，发生争议后产生的全部费用由败诉方承担，现原告起诉的部分诉讼请求本院予以支持，故对律师代理费由被告承担18000元。对被告辩称原告严重违约的辩解理由，原告按照合同约定支付了预付款，无违约行为，被告也未提交原告存在违约行为的相关证据，故对被告的该辩解理由本院不予采信。对被告辩称该工程增加了工程量，工期应顺延的辩解理由，因被告未提交工程签证单、变更通知单等材料，无法证明增加了工程量，且原告对此亦不认可，故对被告的该辩解理由本院不予采信。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十一条第一款、第九十三条第二款、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、原告额济纳旗星晨煤业贸易有限公司与被告灵石县振旭机械制造有限责任公司签订的《工程承包合同》予以解除。二、被告灵石县振旭机械制造有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告额济纳旗星晨煤业贸易有限公司违约金50000元。三、被告灵石县振旭机械制造有限责任公司于本判决生效之日起十日内按现状交付内蒙古自治区××区策克口岸已建的精煤大棚并退出厂区。四、被告灵石县振旭机械制造有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告额济纳旗星晨煤业贸易有限公司律师代理费18000元五、驳回原告额济纳旗星晨煤业贸易有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决确定的给付期限履行金钱支付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2236元（原告已预交），由原告额济纳旗星晨煤业贸易有限公司负担1236元，由被告灵石县振旭机械制造有限责任公司负担1000元。如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于阿拉善盟中级人民法院。审判员  赵永霞二〇一九年十二月十八日书记员  李 伟