北京市西城区人民法院民 事 判 决 书（2017）京0102民初24458号原告（反诉被告）：汇金石（厦门）有限公司，住所地厦门市思明区。法定代表人：顾伟文，总经理。委托诉讼代理人：李国强，北京市华夏律师事务所律师。被告（反诉原告）：北京中海博大国际建设有限公司，住所地北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号。法定代表人：付烜，总经理。委托诉讼代理人：漆小晖，北京华标律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘彩云，女，1981年5月11日出生，汉族，北京中海博大国际建设有限公司员工，住河北省保定市易县。原告（反诉被告）汇金石（厦门）有限公司（以下简称汇金石公司）与被告（反诉原告）北京中海博大国际建设有限公司（以下简称中海博大公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年8月14日受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告汇金石公司的委托诉讼代理人李国强、被告中海博大公司的法定代表人付烜委托诉讼代理人漆小晖、刘彩云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告汇金石公司的诉讼请求为：1、要求判令被告给付原告货款2034147.33元并承担逾期付款的利息损失（以2034147.33元为基数，从2015年12月18日起计算至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率上浮40%计算）。2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年8月25日，原告与被告签订《顺义新华联温泉酒店精装修工程（一标段）石材采购合同》（以下简称《石材采购合同》），约定被告购买原告石材用于顺义新华联温泉酒店精装修工程建设项目。合同签订后，原告依约供货。2015年12月18日，经双方最终结算，确认石材买卖总计金额5283063.90元。在合同履行阶段，被告陆续支付货款2661664.70元，暂扣质保金264153.20元，欠款金额2357246.01元。2016年12月12日，被告又支付原告2万元。在本案庭审中，根据被告举证情况，原告亦确认被告还支付过一笔30万元的货款，同时需要扣减重复计算的3098.68元货款。故现被告尚欠原告的货款金额为2034147.33元。在被告一直未予付款的情况下，原告起诉至法院。被告（反诉原告）中海博大公司对于本诉的答辩意见为：不同意原告的诉讼请求。首先，双方并未按照合同的约定进行过结算；第二，原告提供的石材并不符合合同约定的质量标准，厚度差距较大，原告无权按照合同约定结算；第三，原告存在逾期供货的情况，导致被告被业主多次催告。同时双方应当按照工地实际用料情况进行结算。被告（反诉原告）中海博大公司的反诉请求为：1、判令被反诉人向反诉人支付因诉讼石材厚度与合同约定不符应当承担的材料款价差169万元；2、判令被反诉人向反诉人支付因石材质量存在违约而产生的违约金43万元；3、判令被反诉人向反诉人支付因逾期供货而产生的违约金200万元；4、反诉费由被反诉人承担。事实和理由：2015年5月25日，双方签订《石材采购合同》，由被反诉人按照反诉人的供货通知单将货物运送至指定承包项目地址。合同签订后，被反诉人未按照合同约定按质按期向反诉人供货，货物存在大量质量和规格不符合合同约定的问题。被反诉人的上述行为损害了反诉人的商业信誉，给反诉人造成了重大的经济损失，故向法院提起反诉。原告（反诉被告）汇金石公司对于反诉的答辩意见为：不同意上述反诉请求。首先，被反诉人所供应的石材并不存在质量问题，即使个别石材存在质量问题，但按照合同的约定亦应在验货时提出；其次，被反诉人已经按照合同约定的时间供货，并不存在逾期供货，反而是反诉人存在逾期付款的情形；第三，反诉人虽然未与被反诉人办理结算，但反诉人与业主方已经办理了竣工验收。经审查，本院确认以下事实：一、合同订立情况2015年5月25日，汇金石公司（卖方）与中海博大公司（买方）订立《石材采购合同》，合同约定以下内容：1、本合同的供货数量计算方式：按下料图纸及实际到工地面积计算，以签字确认的收货单为准。如有其它计算方式需经买卖双方签字核实方生效。2、本合同项下货物的规格型号为：详见附件二“供货通知单”。3、货物的质量标准：卖方所供货物除应符合相应的节能、环保的标准外，应符合国家标准。4、本合同项下的货物质量保证期至少为二年，自买方初步验收之日起计算。国家、行业要求质保期高于二年的，或卖方提供的质量保证书高于二年的，则按照国家、行业的标准，或卖方提供的质量保证书执行。5、货物质量检验：卖方负责将货物运至工地后，由买方对货物进行初步检验。初步检验仅限于货物数量、外观检查。买方接收货物并在发货票上签字不能视为买方认可了货物符合合同约定的质量标准，品质的最终确认是以工程业主方的最终确定为准。买方在任何时间发现卖方所供货物不符合约定的质量标准，有权委托有关质量监督部门检测。如检测报告不符合约定的质量标准，卖方应承担相应的检测费用，买方有权向卖方提出质量异议。6、合同暂估价4300000元。7、双方合同签署完毕，买方向卖方支付货物价款5%，作为本合同的预付款。货物经买方初步验收合格后，买方按照批次向卖方支付至运送货物价款的60%。按照合同规定供货完成，买方向卖方支付至运达货物价款的80%。买方与业主办理完工程四方验收合格后14个工作日内付至双方签认的结算额的95%。剩余货款作为质量保证金，整体工程竣工24个月后买方向卖方支付剩余货款。8、供货时间：第一批货物最迟应于2015年6月8日前交付（具体供货时间以供货通知单约定时间为准），供货通知单上没有记载供货时间的，以上述约定的供货时间为准。卖方根据确定的供货时间供货逾期的，每逾期一日，卖方应向买方按本合同暂估总价1%向买方支付违约金，本次累计逾期的违约金不超过本合同暂估总价的10%。9、买方指定孙刚、唐中元、张娟娟为买方的共同代表，代表买方具体办理收货、验货等项工作，其他人收货、验货的，不具有法律效力。10、《石材采购合同》附件中对于工程造价总计的范围包括酒店的地下一层、一层、二层和服务台。2015年7月24日，张士辉代表汇金石公司在《石材到货时间表》上签字，该时间表约定的内容包括：1、一层到货时间（约定按合格产品工地实际铺装量进行结算，延期供货对供货方罚款200万元）：2015年7月20日变更为2015年7月30日（大堂东区石材供货完毕）、2015年7月30日变更为2015年8月10日-8月15日（大堂西区石材供货完毕）、2015年8月5日变更为2015年8月10日-8月15日（大堂、咖啡厅、柱子）、2015年8月10日变更为2015年8月15日（所有服务台台面）；2、二层到货时间（结算方式及延期处罚同一层约定）：2015年7月23日变更为2015年7月26日-30日（二层波打线、过门石）、2015年7月28日变更为2015年7月30日（二层特色餐厅、SPA、VIP区到货）、2015年8月2日变更为2015年8月5日-10日（二层所有石材门套完成）、2015年8月10日变更为2015年8月12日（二层石材柱子到货完成）、2015年8月5日变更为2015年8月10日（二层洗手台、服务台台面完成）。2015年8月15日所有石材全部到齐。每批次货物初步验收合格后，按合同条款支付石材进度款。2015年9月5日、11月11日的《补充协议》中约定因工期紧张，双方就石材供货范围的变化（即原合同约定的地下一层所有石材、大堂水景雕塑、所有吧台、服务台石材供货取消）予以确认，原合同其他条款不变，按原合同执行。在本案审理过程中，根据双方当事人提交的供货范围的书面意见以及现场勘验的意见，现双方确认汇金石公司所提供石材的供货范围包括：（一）一层供货范围1、宴会会议区前厅及门厅走道地面，包含旋转门门厅地点、西班牙米黄半柱底座；2、公共走廊B地面、踢脚、所有公共区域、地面及踢脚；3、董事长会议室门厅波打线、过门石；4、10号、11号电梯厅地面、踢脚、电梯门套；5、六号楼梯西侧房间（公共走廊B1）地面、踢脚；6、四号楼梯东侧房间地面、踢脚；7、八号楼梯西侧房间地面、踢脚；8、1号、2号、3号电梯厅地面、踢脚、电梯门套；9、4号5号电梯厅地面、踢脚、电梯门套；10、公共走道A及电梯厅地面、踢脚、电梯门套、波打线；11、一层SPA接待区地面、踢脚；12、温泉泳池更衣区波打线、踢脚、门套、洗漱台面；13、健身区、美容美发波打线、踢脚；14、温泉区vip接待区过门石、电梯门套；15、一层中餐厅公共区楼梯踏步及侧面立板柱子、卫生间及走道地面、踢脚、洗漱台面；16、大堂地面（不包含原大堂弧形背景墙地面及水景处大堂服务台地面）、踢脚、哑口套、楼梯踏步及侧面立板、圆形柱子、圆形半柱底座、柱底座、水景池底池壁；17、大堂西侧贵宾室地面；18、大堂东西走道地面、踢脚；19、咖啡厅地面、踢脚；20、一层中餐厅包间区1-8走廊波打线、踢脚、洗漱台面；21、一层宴会会议区卫生间波打线、踢脚、洗漱台面、墙面腰线、哑口套；22、一层公共卫生间波打线、踢脚、洗漱台面；23、宴会厅过门石及围边；24、报告厅过门石及围边；25、宴会会议区、过道、办公区过门石；26、商店二过门石。（二）二层供货范围1、二层公共走廊地面；2、1号2号3号电梯厅地面踢脚电梯门套；3、4号5号6号电梯厅地面、踢脚、电梯门套；4、SPA接待区及地面、墙面、哑口套、窗台板、背景墙、柱子、接待台面、过门石；5、中餐厅过门石、窗台板；电梯厅及前厅地面、踢脚、窗台板、电梯门套；包间过门石、窗台板、洗漱台面、包间6-8门厅地面；6、红酒、雪茄吧过门石窗台板；7、SPA按摩包间1-13波打线、洗漱台面、门套、泡池、窗台板；8、SPA区走廊波打线、窗台板；9、足浴包间1波打线洗漱台面；10、足浴包间、服务间、过道、楼梯间、空调机房、玄关、前室等过门石；11、VIP包间1-8波打线、洗漱台面、门套、泡池、窗台板；12、VIP回廊（不包含回廊西侧弧形墙面装饰）波打线、踢脚、墙面腰线、线条；13、温泉回廊vip接待波打线、电梯门套、窗台板；14、特色餐厅拼花地面、窗台板、靠墙柱子、6根圆柱柱基座、特色餐厅vip包间1-3波打线；15、公共卫生间1、2波打线、踢脚、墙面腰线、窗台板；16、走道东侧、西侧柱子底座。双方存在争议的区域包括一层第一项的整柱底座、二层特色餐厅的八根圆柱以及东西侧九根圆柱的基座。汇金石公司主张酒店一层和二层的石材供应，除一层前厅接待吧台、大堂吧台、咖啡厅自助餐厅及吧台、温泉区所有（不包含电梯厅）、二层吧台、特色餐厅台面、回廊西侧弧形墙面的区域外，均由汇金石公司提供。二、合同履行情况（一）汇金石公司供货情况汇金石公司提交的发货统计表即相应发货票的情况如下：第一批发货情况：该批货物所供石材应用部位包括宴会前厅A区、B区、C区、D区、E区、F区、G区、宴会厅门厅A区、B区、C区、走廊A、走廊B，二层走道围边A、B、C、D、E、F、大堂东走道、公共走道A围边、门厅、卫生间、二层SPA按摩包间12/13、二层SPA按摩包间9/10、二层SPA按摩包间11，收货人签字确认时间为2015年7月27日、7月30日、8月3日、8月4日、8月5日、8月6日。记载的金额为809234.16元，需扣减重复计算的1726.68元，实际为807507.48元。第二批发货情况：该批货物所供石材应用部位包括男洗手间、女洗手间/门厅/母婴室、体育健身房、中餐厅围边走廊、二层中餐厅东电梯A、大堂西走道、董事长会议厅门厅、宴会厅门厅旋转门区域、10/11号电梯厅、公共走道东、公共走道西、拼花C、走廊A/大堂东走道、6号楼梯西侧房间、4号楼梯东侧房间、8号楼梯西侧房间、1/2/3/4/5/6号电梯厅、二层中餐厅东电梯厅B、二层特色餐厅地面、大堂。收货人签字确认时间为2015年8月1日、8月3日、8月4日、8月5日、8月6日、8月7日、8月16日、11月14日。货款金额为621836.07元。第三批发货情况：该批货物所供石材应用部位包括二层足浴包间1、二层SPA按摩包间2/3/4/5/6/7/8、二层VIP包间1/2/3/4/5/6/7/8、宴会厅前厅F区/门厅旋转门区域、一层咖啡厅地面A/B/C/D/N/F区、二层VIP接待区地面围边、二层SPA按摩房外走道、一层中餐厅西侧公卫围边、二层接待区走道、二层特色餐厅东侧卫生间围边、一层中餐厅过门石、二层中餐厅包间6/7/8门厅、一层宴会厅前厅/门厅过门石、二层足浴包间外走道地面围边、二层电梯厅、走道过门石。收货人签字确认时间为2015年8月14日、8月18日、8月19日、8月22日、8月30日。货款金额为385468.19元。第四批发货情况：该批货物所供石材应用部位包括一层大堂拼花、二层特色餐厅西走道地面、二层特色餐厅、二层SPA接待柱子、大堂水池、大堂中间/北面/南面柱子、二层特色餐厅地面、一层大堂东侧楼梯踏步、一层宴会厅过门石及圈边、一层报告厅东侧过门石/圈边/西侧过门石、二层SPA回廊走道、二层休息室、一层咖啡厅G区、二层四区回廊石材踢脚线、二层SPA按摩包间、中餐厅西侧公共女洗手间/男洗手间、第一组踏板右侧内外侧板、第二组楼梯内外侧板、第三组楼梯内外侧板、中餐厅西侧公卫门厅/西侧公共男女卫生间、洗手间、一层中餐厅东侧公卫踢脚线/中餐厅男、女公共卫生间。收货人签字确认时间为2015年8月7日、8月14日、8月20日、8月21日、8月22日、8月28日、9月6日、9月8日、9月9日、9月10日、9月13日、9月14日、9月16日、9月17日、10月12日、11月14日。货款金额为982109.60元，扣减重复计算的金额1172.03元，实际为980937.57元。第五批货物发货情况：该批货物所供石材应用部位包括一层宴会厅A区、一层大厅地面及地面拼花、二层接待厅地面拼花、一层咖啡厅K区地面及地面拼花及波打线、二层铁板烧VIP包间1/2/3过门石、二层特色餐厅东走道地面、二层特色餐厅走道地面拼花、二层特色餐厅走道地面拼花波打线、走道B/公共走道A/卫生间/大厅踢脚线/卫生间腰线、一层咖啡厅地面B区地面、一层咖啡厅地面H区地面及地面拼花、一层咖啡厅地面H区地面拼花波打线、一层公共走道北地面拼花、一层公共走道北地面拼花波打线、一层公共走道中地面拼花、二层特色餐厅东侧楼梯踏步、二层特色餐厅西侧卫生间腰线/女卫/男卫腰线、二层楼梯东、南侧报梁/二层楼梯东南侧报梁内侧、大堂水池地面、一层大堂东南角地面、一层宴会厅旋转门地面、一层宴会厅旋转门地面拼花、一层大厅到咖啡厅过门石、一层大堂椭圆弧、一层电梯门套、二层SPA按摩包间1-13/二层VIP包间1-8/二层足浴包房、二层中餐厅电梯厅门套/电梯厅过门石、一层中间停西侧公共男/女洗手间/公卫门厅、二层过门石/SPA走道包间过门石/雪茄红酒吧、二层特色餐厅东侧男卫/女卫/公共区域/无障碍卫生间、一层大堂东、西门套、二层SPA接待区南外套口/背景墙。收货人签字确认时间为2015年8月19日、8月21日、8月23日、9月10日、9月22日、9月26日、10月12日、10月13日、10月14日。货款金额为954984.40元。第六批货物发货情况：该批货物所供石材应用部位包括二层SPA接待区东、西门套200*165底座、150*45线条及门套内侧板、二层特色餐厅走道扶手底座中间部位造型板、扶手底座左侧部位150*25直位踢脚线、二层楼梯第二个平台踢脚线、一层咖啡厅东、西电梯厅地台、一层大堂地面、一层楼梯北侧报梁、一层大堂旋转门地面、一层公共走道南地面、地面拼花及波打线、一层公共走道北/西/中踢脚线及过门石、一层公共走道南/东/东侧弧形踢脚线、一层公共走道南/东过门石、二层SPA包间11窗台板及地台、一层宴会厅男、女卫门套及门套线底座、门套内侧板、一层中餐厅东侧公卫地面及地面波打线、二层中餐厅东电梯厅、东门厅/二层中餐厅1、2、3包间、二层中餐厅5、6、7、8、9东侧/西侧/包间8中间/包间、一层宴会厅、咖啡厅东侧电梯门、一层董事会议室及东侧卫生间过门石、一层中餐厅北面东、西异型方柱、一层中餐厅南面东、西异型方柱、一层楼梯最上步台阶及二层部位地面、一层公共走道南、一层大堂、一层宴会厅南旋转门地面、二层第二组、第三组楼梯踏步侧板、一层公共走道东、西侧冲淋区/公共走道西侧淋浴间围边及过门石、二层特色餐厅西异型方柱、一层大堂直位踢脚线、一层宴会厅公共卫生间过门石及直位踢脚线、一层咖啡厅地台及地面、一层公共走道南过门石、二层SPA包间1-13泡池挡水、二层VIP接待区窗台板、二层SPA按摩包间外走道波打线、二层楼梯东侧报梁、二层西走道过门石、二层SPA接待区门套直位造型花线、背景墙线条、一层大堂南房间地面拼花波打、二层特色餐厅地台/二层SPA接待区背景墙左右侧板。收货人签字确认时间为9月22日、10月12日、10月13日、10月14日、10月21日、10月27日、11月4日。货款金额为513303.08元。第七批货物发货情况：该批货物所供石材应用部位包括二层特色餐厅地面及地面拼花、波打线、二层特色餐厅西电梯厅/东电梯厅地面、地面拼花及波打线、二层特色餐厅东走道地面、二层VIP包间1/2/3/4/5/6/7/8泡池、二层SPA按摩包间、二层特色西餐厅东男女卫生间、一层走道A/B过门石及直位踢脚线、一层大堂东走道过门石及直位踢脚线、一层宴会厅公共卫生间过门石及直位踢脚线、一层拼花A/B过门石及弧形踢脚线、一层宴会厅公共卫生间腰线、二层足浴包间南窗、西窗、一层大堂直位踢脚线、一层公共走道西地面拼花、一层中餐厅西侧残卫洗手台、一层电梯厅楼梯间直位踢脚线、一层公共走道西地面拼花、一层会议室、二层VIP接待室电梯厅过门石、二层特色餐厅东侧无障碍卫生间、回廊围边、二层VIP包间1-7洗手台面、二层楼梯防火卷帘下地面、一层中餐厅包间1、2男卫/包间2女卫、二层回廊、VIP包间、空调机房、过道、回廊围边、一层体健房走道弧形围边。收货人签字确认时间为8月5日、8月11日、9月10日、9月16日、9月22日、10月21日、10月27日、11月4日、11月14日、11月16日。货款金额为372822.77元。第八批货物发货情况：该批货物所供石材应用部位包括二层vip包间8、二层特色餐厅东西电梯厅门套、第一组踏步内外侧板、一层大堂地面拼花、一层公共走道中踢脚线、二层特色餐厅、东走道过门石/二层特色餐厅西侧、二层中餐厅包间3、一层宴会厅/一层中餐厅西侧公共卫生间洗手台面、大堂北、西/宴会厅前厅、门厅、一层咖啡厅踢脚线、二层特色餐厅西侧女卫、男卫踢脚线、SPA区男、女卫生间、二层特色餐厅西侧围边、C1/C2/C3二层回廊线条、A1/A2/A3二层回廊线条、B1/B2/D二层回廊线条、一层SPA男过厅西门套外、内、侧板/男坐浴区北门套、SPA女门厅南、北门套、门套侧板/女梳妆区南门套、SPA男门厅南、北门套、门套侧板/男梳妆区南门套、一层体育健身房男、女卫踢脚线及过门石、一层SPA男区踢脚线、一层SPA女区踢脚线、二层SPA包间踢脚线、一层体育健身房男、女卫/美容美发室洗手台面、一层咖啡厅东、西电梯厅地台/一层美容美发室围边、一层vip接待区电梯厅门套/电梯厅过门石、一层宴会厅卫生间门厅/大堂东侧南北柱子/西侧柱子、一层中餐厅柱子、一层大堂柱子底座、一层楼梯侧板、二层中餐厅走道围边、二层休息室地面、二层vip接待区、一层SPA男、女盥洗室洗手台面/一层宴会厅围边、一层体育健身房男卫踢脚线、二层SPA按摩包间1、二层vip/SPA包房卫生间淋浴间门套线、一层男女坐浴区台面、SPA男女盥洗室/SPA女盥洗室、一层咖啡厅窗户左右踢脚线/二层SPA接待区休息区门套、一层宴会厅前厅/门厅过门石、中餐厅西侧公共女洗手间/男洗手间、二层SPA接待区背景墙线条、二层电梯厅、门厅踢脚线、二层vip包间1-7洗手台面、二层楼梯防火卷帘下地面、一层体育健身房走道踢脚线及过门石、二层特色餐厅窗台板、一层卫生间腰线/宴会厅卫生间门厅腰线/公共走道南。收货人签字确认时间为9月22日、11月4日、11月14日、11月16日、11月19日、11月25日、12月26日。货款金额为602926.66元。第九批货物发货情况：该批货物所供石材应用部位包括二层中餐厅包间洗手台面/二层SPA区卫生间围边、vip卫生间淋浴间外套/二层中餐厅电梯厅、vip接待区电梯厅门套/SPA包间3踏步、二层回廊踢脚线（南墙、西墙）、二层回廊线条（西墙）/二层特色餐厅东电梯厅踢脚线、一层体育健身房女卫门套、二层中餐厅电梯厅门套、门套侧板/二层vip台面/咖啡厅踢脚线。收货人签字确认时间为10月9日、11月25日、12月9日。货款金额为40378.97元。根据上述九批次货物的送货情况，汇金石公司所主张的货物的送货金额为5279965.22元，上述金额按照汇金石公司送货的数量以及石材单价进行的计算。其中上述发货票据中涉及第二批送货中两张单据、第三批货物的30张单据、第五批货物中的一张单据以及第九批货物的三张单据，上述单据金额为550885.71元。以上单据上虽未有《石材采购合同》中指定的收货人签字，但有中海博大公司确认的负责工地安全的人员张会峰的签字，在其他有指定收货人唐中元签字的发货票中亦有张会峰的签字。（二）中海博大公司付款情况在《石材采购合同》签订后，中海博大公司于2015年6月26日支付了215000元，2015年8月13日支付了445647.86元，2015年8月31日支付了342009.84元、2015年9月30日支付了550000元以及197007元、2015年10月30日支付了500000元、2015年10月30日支付了280000元，2015年11月23日支付了132000元，2016年1月18日支付了300000元，2016年12月12日支付了20000元，上述付款金额共计2981664.70元。（三）酒店业主方提供的材料所反映的情况根据本院向酒店业主方出具协查函，酒店业主方北京新崇基置业有限公司向本院提交了由中海博大公司提供的结算书，其中就一层和二层工程量清单进行了确定，上述工程量清单中包含了汇金石公司所提供的石材部分。根据上述结算书所反映的情况的，汇金石公司所供石材所使用范围的石材铺装使用量并不明显高于结算书当中所记载的铺装量。同时，酒店业主方北京新崇基置业有限公司回复的说明中确认其与中海博大公司已经于2017年2月16日完成了结算，结算金额为5237万元。三、涉案项目工程的温泉酒店已经于2015年12月23日完成了竣工验收。四、司法鉴定的情况中国检验认证集团北京有限公司作出的《鉴定意见书》中所记载的鉴定意见为：1、当前帝皇金大理石的厚度偏差均不符合GB/T19766-2005《天然大理石建筑板材》的要求，我司认为交货时帝皇金大理石的厚度不符合合同要求的可能性较大；2、当前西班牙米黄大理石的厚度偏差均不符合GB/T19766-2005《天然大理石建筑板材》的要求，我司认为交货时西班牙米黄大理石的厚度不符合合同要求的可能性较大；3、当前圣罗兰大理石的厚度偏差均不符合GB/T19766-2005《天然大理石建筑板材》的要求，但不排除交货时厚度偏差符合要求，由于后期结晶、研磨等工序导致厚度下降，厚度偏差部分不符合要求的可能性，我司无法判定交货时圣罗兰大理石的厚度是否符合合同要求。以上事实有《石材采购合同》、《石材到货时间表》、发货票、付款凭证、《鉴定意见书》、《结算书》、竣工验收记录、《关于中海博大工程结算的说明》以及当事人庭审陈述在案佐证。本院认为：本案的争议焦点系汇金石公司提供的石材进行最终结算的标准为何、汇金石公司所供石材质量是否存在问题，汇金石公司、中海博大公司在履行合同过程中是否存在违约情形。一、关于涉案石材的供货情况的确定以及结算金额的确定问题本案中，在双方最初签订的《石材采购合同》中约定的供货数量“按下料图纸及实际到工地面积计算，以签字确认的收货单为准。”后续2015年7月签订的《石材到货时间表》中对于最初供货的范围（现为一层和二层，原合同为地下一层、一层和二层）以及供货数量的计算（按合格产品工地实际铺装量进行结算）进行了变更，在2015年9月、11月再次签订的《补充协议》中又再次明确了权利义务（即除石材供货范围发生变更外，其他执行适用的合同条款不变）。基于此，根据双方当事人的多次变更，应以最后一次变更的意思表示为准，即除供货范围外，其他合同条款仍按之前《石材采购合同》的约定确定各方的权利义务。即本院对于石材供货量的认定仍以《石材采购合同》中所约定的“供货量以签字确认的收货单为准”的约定进行确定。本案中，中海博大公司对于未有指定收货人签字的发货票上的石材已经送货的事实不予认可。本院认为，虽然上述发货票上未有指定收货人签字，但签收人张会峰在其他有指定签收人签字的单据上均有签字，同时根据该部分发货票中石材的使用范围，结合《结算书》中所记载的石材的铺装情况以及有指定收货人签字确认的发货票的情况，可以认定上述单据中所载明的送货情况属实。现汇金石公司结合送货请求所主张的供货金额为5279965.22元（汇金石公司所主张的供货结算金额为5283063.90元减去重复计算的3098.68元），根据已查明的事实，涉案酒店工程在2015年12月23日即完成四方竣工验收，且业主方与中海博大公司亦于2017年2月16日完成全部结算，在此情况下，中海博大公司应当向汇金石公司支付至结算款的95%即5015966.96元，现中海博大公司陆续支付的货款共计2981664.70元，尚未支付的款项金额为2034302.26元，现汇金石公司在本案中主张要求中海博大公司应付款金额为2034147.33元，系汇金石公司对于其自身权利的放弃，本院对此不持异议，即中海博大公司应当向汇金石公司支付2034147.33元。二、对于当事人双方是否存在违约情形的认定本案中，汇金石公司主张，中海博大公司未能依约向汇金石公司支付款项，中海博大公司则主张汇金石公司提供的石材不符合合同约定且未按时供货。本院的意见为，根据《石材采购合同》的约定，汇金石公司应当按照合同约定的时间进行供货，在合同中约定有“第一批货物最迟应于2015年6月8日前交付”，结合汇金石公司主张中海博大公司并未向其送达过书面的供货通知单，则汇金石公司依据上述约定其所提供的第一批货物亦应当在2015年6月8日前供货完毕。现汇金石公司提供的第一批发货统计表及发货票上所显示的内容，第一批货物从2017年7月27日到8月6日陆续抵达项目现场，即汇金石公司并未在上述合同约定期限内完成第一批次的供货义务，根据《石材采购合同》的约定，中海博大公司有权要求汇金石公司承担相应的违约责任，即根据合同约定按照暂计总价430万元的10%作为相应逾期交货的违约金（即43万元）。基于双方多次变更权利义务，根据最后签订的《补充协议》中对于此前罚款200万元以及供货事宜又再次进行了变更，故不应再适用200万元罚款作为汇金石公司逾期供货所应承担的违约责任，故对于中海博大公司要求汇金石公司承担200万元罚款的诉讼请求，本院不予支持。对于汇金石公司主张，中海博大公司亦未按合同约定向其支付货款，其亦向中海博大公司主张相应的损失。本院的意见为，根据《石材采购合同》中对于支付货款的约定，对于预付款的支付仅是约定“在合同签署完毕后”支付，对于具体的时间并未约定，现中海博大公司在汇金石公司实际供货前一个月支付了合同约定的预付款，故此处并不存在逾期付款的情形。对于后续按批次付款、供货完成后的付款以及四方竣工验收后的付款问题，本院的意见为，根据中海博大公司付款的实际情况，在供货过程中，中海博大公司确实存在未依约付款的情形，且在四方竣工验收后亦未能及时与汇金石公司办理结算且未按合同约定支付相应的款项，故汇金石公司基于中海博大公司的上述行为向其主张从2015年12月18日起计算相应的利息损失，并无不妥，即中海博大公司应当向汇金石公司支付以2034147.33元为基数，从2015年12月18日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率上浮百分之四十计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮百分之四十计算的利息损失。本案中，中海博大公司主张汇金石公司提供的石材存在质量问题，故应当扣减差价169万元。《中华人民共和国合同法》第一百五十八条规定：“当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受人不受前两款规定的通知时间的限制。”、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“人民法院具体认定合同法第一百五十八条第二款规定的“合理期间”时，应当综合当事人之间的交易性质、交易目的、交易方式、交易习惯、标的物的种类、数量、性质、安装和使用情况、瑕疵的性质、买受人应尽的合理注意义务、检验方法和难易程度、买受人或者检验人所处的具体环境、自身技能以及其他合理因素，依据诚实信用原则进行判断。合同法第一百五十八条第二款规定的“两年”是最长的合理期间。该期间为不变期间，不适用诉讼时效中止、中断或者延长的规定。”本院的意见为，虽然《鉴定意见书》中的鉴定意见认为帝皇金大理石、西班牙米黄大理石存在交货时厚度不符合合同要求的可能性较大，但上述情形仅是一种可能性，且本院注意到，在《石材采购合同》中虽然有“买方在任何时间发现卖方所供货物不符合约定的质量标准，有权委托有关质量监督检验部门检测”的表述，但结合其他合同条款“品质的最终确认是以工程业主的最终确定为准”、“本合同项下的货物质量保证期至少为两年”、“剩余货款作为质量保证金，整体工程竣工24个月后买方向卖方支付剩余货款”的约定，综合理解上述合同条款的内容可知，合同中所约定的“任何时间”应当有所限定，而非无限扩大上述时间点。且根据一般的生活常识，石材铺装在地面后，经过多年打磨和使用，必然会出现相应的磨损。同时根据上述法律规定，在业主方已经完成竣工验收2年后，中海博大公司以其所主张的合同约定提出质量异议并坚持要求鉴定，该鉴定结论亦为一种可能性的情况下，单以该鉴定结论不能作为认定汇金石公司所提供的石材存在质量问题的依据。故对于中海博大公司主张因汇金石公司提供的石材存在质量问题应当扣减169万元差价的诉讼请求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百五十八条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）北京中海博大国际建设有限公司于本判决书生效之日起十日内向原告（反诉被告）汇金石（厦门）有限公司支付货款2034147.33元；二、被告（反诉原告）北京中海博大国际建设有限公司于本判决书生效之日起十日内向原告（反诉被告）汇金石（厦门）有限公司支付以2034147.33元为基数，从2015年12月18日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率上浮百分之四十计算及自2019年8月20日起至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮百分之四十计算的利息损失；三、原告（反诉被告）汇金石（厦门）有限公司支付被告（反诉原告）北京中海博大国际建设有限公司违约金430000元；四、驳回原告（反诉被告）汇金石（厦门）有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）北京中海博大国际建设有限公司的其他反诉请求。如果原告（反诉被告）汇金石（厦门）有限公司、被告（反诉原告）北京中海博大国际建设有限公司未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费24870元，由被告（反诉原告）北京中海博大国际建设有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳），反诉案件受理费19880元，由原告（反诉被告）汇金石（厦门）有限公司负担2075元（于本判决生效后七日内交纳），由被告（反诉原告）北京中海博大国际建设有限公司负担17805元（已交纳）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费。上诉于北京市第二中级人民法院。在上诉期届满后七日内，仍未交纳上诉案件受理费的，视为自动放弃上诉的权利。审 判 长  文 潇人民陪审员  王玉敏人民陪审员  甘源远二〇一九年十二月十三日法官 助理  郭锶渊书 记 员  宋晓莹