天津市武清区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0114民初8058号原告：李朝阳，男，1979年2月22日出生，汉族，住河北省邢台市桥西区。委托诉讼代理人：丁月林，天津翠亨律师事务所律师。委托诉讼代理人：张自强，天津翠亨律师事务所律师。被告：天津泰益德置业有限公司，地址天津市武清区开发区福源道18号526-2（集中办公区）法定代表人：王静，系该公司经理。委托诉讼代理人：刘雨生，天津津北斗律师事务所律师。委托诉讼代理人：高飞，天津津北斗律师事务所律师。原告李朝阳与被告天津泰益德置业有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年6月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李朝阳的委托诉讼代理人丁月林、被告天津泰益德置业有限公司的委托诉讼代理人刘雨生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李朝阳向本院提出诉讼请求：1.请求依法判决被告给付原告已付款利息20295元、违约金13114元，合计33409元；2.案件受理费由被告承担。事实及理由：原告与被告于2016年10月31日签署《天津市商品房买卖合同》合同，约定由原告购买被告开发的位于武清区房屋一套，房屋总价款为975347元，被告应于2018年9月30日前将验收合格的房屋交付给原告。原告按约履行了付款义务，被告却逾期交付房屋，逾期交房天数为155天（2018年9月30日至2019年3月4日）。根据合同约定原告有权向被告追究已付款利息和违约金。原告就此事多次向被告主张权利，通过多种途径协商，但被告均已各种理由推脱责任，拒不赔偿，故原告起诉。天津泰益德置业有限公司辩称，不同意原告的诉讼请求，原告所述的涉案商品房位置、总价款及双方约定的交房日期属实。原、被告在合同签订以后，因政府治理环境污染问题，先后多次下达建筑工程方面的停工令，影响到本案施工及交房的十二份文件，发文单位是天津市人民政府和武清区人民政府设立的职能部门，其符合补充合同第5条第3项发生的情形，应当认定为不可抗力。本被告向人民法院提供此方面的文件，属于法律规定的不可抗力，共计停工433天，交房日期相应地应扣除433天。原告陈述的延期交房155天，被告认可，扣除政府施工令影响被告施工的天数，等于被告提前交房，故被告不同意承担逾期交房的违约责任。本院经审理认定事实如下：2016年10月31日，原告李朝阳与被告天津泰益德置业有限公司（以下简称“泰益德公司”）签订《天津市商品房买卖合同》（合同编号：2016-0163396，以下简称“《商品房买卖合同》”）及《补充合同》。《商品房买卖合同》第一条约定：李朝阳购买泰益德公司开发建设的坐落于武清区商品房，该商品房建筑面积66.26平方米；第二条约定：房屋每平方米价格为14720元，总价款为975347元；第三条约定：商品房竣工，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后方可交付；泰益德公司于2018年9月30日前，将符合上述条件的商品房交付李朝阳使用；第四条约定：李朝阳应于2017年5月12日前，一次性存入商品房首付款1894590元，其余价款办理贷款；第五条约定：除遇不可抗力外，泰益德公司如未按合同第三条约定的交房日期交付商品房，逾期在90日以内的，李朝阳有权向泰益德公司追究已付款利息，利息自合同约定泰益德公司应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算；如超过上述约定期限的，李朝阳在向泰益德公司追究已付款利息的同时，还有权按照《商品房买卖合同》附件六《补充合同》第二条2.1.7款“出卖人逾期交房超过30日的，合同继续履行。逾期30日内部分，出卖人应按买受人已经实际支付的房款的银行同期贷款利率向买受人支付利息；逾期超过30天的部分，出卖人应按买受人实际支付的房款计付存款利息，利息约定交房时间第31日起至实际交付之日止，按银行同期存款基准利率计算”的约定，追究泰益德公司违约责任。上述合同签订后，李朝阳依约向泰益德公司交付房款975347元。在合同履行中，被告未能如约向原告交房。2019年1月31日被告取得涉案房屋的准许交付使用证。2019年2月22日，被告通知原告2019年3月6日交房，4月15日原告接收了房屋。以上事实原、被告双方无争议，本院予以确认。对于双方有争议的证据和事实，本院认定如下：关于因政府有关部门的停工令而延期交房的天数，自合同约定的交房时间即2018年9月30日至实际交房时间2019年3月4日总计155天，原告认为被告应据实承担逾期交房的责任。被告抗辩因政府相关部门发布的停工令造成的停止施工天数应不视为逾期交付，并提供了相关停工文件及监理日志、装修进度计划等证据材料，其中包括武清区清新空气行动分指挥部办公室2016年11月1日至6日期间下发的《关于做好重污染天气应急响应的紧急通知》、《关于调整重污染天气应急响应的通知》、《关于终止重污染天气应急响应的紧急通知》造成停工5天；天津市国土资源和房屋管理局2016年11月9日下发的《市国土房管局关于部分保障房项目连续施工的报告》造成停工52天；天津市环境保护局2016年12月29日下发的《我市发布重污染天气橙色预警启动Ⅱ级应急响应措施》及2017年1月8日发布的《1月8日14时起我市终止重污染天气应急响应》造成停工11天；武清区清新空气行动分指挥部办公室2017年1月15日至1月18日、2月3日至5日、2月13日至16日、2月27日至28日、4月2日至4月7日期间下发的《关于启动重污染天气应急响应的通知》、《关于终止重污染天气应急响应的通知》等共造成停工15天；天津市武清区建设工程质量安全监督管理支队2017年5月4日下发的《关于做好全面优化墙体涂刷装饰等作业安排的通知》造成5月15日至10月15日间停工150天（每日10时至17时日照强烈期间，禁止开展使用有机溶剂的作业行为）；美丽天津一号工程指挥部2017年8月25日下发的《“美丽天津·一号工程”指挥部关于进一步加强空气质量保障工作的通知》及武清区美丽武清建设一号工程总指挥部同日转发的通知等文件造成8月25日至9月10日停工17天、天津市建设工程质量安全监督管理总队2017年9月4日下发的《关于进一步加强我市建筑施工安全生产管理工作的通知》造成2017年10月1日至2018年3月15日停工166天、美丽武清建设一号工程总指挥部办公室2018年4月28日下发的《关于做好大气污染防控工作的紧急通知》造成停工3天、武清区清新空气行动分指挥部办公室2018年8月17日下发的《进一步强化8月份空气质量保障工作的紧急通知》造停工18天。被告认为，上述文件涉及停工433天，应免除该期间的逾期交房责任，且被告于2018年8月10日按照与原告签订合同时确定的地址及手机号码通过邮寄及发送手机短信、电子邮件等形式给原告发了致歉信，告知原告因环境治理等原因导致工期延误，不能按合同约定日期交房，交房日期顺延至2019年3月29日前。经质证，原告认为被告主张的停工事由均已在建筑行业形成惯例，被告在签订合同之前就应当预见各种导致施工的事由，合理确定交房时间，现今延期交房已成既定事实，被告依据逾期天数支付合同约定天数和违约金符合法律规定，并且被告在与原告签订买卖合同时，主体工程建设已经完成，不涉及停工事由，对于致歉信原告虽否认对此知情。本院认为，逾期交房的天数应当考虑造成工期延误的因素是否符合相关规定及原、被告双方补充合同的约定，并应核实被告主张的停工天数。原被告双方签订的《补充合同》第五条约定：《商品房买卖合同》及本《补充合同》条款中提及的“不可抗力”一词，双方同意解释为下列任何一种或几种情况：5.3其他为遵守、配合政府的法规、政策的变化或因政府部门或有关政府机构的行为而引致和延误或其他不能预见、不能避免或不能克服的客观情况；5.4遇上述任何一种或多种情况时，《商品房买卖合同》第三条规定的房屋交付期限将按不可抗力情况实际发生天数顺延，但出卖人应事后及时向买受人书面告知发生的特殊情况。因上述原因导致出卖人逾期交付该房屋的，出卖人免除相应之赔偿责任。经核实，武清区清新空气行动分指挥部办公室2016年11月1日至6日期间下发的关于做好重污染天气应急响应的紧急通知及关于终止重污染天气应急响应的通知等文件，造成涉案小区建筑施工停工5天；天津市国土资源和房屋管理局2016年11月9日下发的《市国土房管局关于部分保障房项目连续施工的报告》造成停工57天；天津市环境保护局2016年12月29日至2017年1月8日发布的关于重污染天气应急响应的相关文件造成停工11天；武清区清新空气行动分指挥部办公室2017年1月15日至4月7日期间下发的关于启动及终止重污染天气应急响应的通知等造成停工15天；美丽天津一号工程指挥部及武清区美丽武清建设一号工程总指挥部2017年8月25日下发的关于进一步加强空气质量保障工作的通知等文件造成停工17天、天津市建设工程质量安全监督管理总队2017年9月4日下发的关于进一步加强我市建筑施工安全生产管理工作的通知等文件造成停工166天，上述停工时间共计271天是有关部门为进一步落实加强空气质量保障工作所作出的一系列文件，均明确了停止施工的期限及范围，亦有明确的停工时间，上述文件所涉及内容旨在进行大气污染防治，在目前我国环境保护形势依然严峻的情况下，相关部门出台文件及措施加以管控确有必要。原告对于被告提交的相应通知、文件虽不认可，但未提交相反证据，本院对被告提交的通知、文件的真实性予以采信，对于文件中要求相应土石方作业、混凝土搅拌作业等停工的事实予以确认；被告主张天津市武清区建设工程质量安全监督管理支队2017年5月4日下发的《关于做好全面优化墙体涂刷装饰等作业安排的通知》造成停工150天（实际为154天），因其间与2017年8月25日及9月4日两个文件有重合的32天数，扣除后剩余停工时间为122天，加上美丽武清建设一号工程总指挥部办公室2018年4月28日下发的通知及武清区清新空气行动分指挥部办公室2018年8月17日下发的紧急通知两个文件涉及停工18天，共计140天。经核实，上述2017年5月4日发布的文件要求每日10时至17时日照强烈期间，建筑墙体涂刷装饰禁止开展使用有机溶剂的作业行为；2018年4月28日的文件要求涉及挥发性有机物排放的全部工业企业及建筑墙体涂刷装饰、市政道路划线、栏杆喷涂等活动在10点至17点间一律停产、停工，实行错峰错时生产；2018年8月17日文件中要求，每日11时至18时日照强烈期间，建成区内禁止进行建筑墙体涂刷装饰、市政道路划线、栏杆喷涂等使用有机溶剂的作业。根据被告提供的装修进度计划，涉案楼房在上述期间内进行公共部位贴砖、楼梯间涂料、施工洞封堵、物料提升机洞口封堵及外保温、门窗安装、室外道路、园林、景观施工等工程，因此，上述文件对工程进度产生一定影响。因施工企业属间断停工，参照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六十三条第（四）项规定，“夜间”是指晚二十二点至晨六点之间的期间。本案被告日间停工不足8小时酌情按0.5天计算，上述两个文件涉及的间断停工的时间均不足8小时，故按照70天计算被告免除违约责任的天数为宜。综合上述因素计算，被告因执行政府相关部门停工文件累计停工天数确认为341天。另根据被告提供的快递单证明被告在事后已按约定及时向原告书面告知发生的特殊情况，原告对于被告提交的证据虽不认可，但未提交相反证据，本院对被告提交上述证据的真实性予以采信，对被告在双方约定的交房日期前已通知原告因环境治理等诸多原因导致延期交房及顺延交房日期的事实予以确认。原告主张原、被告签订合同时房屋的主体结构已经完工，停工文件不应适用本案，因被告提交的准予交付使用证的取得时间为2019年1月31日，原告对该证据的真实性无异议，且原告并未提交相反证据证明在此日期之前涉案房屋具备交付条件，故本院对此不予支持。据此，被告因配合执行政府部门的禁令、通知等文件的要求中断施工而引发的延期竣工交付341天的行为可免除赔偿责任。该341天免责天数已超过原告主张被告逾期交房天数，故被告不应承担本案的违约责任。综上所述，原告提出的诉讼请求，事实及证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条、第一百零七条规定，判决如下：驳回李朝阳的诉讼请求。案件受理费318元，由原告李朝阳负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  李宗莲二〇一九年十二月二十日书记员  杨蕙箫附判决引用的相关法律规定：《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。