新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院民事判决书（2019）新0204民初490号原告（反诉被告）:新疆新天地工程咨询有限公司，统一社会信用代码916502030986135923，住所地新疆克拉玛依市幸福路222号。法定代表人:李晓英，该公司执行董事。委托诉讼代理人：贺志刚，新疆黑油山律师事务所律师。被告（反诉原告）：克拉玛依市大光建筑工程有限责任公司，统一社会信用代码91650204676309198W，住所地新疆克拉玛依市白碱滩区青泉路12号。法定代表人:宋太和，该公司执行董事。委托诉讼代理人：彭乃坤，新疆鼎泽凯（乌尔禾）律师事务所律师。原告（反诉被告）新疆新天地工程咨询有限公司（以下简称新天地公司）与被告（反诉原告）克拉玛依市大光建筑工程有限责任公司（以下简称大光公司）服务合同纠纷一案，本院于2019年9月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）新天地公司委托诉讼代理人贺志刚、被告（反诉原告）大光公司委托诉讼代理人彭乃坤庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）新天地公司向本院提出诉讼请求：依法判令被告向原告支付拖欠技术服务费143900元、利息11961元,合计155861元。事实和理由：2017年4月29日,原告(乙方)与被告(甲方)签订一份《合作协议》,协议约定就“准东钻井公司井控实训基地学员公寓、培训食堂建设项目”,乙方向甲方配合协助相关工作,技术服务费45.29万元。协议签订后,原告完全履行了协议约定的义务,之后被告支付部分服务费30.9万元后剩余143900元拖欠未付，在原告多次催要未果的情况下诉至法院。被告（反诉原告）大光公司辩称，原告没有完全履行双方的协议，其诉讼请求没有事实和法律依据，新天地公司没有完成全部任务，只做了17项工作且存在很多问题，新天地公司没有提交部分验收资料原，导致结算一直没有解决，对大光公司造成了资金周转困难及利息损失。因原告工作不合格最终造成了被告6.5万元的损失。关于服务费协议中约定服务费总额为45.29万元，大光公司已经支付了40.17万元。如果严格按照双方协议约定，新天地公司没有提交验收资料原件大光公司就不能支付费用，被告实际欠原告费用2.92万元，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。被告（反诉原告）大光公司提出反诉请求：1.判令反诉被告继续履行《合作协议》,限期提交《合作协议》第一条表格中的第1、3、4、11、12、14、16、18、19项的验收资料原件;2.判令反诉被告赔偿因“控制价编制”和“工程量清单编制”不合格而给反诉原告造成的损失65000元;3.判令反诉被告赔偿因未提交验收资料原件造成反诉原告工程款延期结算的利息损失73500元(延期结算100万元×年利率4.9%×1.5年)；4.本案本诉与反诉诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：2017年初,反诉原告在拿到准东钻井公司“井控实训基地学员公寓、培训食堂建设项目”后,为减轻任务压力，于4月29日与反诉被告签订《合作协议》。协议约定反诉被告对19项具体工作提供技术服务,并在完成后提交验收资料原件、协助反诉原告完成验收后20日内,给反诉被告支付相应技术服务费合计45.29万元。关于合作协议的履行,反诉被告并未如约认真履约,在许多项目上不能确保服务质量，反诉被告对承担的“控制价编制”和“工程量清单编制两项技术服务(合计费用2.2万元),由于粗制滥造,建设单位认定为不合格,并强令反诉原告重新委托新疆申光建设工程项目管理有限公司办理,给反诉原告造成损失6.5万元。因此,反诉被告不仅不能索要这2.2万元的技术服务费还必须赔偿损失6.5万元。关于服务费的支付情况,反诉被告在诉状中称只收到30.9万元,这与事实不符，事实上,因反诉被告往往在建设单位要求提供施工图纸等资料紧要时刻以“不付费就不提交”相要挟,使得反诉原告超付了应付款。事实上,反诉被告有9项工作(服务费合计8.5万元)未提交资料,按协议约定是不应付款的。反诉原告已付技术服务费合计40.17万元,扣除上述两项因未完成而不应支付的2.2万元,实际欠款2.92万元。由于反诉被告在完成具体项目后拒不提交验收资料原件,致使我方至今不能取得相关验收成果，本应于2018年4月底完成的工程款结算(未付工程款100万元)却至今未能结算,所造成利息损失7.35万元反诉被告应当赔偿。近两年来,反诉被告曾就《合作协议》的履行再三与反诉被告沟通未果。原告（反诉被告）新天地公司针对反诉辩称：合同已经履行完毕，反诉原告称因为延期验收造成损失100万元事实不存在，即使存在也是反诉原告自身的原因，反诉被告只是协助辅助的作用，已经向反诉原告提交了审计需要的相关文件以及验收相关的文件，反诉原告的反诉理由不成立，请求驳回反诉请求。本院经审理认定事实如下：2017年4月29日，大光公司（甲方）与新天地公司（乙方）签订《合作协议》，约定：“一.甲方此次委托乙方对准东钻井公司井控实训基地学员公寓、培训食堂建设项目配合协助以下相关工作：1.环境评价报告表1.5万元；2.工程地质勘察1万元；3.水保方案报告编制及审批0.9万元；4.可行性研究报告2万元；5.施工图设计费用7.7万元；6.监理费15万元；7.施工图审查1.31万元；8.控制价编制费1.5万元；9.工程量清单编制费0.7万元；10.工程招标代理3万元；11.定位放线测绘1万元；12.室内空气检测0.78万元；13.消防检测0.58万元；14.专家评审0.25万元；15.代建管理费5万元；16.电子签章0.07万元；17.提供消防施工资质1万元；18.防雷检测验收1万元；19.室内面积测绘1万元。合计45.29万元。二.技术服务费：甲方要求乙方开始协助服务的费用共计45.29万元（大写：肆拾伍万元贰仟玖佰元整）。三.支付时间：乙方协助甲方完成相关验收及技术服务工作，甲方在取得相关验收成果后二十日内支付相应的费用给乙方。四.乙方在合同规定时间和要求内容完成合同内容，如违约按照单个合同双方承当每天100元违约金赔偿给对方。五.上述表格中所列内容已包含竣工验收所需的全部专项验收内容，如有超出部分内容由乙方负责。六.甲乙双方严格保密协议内容，其他未尽事宜，双方协商解决。”。2017年3月31日，新天地公司向大光公司出具《收条》一份载明：“今收到胡春交来准东钻井公司井控实训基地学员公寓、培训食堂建设项目设计费10000元、控制价编制费10000元合计：20000元.￥20000元”。2017年5月16日，新天地公司向大光公司出具《收条》一份载明：“今收到胡春交来准东项目图纸设计费5万元、地勘测绘1.7万、代建费1.2万、控制价工程量清单0.24万、施工图审查1.31万元合计9.45万元.￥94500元”。2017年5月28日，大光公司通过建设银行向新天地公司法定代表人刘新付款24500元，款项用途：付新天地公司设计费。2017年6月27日，大光公司通过昆仑银行向新天地公司付款100000元（两笔付款每笔50000元），款项用途：咨询费。2017年8月8日，大光公司通过昆仑银行向新天地公司付款20000元，款项用途：咨询费。2017年10月3日，大光公司通过昆仑银行向新天地公司付款50000元，款项用途：咨询费。2018年1月4日，大光公司通过昆仑银行向新天地公司付款80000元，款项用途：咨询费。2018年3月24日，大光公司通过昆仑银行向新天地公司付款10000元，款项用途：准东项目消防检测费。大光公司共向新天地公司付款399000元。2017年3月31日，新天地公司郑志豪向大光公司委托的王献忠移交“准东钻井公司井控实训基地学员公寓、培训食堂”建设项目《岩土工程勘察报告》、《学员公寓总平面图》等资料15份。2018年3月26日，新天地公司王健向大光公司何高俊移交“准东钻井公司井控实训基地学员公寓、培训食堂”建设项目《建设单位委托书》、《建设工程消防竣工验收申报表》等资料13份。另查：案涉技术服务项目于2018年1月18日通过竣工验收。上述事实，有《合作协议》、收条、银行转账凭证、移交记录、证人王献忠、夏斯军证言、当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。经查，案涉服务合同履行过程中，大光公司未完全支付新天地公司服务费，新天地公司未完全交付服务项目资料。关于服务费用，大光公司已支付新天地公司服务费合计399000元，其中包含了大光公司主张的2017年5月16日向新天地公司刘新交付的一笔50000元现金。庭审中，新天地公司否认2017年5月16日刘新收到大光公司50000元现金的事实。本院经核实，新天地公司于2017年5月16日向大光公司出具的收据中明确记载“今收到胡春交来准东项目图纸设计费5万元”，结合证人王献忠、夏思军的证言，可以确认新天地公司收到大光公司交付的50000元现金且出具收条。经计算，扣除大光公司已支付服务费399000元后，大光公司还应付新天地公司服务费53900元（452900元减399000元）。故对新天地公司要求大光公司支付拖欠技术服务费的诉讼请求，合理部分本院予以支持。关于大光公司的反诉请求，其中大光公司主张新天地公司交付项目第1、3、4、11、12、14、16、18、19项技术资料，新天地公司认为已经向大光公司交付技术资料，如果没有交付技术资料项目就不能竣工验收合格，作为履行合同义务一方的新天地公司对此负有举证责任，新天地公司并未举证证明已向大光公司交付上述9项技术资料，故大光公司的该项反诉请求合法有据，本院予以支持。对于大光公司主张新天地公司承担委托第三人新疆申光公司进行工程量清单编制、控制价编制所产生费用65000元的反诉请求，因大光公司并未提交要求新天地公司重做或采取其他补救措施的相应证据，其诉求于法无据，本院不予支持。对新天地公司要求大光公司承担违约责任的诉讼请求和大光公司要求新天地公司承担违约责任的反诉请求，因新天地公司未按合同约定交付部分项目技术资料、大光公司未按合同约定支付技术服务费，双方都违反合同约定，应当各自承担相应的违约责任，故对新天地公司、大光公司的该项诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百二十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）克拉玛依市大光建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起五日内支付原告（反诉被告）新疆新天地工程咨询有限公司技术服务费53900元。二、原告（反诉被告）新疆新天地工程咨询有限公司于本判决生效之日起五日内交付被告（反诉原告）克拉玛依市大光建筑工程有限责任公司“准东钻井公司井控实训基地学员公寓、培训食堂建设项目”第1项环境评价报告表、第3项水保方案报告编制及审批、第4项可行性研究报告、第11项定位放线测绘、第12项室内空气检测、第16项电子签章、第18项防雷检测验收、第19项室内面积测绘技术资料原件。三、驳回原告（反诉被告）新疆新天地工程咨询有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）克拉玛依市大光建筑工程有限责任公司的其他的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1709元（已交纳），由原告（反诉被告）新疆新天地工程咨询有限公司负担；反诉案件受理费1535元（已交纳），由被告（反诉原告）克拉玛依市大光建筑工程有限责任公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院。审判员 吴正发二○一九年十二月十一日书记员 王子梦