文书内容江苏省涟水县人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0826民初5007号原告：江苏金典纺织有限公司，住所地江苏省涟水县经济开发区纬五路北侧。法定代表人：JAIKISHANBHAGWANI，该公司董事长。委托诉讼代理人：严剑，男，该公司员工。委托诉讼代理人：刘冰，江苏捍华律师事务所律师。被告：江阴市亿家环保科技有限公司，住所地江苏省江阴市顾山镇国东村李公桥东堍。法定代表人：郭金军，该公司董事长。委托诉讼代理人：谭夕忠、徐道余，江苏强仕律师事务所律师。原告江苏金典纺织有限公司（以下简称金典公司）与被告江阴市亿家环保科技有限公司（以下简称亿家公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月1日立案受理后，依法适用简易诉讼程序，于2019年8月1日第一次公开开庭进行了审理，原告金典公司的委托诉讼代理人严剑、刘冰，被告亿家公司的委托诉讼代理人谭夕中到庭参加诉讼。2019年9月11日第二次公开开庭进行了审理，原告金典公司的委托诉讼代理人严剑、刘冰，被告亿家公司的法定代表人郭金军及委托诉讼代理人徐道余到庭参加诉讼。后因案情复杂，转为普通程序，于2019年12月25日第三次公开开庭进行了审理，原告金典公司的委托诉讼代理人严剑、刘冰到庭参加诉讼。被告亿家公司经本院依法传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告金典公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告返还原告安装款84330元；2.请求判令被告亿家公司赔偿原告经济损失577440元；3.被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2019年1月21日，原告与被告签订了一份《安装合同》，约定由被告为原告安装法兰蒸汽消防回油管道，安装价格为260000元，定金100000元，2月2日前付款50000元。设备安装结束付90000元，余款三个月内付清。2019年2月2日安装结束2台，2月20日前4台安装结束。双方还就其他事项一并进行了约定。合同签订后，原告按照约定向被告支付定金100000元及预付款50000元，但被告未按合同约定组织施工安装，且相关材料一直拖延发货，且最终所需材料未足量发货。直至2019年2月11日，被告仍未安排安装人员到场，原告无奈，重新委托第三方施工以及自己施工，总价151000元。原告另外租赁机械及购买加工配件等，共计33330元。由于被告的拖延，严重影响了原告的生产进度，导致原告损失利润577440元。综上，故诉至法院，请求支持原告的诉讼请求。被告亿家公司辩称，原、被告之间存在合同关系属实，被告已经为原告完成了所有的安装义务。在安装之前，原告对被告提供的相关材料也予以了验收和认可，在施工安装过程中，原告单位只是进行了一些辅助性工作，不存在原告委托第三方另行安装，按照合同约定，原告应向被告支付尚未支付的款项，原告要求被告赔偿损失的理由不成立。本院经审理认定事实如下：2019年1月，被告亿家公司作为甲方，与乙方即原告金典公司签订1份安装合同，约定甲方为乙方安装风管，该管道包括主管道、副管道、烟囱、喷淋头等，总价格为260000元。主风管配置为法兰蒸汽消防回油管道。付款方式：定金100000元，2月2日前付50000元，设备安装结束付90000元，余款3个月内付清。安装时间：定金到账后，2019年2月2日安装结束2台，2月20日前4台安装结束。除蒸汽并网处管道由乙方公司负责，其余管道都由甲方负责安装。该安装合同并附2张施工图纸。2019年1月23日，原告金典公司向被告亿家公司付款100000元，2019年2月2日，原告再次向被告付款50000元，共计150000元。后，被告亿家公司将部分管道材料运至原告金典公司处，但直至2012年2月11日，被告仍未安排人员进行安装，原告金典公司遂于2019年2月11日与江苏多乐节能科技有限公司（以下简称多乐公司）签订1份协议书，约定由多乐公司为原告金典公司安装风管、蒸汽灭火管道，工程造价151000元，协议生效预付30%，余款工程结束后付清。工程于2019年3月5日前完工。原告为配合多乐公司安装管道，租赁叉车等，花费共计33330元。管道安装完成后，原告金典公司向多乐公司支付了151000元工程款。上述事实，有原、被告当庭陈述，原告提供的与被告亿家公司签订的安装合同、中国工商银行电子回单、与多乐公司签订的协议书、江苏增值税专用发票等在卷证实，本院予以确认。本院认为，承揽人完成工作的，应当向定做人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。本案中，原告金典公司与被告亿家公司签订安装合同，约定被告亿家公司为原告金典公司安装蒸汽消防回油管道，原告金典公司主张被告亿家公司未能按照安装合同的约定按时向原告交付工作成果。被告辩解，已为原告完成了所有的安装义务，但未提供证据证明，故对原告的主张本院予以采信。原告金典公司与多乐公司签订的协议书，总价款为151000元，原告为安装管道又支出33330元，共计184330元。原告金典公司与被告亿家公司签订的安装合同，总价款为260000元，与上述花费差额为75670元，该费用应属为安装管道所必需发生的费用，因原告已付被告150000元，故被告应返还原告150000元-75670元=74330元。原告金典公司主张，其又支出其他费用10000元，但未提供证据证明，本院不予采信。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案中，被告亿家公司未按照与原告金典公司签订的安装合同的约定为原告安装管道，给原告造成了一定的损失，原告主张按照其2018年利润率、2018年销售毛毯单价、管道延期按照导致损失产量、2019年2-3月生产计划等，计算其2019年2月12月至3月5日期间的利润损失为577440元。本院认为，原告与被告签订的安装合同约定，2019年2月2日前安装结束2台，2019年2月20日前安装结束4台，故原告主张自2019年2月12日起即计算损失，并无事实和法律依据；原告主张的2019年2-3月生产计划，系原告金典公司单方制作，本院不予采信。综上，本院结合原告2018年利润率、2018年销售毛毯单价等因素，本院酌定原告的损失为78000元。据此，经调解未果，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条第一款、第二百六十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：被告江阴市亿家环保科技有限公司于判决生效后十五日内返还原告江苏金典纺织有限公司工程款74330元，并赔偿原告江苏金典纺织有限公司损失78000元，合计152330元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10418元，由被告江阴市亿家环保科技有限公司负担3350元，原告江苏金典纺织有限公司负担7068元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（收款单位：江苏省淮安市中级人民法院，收款银行：中国银行股份有限公司淮安清江浦支行，收款账号：62×××79）。审 判 长  王 丽人民陪审员  王祝英人民陪审员  李 虹二〇一九年十二月三十一日书记员钱泉附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定做人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定做人应当验收该工作成果。