北京市密云区人民法院民 事 判 决 书(2019)京0118民初11697号原告：北京美丽红妆文化传播有限公司，住所地北京市密云区密云镇鼓楼东大街1幢410室（山水大厦）。统一社会信用代码9111022878864656X3。法定代表人：张艳红，总经理。委托诉讼代理人：赵福林，男，1963年12月8日出生。被告：北京鸣浩时空国际广告有限公司，住所地北京市通州区永乐店镇永新路09392号。统一社会信用代码91110112556875910B。法定代表人：刘旭，总经理。原告北京美丽红妆文化传播有限公司（以下简称：美丽红妆公司）与被告北京鸣浩时空国际广告有限公司（以下简称：鸣浩时空公司）建设工程施工合同纠纷一案。本案于2019年9月24日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告美丽红妆公司的委托诉讼代理人赵福林，被告鸣浩时空公司的法定代表人刘旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。美丽红妆公司诉称：原、被告于2014年6月20日签订《密云商务区项目建设用地西侧广告围挡制作及安装工程合同》，合同约定工期21天。工程于2014年10月1日开始施工，2015年2月18日完工，实际施工期限141天，超过了合同约定的工期120天。由于被告延期完工，致使建设单位原计划与原告合作的其他后续项目，改为与其他单位合作。2014年9月20日，被告要求原告帮助寻找电焊工，被告支付工人工资，完工后，被告说没钱让原告支付工人工资15340元，被告未给付原告支付的工人工资款15340元。由于被告延期完工，给原告造成了很大的经济损失。故诉于法院，要求：1、被告给付延期完工违约金55万元（包括办公费、管理人员工资，车辆使用费，房屋使用费的直接损失及相关间接损失）；2、要求被告支付原告帮助被告寻找电焊工人支付的工人工资15340元。诉讼费由被告负担。被告鸣浩时空公司辩称：原、被告之间的建设工程合同纠纷，亦经法院作出过相应的判决。原告要求我公司支付违约金和代付的工人工资，应提供充分合法有效之证据。另外，原告要求支付的违约金数额过高，请求法院予以调整。本院经审理认定事实如下：2014年4月，美丽红妆公司与鸣浩时空公司签订《围挡合同约定》，内容为：1.工期：2014年4月29日前全部完工。2.供电：如甲方不能提供，乙方需要自行解决；产生电费乙方负责。3.价格确定：地面以上16米高×50米宽一组价格370000元，共计4组；6米高×18米宽一组每平米价格185元，共计32组。包含材料费、人工费、机械费等所有费用。4.乙方确保结构安全性，保质保量完成工作，并配合进行验收。5.禁止承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分包转包给他人。6.双方达成共识后，乙方先行施工，待甲方与绿地集团签订合同后，在（再）行签订（最终施工合同）。7.乙方需要沟通绿地集团工作事宜必须经过甲方进行协调，不得跨过甲方私自沟通。8.资金垫付：乙方施工包工包料并全额垫资；完工后15天之内一次性支付工程款的95%。9.发票：乙方需要向甲方提供等额的发票。10.安全责任，施工期间一方必须保证安全：含工人人身安全、机械施工安全，乙方需要给现场工作人员上保险，如出现安全事故，乙方需要负全责。11.质保金：预留总工程款的5%为质保金，工程完工后质保期2年（实际按照最终签订合同确认）。美丽红妆公司不认可《围挡合同约定》中该公司的签章，但在本院指定的期限内未申请公章鉴定，本院对《围挡合同约定》的真实性予以确认。2014年6月20日，美丽红妆公司与鸣浩时空公司签订《密云商务区项目建设用地西侧广告围挡制作及安装施工合同》，美丽红妆公司为发包人（甲方），鸣浩时空公司为承包人（乙方），合同约定：一、本合同项下围挡的位置、规格及承包范围1.1位置：xxx。1.2规格：暂定672m（长）×6m(高)、200m（长）×16m(高)；1.3承包范围：包括但不限于围挡基础（土方开挖、回填以及混凝土基础制作）、围挡钢结构制作及安装（含钢结构除锈剂防锈处理）、镀锌背板制作安装、满足甲方要求图案的广告布、验收等工作以及为完成以上工作所发生的全部工作内容。1.4承包方式：本工程采用包材料、包施工、包工期、包质量、包验收合格、保维修的承包方式。二、合同工期：合同工期21日历天（如遇不可抗力：如遇重大雨雪天气或五级以上风力（以当日国家气象台天气预报为准），完工期限相应顺延）。计划开工日期：2014年6月20日，竣工日期：2014年7月10日（实际开工日期以甲方书面通知为准）。三、质量标准及验收3.1质量标准：合格。3.2执行标准：执行国家、北京市先行工程质量验评标准，且满足甲方对外部观感要求。3.3工程验收3.3.1制作期限届满或届满前乙方书面通知验收之日起15个工作日内，双方共同验收。3.3.2经验收乙方施工的围挡未按双方确认涉及图纸施工或不符合相关质量标准的，乙方应进行整改直至符合本合同约定为止。3.3.3乙方在7个工作日内仍不能完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同约定的违约责任。四、合同价款、支付方式4.1本工程为固定综合单价合同，固定综合单价：6米高×18米宽为185元/m2，16米高×50米宽为370000/组。4.2合同价款（暂估）为：2225920元。4.2.1本工程按施工图纸采用综合单价包干方式，包括但不限于方案设计费、原材料的采购费、检验费、加工费、运输费、现场施工费、施工措施费、材料保管、场内运输（包括材料转运）、成品保护、检验试验费、建筑垃圾清运、工程水电、管理费、维护费、利润、税金、保修费用等。综合单价不会因工资、物价、费率或汇率的变动或政法办法的任何调价文件之要求而有所调整。结算时根据验收通过的实际完成工作量和综合单价进行结算。对于乙方施工过程中有明显合理减低工程费用的修改，甲方将根据合同预算书中的内容计算具体金额，并对合同价格作相应调整。4.3付款方式：4.3.1本工程无预付款。4.3.2施工完毕验收合格且经双方结算完毕并签订结算协议后付至结算总价款的95%。4.3.4剩余的5%作为保修金，保修期自工程验收合格日起两年，到期经甲方确认无扣款后，甲方将保修金一次性无息支付给乙方。合同并就双方的权利义务、工程变更、竣工验收及交付、工程结算、质保及维修责任、违约责任、争议或纠纷处理、合同解除、合同生效与终止等事项进行了约定。关于工程交付，双方约定：对于接管验收中提出的问题，乙方应按甲方要求进行修改，并承担相应修改费用，在全部修改完成后再报甲方组织接管验收，直至甲方有关部门同意接受为止；如接管验收中提出的问题未处理完毕，但协商后甲方同意办理移交手续，双方及监理单位应对剩余问题、责任及处理时效等问题以书面形式进行记录并签字认可，乙方应在规定的期限内完成整改工作。关于违约责任，双方约定，乙方应按期完成工程，因工程质量或乙方其它原因逾期完工的，每逾期一日，按合同价款的3%向甲方支付违约金，但非归责于乙方的原因除外；如因乙方原因未按双方确认的设计图纸施工或达不到合格标准，乙方除无偿负责继续完善工程指导工程质量达到合同约定的质量标准外，因此造成的一切损失和责任，包括但不限于返工所需的人工、材料费用以及由于返工行为造成工期的迟延，均由乙方承担。如因乙方原因中途撤场，甲方对乙方已完成的工作量按合同综合单价的50%办理结算。如因乙方在采购环节出现的问题由乙方责任，工期不延长，同时乙方应承担合同价10%的违约金。2014年9月20日，美丽红妆公司（甲方）与鸣浩时空公司刘旭（乙方）签订《密云商务区项目建设用地西侧广告围挡制作及安装工程》协议，协议约定，甲方无偿为乙方帮助寻找《密云商务区项目建设用地西侧广告围挡制作及安装工程》项目中电焊工人资源信息，由乙方雇佣，并支付雇佣工人工资。1、乙方具有用工资质并与工人存在劳动关系。2、乙方有责任为工人提供安全施工设施，在施工过程，严格按照安全操作规程施工，如发生安全事故，及人身财产等一切损失，由乙方负责，与甲方无关。3、双方负责人签字后生效。4、此协议一式二份，甲乙双方各执一份。2014年9月20日，鸣浩时空公司的法定代表人刘旭在《密云商务区项目建设用地西侧广告围挡制作及安装工程项目方案修改》文件上签字，该文件具体内容为：一、由于乙方格栅板用料厚度不够，乙方提出修改方案内容为：增加格栅板后2根20×40×1.2（mm）镀锌方钢，即：每个格栅板后为80×80（mm）方钢1根，20×40×1.2（mm）镀锌方钢2根，方案修改后，由此带来的所有责任由乙方承担；二、基础墩（长方形）模板支撑，浇铸混凝土并高出地面30cm；三、完工日期为2014年9月23日，正面完工。2014年10月16日，双方签署工程量确认单，该确认单“工程量内容”部分载明：西侧6米高围挡（亚澜湾正对面）1.大门入口北侧围挡，规格6米×18米，计4块，432平方米；2.大门入口南侧围挡，规格6米×18米，计19块，2052平方米；3.东南角围挡，规格6米×4米，计1块，24平方米；4.东南侧折角，规格6米×18米，计1块，108平方米。备注：1.此文件只作为工程量的确认文件，非验收文件；2.验收前施工方要对整体围挡进行自检，缺少立柱的要增加，立柱生锈的需要补漆。双方对16米围挡实际安装4组无异议。2019年1月9日，美丽红妆公司以鸣浩时空公司施工内容存在质量问题，且未按期完工，存在违约情形为由，向本院提起诉讼，诉讼请求：1.判令解除美丽红妆公司与鸣浩时空公司于2014年6月20日签订的《密云商务区项目建设用地西侧广告围挡制作及安装工程合同》；2.判令美丽红妆公司对鸣浩时空公司已完成的工作量按合同约定综合单价的50%办理结算，结算价为481980元；3.判令鸣浩时空公司向美丽红妆公司支付延长工期15天的违约金884878.2元；4.判令鸣浩时空公司向美丽红妆公司支付质量违约金196639.6元。鸣浩时空公司接到美丽公司的起诉状后，提起反诉，反诉请求如下：1.判令美丽红妆公司向鸣浩时空公司支付未付工程款1577348元；2.判令美丽红妆公司向鸣浩时空公司支付工程款利息482515元（从2014年12月28日起至2018年12月28日止，按照年利率6.9%计算）。案件经审理确认，工程实际开工时间为2014年10月1日，工程竣工时间为2015年2月18日，施工工期超过了合同约定的21天。对于美丽红妆公司要求鸣浩时空公司承担逾期完工违约责任的请求，予以支持，但其主张的违约金过高，鸣浩时空公司请求法院予以调整，应当依法予以调整。但是，违约金的调整应当以逾期完工给美丽红妆公司造成的损失为基础，美丽红妆公司表示其损失尚未确定，故违约金的具体数额本院尚且无法确定，美丽红妆公司可以在损失确定后另行主张该项权利。2019年7月5日，本院（2019）京0118民初1063号民事判决书判决：1、美丽红妆公司给付鸣浩时空公司工程款1365762元；2、驳回美丽红妆公司的诉讼请求，3、驳回鸣浩时空公司的其他反诉请求。判决生效后，鸣浩时空公司申请强制执行，执行案件案号为（2019）京0118执4253号。2019年9月24日，美丽红妆公司再次提起诉讼，要求鸣浩时空公司支付违约金和代为支付的工人工资。同时申请诉讼保全，要求查封冻结鸣浩时空公司在（2019）京0118执4253号案件中美丽红妆公司交纳的案款60万元，并用齐天艺的房产作为担保。2019年9月29日，本院（2019）京0118民初11697号民事裁定书裁定：对齐天艺提供的担保财产密云区东智东路18号院6号楼1层2单元101房屋一套予以查封，房屋所有权证书号为（2017）密不动产权第XXXX号，查封期间，禁止办理房屋买卖，抵押，过户手续。二、对齐天艺提供的担保财产查封后，冻结鸣浩时空公司在（2019）京0118执4253号案件中美丽红妆公司所交纳案款六十万元。美丽红妆公司支付保全费3520元。本案审理期间，美丽红妆公司要求鸣浩公司支付代付的人员工资15340元，提供了2014年9月的人工临时工资表一份，但无鸣浩时空公司人员的签字及公司盖章。鸣浩时空公司对此不予认可。美丽红妆公司要求鸣浩时空公司提供2013年10月1日与密云冶金矿山公司签订的楼房租赁协议书（租期2013年10月1日至2016年9月30日），美丽红妆公司提供了2013年12月30日，与齐之全、张艳红签订的用车协议两份（租期2014年1月1日至2015年12月31日），2014年10月至2015年2月公司人员工资表等材料，美丽红妆公司认为因鸣浩时空公司迟延竣工，给美丽红妆公司造成了损失，要求被告承担支付违约金之责任。鸣浩时空公司对美丽红妆公司提供的证据，均不予认可，并表示美丽红妆公司现场监督人员是骑车到现场办公的。原、被告均表示，施工现场无办公房场所。工程款约为196万元。经调解，双方当事人未达成协议。上述事实，有双方当事人的陈述、《围挡合同约定》《密云商务区项目建设用地西侧广告围挡制作及安装施工合同》、工程量确认单、本院（2019）京0118民初1063号民事判决书，本院（2019）京0118民初11697号诉讼保全民事裁定书等证据在案佐证。本院认为：当事人应遵守合同约定，全面履行合同义务。美丽红妆公司与鸣浩时空公司签订了《密云商务区项目建设用地西侧广告围挡制作及安装施工合同》，并在合同中约定了相应的工期，鸣浩时空公司应在合同约定的工期内，完成施工内容。美丽红妆公司与鸣浩时空公司曾因履行合同事宜引发诉讼纠纷。本院（2019）京0118民初1063号民事判决书中已明确确定，开工时间为2014年10月1日，竣工时间为2015年2月18日，施工工期超过了合同约定的21天，并确认鸣浩时空公司应承担逾期完工的违约责任。故此，美丽红妆公司再次诉讼，要求鸣浩时空公司支付迟延完工的违约金，并无不当，但因鸣浩时空公司认为合同约定及美丽红妆公司主张的违约金过高，并且要求予以调整，且施工现场并无办公房，美丽红妆公司提供的办公用房租赁协议及租车协议均在工程承包合同签订前一年就已实施履行，故此，对于美丽红妆公司主张的违约金数额，本院结合案件的具体情况，酌情予以确定。对于美丽红妆公司主张的违约金过高部分的诉讼请求，本院不予支持。美丽红妆公司提供2014年9月代付的人员工资表15340元，要求鸣浩时空公司承担代付工资义务。因鸣浩时空公司对此不予认可，且美丽红妆公司提供的代发人员工资表中又无鸣浩时空公司人员的签名及盖章手续，另外，本院（2019）京0118民初1063号民事判决书中已明确确定，工程开工时间为2014年10月1日，故此，美丽红妆公司要求鸣浩时空公司支付代付的2014年9月份的人员工资，本院无法支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告北京鸣浩时空国际广告有限公司支付原告北京美丽红妆文化传播有限公司违约金七万零七百零二元（限本判决生效之日起十日内付清）。二、驳回原告北京美丽红妆文化传播有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。诉讼保全费三千五百二十元（原告北京美丽红妆文化传播有限公司已预交），由原告北京美丽红妆文化传播有限公司负担一千七百六十元（已交纳）；由被告北京鸣浩时空国际广告有限公司负担一千七百六十元（限本判决生效之日起七日内交纳）。案件受理费四千六百四十九元，由原告北京美丽红妆文化传播有限公司负担三千八百六十五元（已交纳）；由被告北京鸣浩时空国际广告有限公司负担七百八十四元（限本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 员 魏明山二〇一九年十二月三日法官助理 王 静书 记 员 孙 洋