镇江经济开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1191民初3628号 原告:镇江天利阳光建材科技有限公司，统一社会信用代码91321191554614485R,住所地镇江新区大港街道港南花苑吉祥苑4幢0409室。 法定代表人:张春胜，总经理。 委托诉讼代理人:高卫，江苏博事达（镇江）律师事务所律师。 委托诉讼代理人:孙智超，江苏博事达（镇江）律师事务所实习律师。 被告:江苏武进建工集团有限公司，统一社会信用代码91320412250851529Y,住所地常州市武进高新技术产业开发区湖塘人民东路158号。 法定代表人:耿惠康，董事长。 委托诉讼代理人:蔡建新，男，1957年1月6日出生，汉族，大专文化，该公司法务处长，住常州市钟楼区。 委托诉讼代理人:李凯，男，1991年11月8日出生，汉族，本科文化，该公司技术员，住常州市钟楼区。 原告镇江天利阳光建材科技有限公司(以下简称天利建材公司)与被告江苏武进建工集团有限公司(以下简称武进建工公司)建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年11月18日立案后，适用简易程序于2019年12月16日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人高卫、孙智超，被告委托诉讼代理人蔡建新、李凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告天利建材公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款共计566585.2元；2.判令被告支付逾期付款利息（自2018年2月1日起直至实际付清之日止，按照年利率6%计算）；3.本案诉讼费用、保全费用由被告承担。事实和理由：2016年10月20日，原、被告签订了《建设工程施工专业分包合同》，约定由原告负责对镇江新建检测中心项目保温工程进行施工。合同签订后，原告按约履行合同义务，上述保温工程于2017年7月初施工完毕并交付被告，于2018年6月3日竣工验收。原、被告经结算，确定工程价款合计1453888.3元，另有增补款38796.9元，合计1492685.2元，被告现仅给付926100元。截止起诉之日，扣除未到期的质保金后，被告尚欠原告工程款566585.2元（含未到期的质保金）。原告多次向被告索要剩余款项未果。故原告诉请法院支持上述全部诉讼请求。 被告武进建工公司辩称：原、被告双方于2016年10月20日签订的协议，系双方的真实意思表示，没有违反国家强制规定，合法有效，双方应按协议约定各自履行义务。案涉工程价款共计1492685.2元，被告已支付926100元，已付至工程款的65%。案涉工程于2018年6月3日竣工验收，但由于业主镇江新区建设工程质量中心实验室目前正在申报，尚未获得超低能耗被动房示范标识以及绿建三星标识，故付至80%的条件尚未成就。另外质保金5%尚未到期，不具备付款条件。被告已按合同约定的节点履行了付款义务。原告主张被告逾期付款无事实和法律依据，故请求驳回原告全部诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据原告申请，本院向镇江新区城乡建设局调取了镇江新区建设工程质量中心试验室与被告武进建工公司签订的建设工程施工合同及验收证明书，原、被告对上述证据材料的真实性无异议，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院查明的事实如下： 2016年8月15日，镇江新区建设工程质量中心试验室（以下简称新区工程质量试验室）与被告武进建工公司签订了一份建设工程施工合同，约定由被告承建新区工程质量试验室的新建检测基地项目，工程质量需符合江苏省“扬子杯”优质工程、超低能耗被动房示范、绿建三星运行标识标准，被告方项目经理为李勇。 2016年10月20日，原告天利建材公司与被告武进建工公司签订了一份建设工程施工专业分包合同，约定主要内容有：由原告包工包料承建新建检测基地项目保温工程、包工包料，合同价款暂定约50万元（决算时按实际施工面积结算）；工程质量标准在专用条款中载明为“满足图纸设计要求，并符合规范以及地方要求，保证工程质量检测合格”；在通用条款部分载明为“扬子杯”；合同价款支付为，被告在原告施工全部完成后付已完成工作量的50%，在取得超低能耗被动房示范和绿建三星运行标识后并项目竣工验收后付己完成工作量的80%，审计后付至决算总价的95%，将5%余款作为质保金在工程竣工验收合格后二年内付清。 上述合同签订后，原告对案涉工程进行了施工。2018年6月3日，新区工程质量试验室的新建检测基地项目工程经竣工验收合格并交付使用至今。 2018年2月1日、2019年11月2日，被告项目经理李勇确认案涉工程价款1453888.30元、38796.9元，合计1492685.2元。被告通过银行转账已分别于2017年7月6日、2017年10月30日、2018年2月14日、2019年2月2日向原告支付15万元、30万元、27.61万元和20万元。庭审中，原、被告双方确认，被告已累计向原告支付案涉工程款92.61万元。 本院认为，原告天利建材公司与被告武进建工公司签订的建设工程分包合同，不违反法律、行政法规的强制规定，合同依法成立并生效。 原告按约对案涉工程完成了施工。案涉新建检测基地项目整体工程已于2018年6月3日整体竣工验收合格并交付使用。原、被告已于2019年11月2日对案涉工程价款进行结算，双方确认工程价款合计1492685.2元。关于“取得超低能耗被动房示范和绿建三星运行标识后且工程竣工验收，付至已完成工作量80%，审计后付至决算总价的95%，5%余款作为质保金在工程竣工验收合格后二年内付清”的进度款的付款约定，由于分包合同中关于工程质量的约定并未明确载明“超低能耗被动房示范和绿建三星运行标识”两项标准，且能否取得超低能耗被动房示范和绿建三星运行标识具有不确定性，将不确定的情况作为付款条件显失公平。由于案涉工程已竣工验收合格且工程价款已结算，故本院认为付至总价款的95%即1418050.94元的条件已成就。被告现已向原告累计支付工程款926100元，尚欠工程款491950.94元。 利息起算时间应当自应付工程款之日起算。涉案工程已于2018年6月3日验收合格并交付使用，被告自该日起对所欠工程款应承担逾期付款利息。自2018年6月4日至2019年8月19日，以491950.94元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息为26215元。 依照《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下： 一、被告江苏武进建工集团有限公司应于本判决生效后十日内给付原告镇江天利阳光建材科技有限公司工程款491950.94元。 二、被告江苏武进建工集团有限公司应于本判决生效后十日内给付原告镇江天利阳光建材科技有限公司逾期付款利息26215元（自2019年8月20日起至实际给付之日止，以491950.94元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取4733元、财产保全费4020元，共计8753元，由原告镇江天利阳光建材科技有限公司负担404元、被告江苏武进建工集团有限公司负担8349元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。 审 判 员  张 凯 二〇一九年十二月二十七日 法官助理  鞠恩春 书 记 员  徐 勋 附法律条文及上诉须知： 《中华人民共和国合同法》 第二百七十九条第一款建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释》 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 上诉须知 一、当事人提出上诉，应在法定期限内向我院相关审判庭提交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，以便连同案卷移送镇江市中级人民法院。 二、对财产案件提起上诉的，按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费（具体公式附后）。上诉时未预交的，最迟在上诉状提交后七日内交纳，逾期不交纳又未提出司法救助申请的，二审法院不再催交，直接裁定按自动撤回上诉处。 三、当事人可凭判决书和上诉状到镇江市中级法院交费。请勿以现金存款的方式交费。交费后，应在三日内将交费凭证递送我院，以便及时将案件材料移交中级法院。 四、上诉人不另预留送达地址的，上诉人住所地即为法律文书送达地，法院按住所地邮寄法律文书，即使退回，也视为送达。 附财产案件诉讼费用计算公式                            标的范围（万元）                       诉讼费（元）                               0                       50                               1≦X≦10                       2.5%-200                               10≦X≦20                       2%+300                               20≦X≦50                       1.5%+1300                               50≦X≦100                       1%+3800                               100≦X≦200                       0.9%+4800                               200≦X≦500                       0.8%+6800                               500≦X≦1000                       0.7%+11800                               1000≦X≦2000                       0.6%+21800                               X≧2000                       0.5%+41800