兰州新区人民法院民 事 判 决 书（2019）甘0191民初2240号原告：北京沃奇新德山水实业有限公司。法定代表人：王烨。委托诉讼代理人：王杰，北京市盈科律师事务所律师。被告：甘肃西部恐龙水世界有限公司。法定代表人：张志国。委托诉讼代理人：焦兰钦，甘肃赛莱律师事务所律师。原告北京沃奇新德山水实业有限公司（以下简称沃奇公司）与被告甘肃西部恐龙水世界有限公司（以下简称恐龙水世界公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人王杰、被告委托诉讼代理人焦兰钦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。沃奇公司向本院提出诉讼请求：1.判令恐龙水世界公司支付设备款及安装费共计860000元；2.判令恐龙水世界公司支付逾期付款违约金36550元（以欠款本金860000元为基数，按照日万分之一的标准，自2018年6月5日起，暂计算至2019年8月4日，最终计算至被告实际支付之日）；3.本案诉讼费用由恐龙水世界公司承担。事实和理由：2017年8月1日，沃奇公司与恐龙水世界公司签订了一份《西部恐龙水世界—室内温泉系统水处理安装工程合同》，工程内容为室内温泉系统水处理安装工程，合同价款为3600000元，本合同为固定总价合同，合同价款的支付方式为：1.合同签订后15个工作日内恐龙水世界公司向沃奇公司支付合同总价的25%作为预付款，沃奇公司收到预付款后开始准备材料进场施工；2.进度款按每月完成合格工程量价款的80%支付；3.合同竣工验收后支付至总合同价款的85%；4.合同结算完毕后五个工作日支付至结算价款的95%；5.剩余5%质保金，保修期满两年后在五个工作日内支付完毕。合同签订后，沃奇公司按照合同约定以及恐龙水世界公司要求组织设备、材料当即进场并进行安装。工程按照合同约定已经按期完工，且西部恐龙水世界项目已经开业盈利。沃奇公司、恐龙水世界公司及监理单位于2018年6月份对该工程进行验收，三方认可工程合格，按照合同约定，恐龙水世界公司应向沃奇公司支付到合同总价款的95%，现在恐龙水世界公司仅支付了2560000元的设备、材料款及安装款。沃奇公司多次催促恐龙水世界公司对设备材料款及安装款支付到付款节点，但恐龙水世界公司一直拒绝支付，恐龙水世界公司至今尚欠沃奇公司设备款材料款及安装费1040000元未付。合同约定，如恐龙水世界公司逾期付款，每逾期一日，应向沃奇公司支付合同总价款的1%的违约金。恐龙水世界公司辩称，工程款金额不符，沃奇公司实际完成量与提交证据不符，存在未做项，有未完工程量，且该工程存在质量问题。应从3472798元的基础上扣减320000元的未做项和5%的质保金。本院经审理认定事实如下：2017年8月1日，恐龙水世界公司（甲方）与沃奇公司（乙方）签订《西部恐龙水世界—室内温泉系统水处理安装工程工程合同书》，约定恐龙水世界公司委托沃奇公司承建甘肃西部恐龙水世界—室内温泉系统水处理安装工程工程，并约定合同执行固定总价3600000元，协议执行期间，该固定总价不论何种因素均不调整，合同价款的支付方式为：（1）合同签订后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的25%作为预付款，乙方收到甲方的预付款后开始准备材料进场施工；（2）进度款按每月完成合格工程量价款的80%支付；（3）合同竣工验收后支付总合同价款的85%；（4）合同结算完毕双方签署结算协议后五个工作日内支付至结算价款的95%；（5）剩余5%质保金，保修期满两年后在五个工作日内支付完毕。合同约定的工期为2017年8月1日至2017年10月1日，共计60日。合同约定施工单位应在工程竣工验收合格后28天内向建设单位提交竣工结算申请单，建设单位应在收到施工单位提交竣工结算申请书后及时审批，并在审批完成后及时向甲方支付竣工结算款，建设单位在收到施工单位提交竣工结算申请书后40个工作日内未完成审批且未提出异议的，视为建设单位认可施工单位提交的竣工结算申请单，并自建设单位收到施工单位提交的竣工结算申请第41个工作日起视为竣工，建设单位需支付施工单位应付款项。合同同时约定，甲方逾期付款的，除工期顺延外，每逾期一日，甲方按违约部分万分之一向乙方支付违约金，乙方应继续施工。张涛作为恐龙水世界公司的委托代理人在该合同中签字。合同签订后后沃奇公司开始施工，于2017年10月11日完工。2018年5月20日，沃奇公司提交《工程形象进度、资料、质量验收单》，载明已按照合同规定于2017年10月11日完成全部内容，并安装、调试完毕，已正常投入使用，施工进场材料及安装过程资料与工程进度同步，施工质量符合设计要求、国家标准、满足规范要求；2018年6月1日，涉案工程监理公司在该验收单上签章，注明资料齐全、工程合格；2018年6月4日，恐龙水世界公司多名员工在该验收单上签章，注明工程进度舒适、质量合格，其中包括张晓刚及在涉案合同中作为恐龙水世界公司委托代理人签字的张涛。后沃奇公司提交《工程竣工验收合格证书》，载明开工日期为2017年8月26日，完工日期为2017年10月11日，工程质量评定为合格，建设单位、监理单位、承包单位共同签章，2018年10月12日，恐龙水世界公司张晓刚在该合格证书下备注阶段性验收，对存在质量问题未处理，待沃奇将问题解决后组织复验，质量达到合格标准后，由沃奇移交各项资料。另查明，在工程施工中，因施工内容存在变更及增加项，有部分未做项工程款需核减，庭审中，双方确认核减金额为288481.64元。恐龙水世界公司在庭审中向本院提交了沃奇公司于2018年10月16日作出的《西部恐龙水世界—室内温泉系统水处理安装工程结算书》，主张涉案工程款以该结算书中的结算金额3472798元为准，并在此基础上进行核减。再查明，沃奇公司与恐龙水世界公司就甘肃西部恐龙水世界工程项目共签订了四份合同和一份协议，涉及四个分项工程。沃奇公司已就分项工程向本院提起含本案在内的诉讼案件四起，现恐龙水世界公司已付款12860000元，其中含有本案已付款2560000元。以上事实，有当事人在庭审中的陈述及出示并质证的《西部恐龙水世界—室内温泉系统水处理安装工程工程合同书》《工程形象进度、资料、质量验收单》《工程竣工验收合格证书》《西部恐龙水世界—室内温泉系统水处理安装工程结算书》等证据予以佐证，本院予以确认。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。在本案中，沃奇公司与恐龙水世界公司签订的《西部恐龙水世界—室内温泉系统水处理安装工程工程合同书》，系双方真实意思表示，不违反法律规定，双方均应按约履行。本院依据沃奇公司提交的《工程形象进度、资料、质量验收单》及《工程竣工验收合格证书》确认，涉案工程已经验收合格并投入使用，验收合格时间为2018年6月4日。关于工程款总价的认定，沃奇公司主张应在3600000元的基础上核减288481.64元，恐龙水世界公司主张应在3472798元的基础上核减288481.64元，本院认为，本案系固定总价合同，沃奇公司提交的结算书系对实际施工内容的结算，故对于工程总价的认定，本院采纳沃奇公司的意见，在在3600000元的基础上核减288481.64元即3311518.36元。本案中，双方并未签署结算协议，在案件审理中双方仍在对最终价款进行协商，最终在庭审中双方确认核减金额为288481.64元，本院认为，沃奇公司虽向恐龙水世界公司提交了工程结算书，但沃奇公司并未将此作为证据出示，且未提交证据证明何时向恐龙水世界公司提交的工程结算书，其应当承担举证不能的不利后果，故本院认为恐龙水世界公司应当支付沃奇公司工程款585942.44元（3311518.36元×95%-2560000元），但对于沃奇公司主张的违约金本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百八十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、甘肃西部恐龙水世界有限公司于本判决生效之日起三十日内支付北京沃奇新德山水实业有限公司设备款及安装费585942.44元；二、驳回北京沃奇新德山水实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。已减半收取的案件受理费6383元、保全申请费4820元，由北京沃奇新德山水实业有限公司负担2924元，甘肃西部恐龙水世界有限公司负担8279元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。审 判 员 田彩兰二〇一九年十二月三十日法官助理 杨治彦书 记 员 李春玲