甘肃省榆中县人民法院民 事 判 决 书(2019）甘0123民初2927号原告：王军，男，汉族，1987年3月15日出生，江苏省宝应县人，住江苏省宝应县。原告：董顺贤，男，汉族，1984年2月8日出生，甘肃省兰州市人，住甘肃省兰州市城关区。委托诉讼代理人：赵宗福，甘肃凡超律师事务所律师。代理权限为特别代理。被告：沈浩，男，汉族，1983年5月22日出生，甘肃省榆中县人，住甘肃省榆中县。原告王军、董顺贤与被告沈浩装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月4日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王军、董顺贤的委托诉讼代理人赵宗福,被告沈浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告王军、董顺贤向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告沈浩立即向原告王军、董顺贤支付装饰装修工程余款120000元及迟延履行利息损失7800元，合计127800元（并按照银行同期年利率6%标准计算至清偿之日）;2.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：原告王军、董顺贤与被告沈浩于2018年5月12日签订《建筑装饰工程施工合同》，工程名称:榆中县“小孩很忙”装饰工程，工程地点:榆中县万象新城2号楼3楼，原告承包方式为包工包料，约定合同总价为330000元。合同签订后，原告于2018年5月14日开工建设，2018年7月11日被告与原告共同商议签订将装修项目进行增加，增加后该工程合同总价变为470000元，被告于2018年7月21日对该工程进行了竣工验收。期间被告共向原告分九次累计支付工程款350000元，截止目前被告仍欠俩原告工程款120000元未付，原告多次催促被告支付剩余工程款，被告以各种理由推脱。原告认为，双方的装饰装修施工合同关系发生后，被告故意拖延拒不支付剩余工程款的行为，已经构成违约，应当自工程竣工验收合格之日起向原告支付余款及利息损失费，为维护原告合法权益，依据《合同法》的相关规定依法提起诉讼，请求人民法院依法公正处理。被告沈浩辩称，2018年5月12日，本人与王军、董顺贤签订《建筑装饰合同》，工程名称:榆中“小孩很忙”装饰工程，工程地点:榆中县环城西路万象新城2号楼3楼，对方承包方式为包工包料，工期36天，约定合同总价330000元。当时口头协议，未按时完成，我方有权不支付合同尾款。工程于2018年5月14日动工，因我方经营业态是儿童业态，暑假正值旺季，合同规定于2018年6月20日交工，但对方拖延工期，未按设计效果图装修，未给我方提供工程报价详单，并在装修过程中通过延误工期与我方讨价还价，增加各种装修成本，我方一直忍让妥协，为了能提前工期让我方赶上暑假经营旺季,6月30日后因工期延误，我方招商的电玩城业态业主撤资，影响我方临时改变施工方案，将设计的电玩城改为早教中心，对方以停工威胁、以增加成本等缘由与我方签订补充合同110000元。我方因需尽量早日营业为目的，逼不得已签订该补充协议。榆中“小孩很忙”儿童游乐中心本预定于2018年7月15日正式试运营，因对方工期滞后导致我店于2018年9月15日正式运营。因对方的工期滞后对我方造成的直接经济损失(房租:1204.01平米*40元*2月=96320.8元)，造成我方错过暑假旺季运营的间接经济损失200000元(以儿童乐园寒假每月营业额为依据)，以及提前招聘的员工两个月的人员工资90000元(以我中心每月发放的人员工资为依据)。总计共386320.8元。榆中“小孩很忙”儿童游乐中心于2018年9月15日正式试运营，对方在此之前未与我方沟通对工程进行验收，只是拿消防装修图纸要去具有设计资质单位盖章为由,威胁我方签订了一份我方不知情的验收报告。在9月15日前，我方与对方沟通将装修不合理部分要抓紧弄好，不要影响我方营业，具体整改部分如下:1、餐厅墙面是灰色，但是墙面有一部分有色差，我方要求对方整改，对方一直推脱，我方为了不影响营业，将墙面用壁布进行整改，共用资金26000元。2、所有木工制作的吧台均无面板，与对方沟通后说是在路上发货，直到今日也未见对方进行安装。3、对方施工无详细报价表，我方催要，还说你要报价表没用，那个在我们做呢，你的这个工程300000元也能做出来，1000000元也能做出来。整个装修也没按效果图进行装修。4、卫生间便池问题，一个大便池无法冲水(我方已修复花费200元)，一个小便池漏水不冲水。5、对方装修是包工包料，但是在施工过程中，电路改造又要我方提供所有电表箱，共计:4880元，以及消防工程的改造16000元。6、一部分大厅、办公室的顶面装修未装修，我方协调商议、还说这些没有装修部分，我方觉得既然整个场地包工包料，怎么会有没有装修的地方呢我方另找人装修，花费6500元。以上部分是本该装修而对方不予施工部分，我们已整改部分共支出47080元。榆中“小孩很忙”儿童游乐中心试运营一个月后,对方的装修出现质量问题，不管是地面还是墙面还有其他部分大面积出现装修问题，对我方因榆中“小孩很忙”装修工程造成的全部损失我要求予以追诉。本院经审理认定事实如下：2018年5月12日，被告沈浩作为甲方与原告董顺贤、王军作为乙方,签订《建筑装饰工程施工合同》一份，双方约定以包工包料方式承包榆中县“小孩很忙”装饰工程，承包范围：“小孩很忙”室内基础装饰，依据装饰预算书及施工图纸设计，合同价款33万元。付款方式第一次，进场预付10万元，第二次进度款支付15万元，第三次施工收尾前支付8万元。合同签订后，双方便开始履行各自的合同义务。2018年7月11日，双方就榆中“淘气宝”项目变更事宜进行了约定：1、早教中心项目按要求施工预算13.2万元，确认造价为11万。……4、现完成的增加项目5万和减项目部分1.9万，合计为综合计价，与前期早教中心项目合计47万元整。现工程总造价为47万元。早教中心工期为8月12日。截止2018年7月23日，位于榆中县万象新城2二号楼3楼层榆中“小孩很忙”儿童娱乐店装修项目，历经工期53天，于2018年7月21日验收，2018年7月23日作出工程施工竣工验收单，双方进行签字确认，验收意见：符合设计要求，满足施工要求，达到合格标准。被告沈浩先后共计向原告支付工程款35万元。本院认为，依法成立的合同对合同双方当事人均具有法律约束力。本案中原、被告双方经过协商签订的《建筑装饰工程施工合同》，是双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方应当按照合同约定履行各自的义务。原告在合同签订后，按照约定开始履行装修义务，但在约定的工期即2018年6月20日未能按时完成装修义务。之后双方再次对该装修项目进行了变更，又增减了部分工程，装修费合计总价变为47万元，工期延至2018年8月12日。2018年7月23日双方对装修工程进行了竣工验收并签字确认。至此原告的装修义务已经完成，被告应当按照约定支付原告剩余装修款。被告辩称增减项目的装修款应当为11万元，并非14万元，对双方签订的变更项目中第4条不予认可的理由，因原告提供的变更项目单上有双方对增减项目的确认签字，总价款为47万元，故对被告的辩解理由本院不予采信。被告辩称原告装修的工程存在质量问题，并且吧台的面板未安装完成，并向法庭提交了照片，原告对未安装吧台面板的事实予以认可，但对其他工程存在质量问题未予认可。因被告对装修质量未申请鉴定，亦未提起反诉，故对装修是否存在质量问题本案不予处理，被告可另行主张。被告辩称除去对原告未完成项目自己另行完成的部分支出后，剩余部分再给原告的理由，因其未能向法庭提交相应的证据予以证明，本院不予采纳，被告可另行主张。综上所述，原、被告双方对案涉装修工程已经进行了验收，现被告已经投入使用，故对原告要求被告支付剩余装修款120000元的诉讼请求，本院予以支持；原告请求的利息损失，因其对吧台面板未能安装，亦有过错，本院不予支持，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条的规定，判决如下：一、被告沈浩给付原告王军、董顺贤装饰装修工程余款120000元，于判决生效后十五日内履行。二、驳回原告王军、董顺贤的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1428元（已按减半收取），由王军、董顺贤负担100元，沈浩负担1328元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。审判员  李名庆二〇一九年十二月二十五日书记员  张 梅