咸阳市渭城区人民法院 咸阳市渭城区人民法院民事判决书                           （2019）陕0404民初5275号 原告：刘某某，男，汉族，19XX年XX月XX日出生，现住山东省宁阳县，公民身份号码：37092XXXXXXXXXXXXX。委托诉讼代理人：侯海英、王日照，陕西云德律师事务所律师。被告：西安某某建设有限公司。住所地：西安市灞桥区纺西街。法定代表人：韦某某。委托诉讼代理人：陈某某，女，汉族，19XX年X月XX日出生，现住西安市灞桥区，系该公司员工，公民身份号码：61011XXXXXXXXXXXXX。原告刘某某诉被告西安某某建设有限公司（以下简称某某公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序进行了审理，原告的委托诉讼代理人侯海英、王日照，被告的委托诉讼代理人陈某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘某某向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付尚欠工程款29500元；2、请求判令被告向原告承担违约金8850元（依据合同第九条违约责任约定）；3、本案诉讼费用全部由被告承担。事实与理由：2017年12月7日原、被告签订《施工合同》，约定被告将某某大学附属医院手术部装饰工程的劳务发包给原告，包工，工期30天；内容为通风、水电、氧气、拆除等人工劳务；劳务款最终包价120000元；支付方式为原告拆除、主风管吊好、电气主管做好、给排水及氧气隐蔽完，被告支付至合同价款的20%、墙面多有工程完工后支付合同价款的70%、双方验收后支付合同价款的95%、2年质保期满后支付完毕所有劳务款。同时约定对违背合同条款的应按实际劳务工程款的5%-50%进行处罚的违约责任。合同签订当日，原告积极开始施工，并于2018年1月6日前被告进行了验收。按照合同约定被告应当于该日向原告支付至114000元，于2020年2月22日之前支付剩余6000元质保金。但是被告实际迟迟于2018年1月18日才开始支付劳务款，其最后一笔付款是在2018年4月18日的24000元，至今尚欠原告29500元。被告以其行为表示拒绝履行剩余劳务款。被告辩称，同意原告提出的工程尾款给付诉求（在双方认定的结算价基础上进行计算），不同意原告提出的工程款违约金诉求。同时，请求法院判决原告向被告支付工期延误、质量问题等装饰装修合同违约金及收尾工程、罚款等费用共计34796.76元。原告未完成此工程的全部内容，也未与被告正式结算，依据原告与某某公司项目经理在施工过程中所作的临时结算单，核算工程结算价款为114733.75元，某某公司按照合同约定已经支付原告劳务款90500元，尚余24233.75元未支付。原告在施工过程中存在违约行为，1、工期延误，合同约定工期30天，2017年12月28日开始施工，应于2018年1月26日完工。但原告在约定的时间内并未完工并离开项目。未完成项目某某公司另行委托其他工队完成。导致该项目延至2018年8月15日验收，原告延误工期198天。原告应赔偿被告工期延误违约金5736.69元。2、原告施工存在质量问题，对已施工的成品保护措施不到位，原告应承担质量问题违约金和更换费用14973.38元。3、原告未完成施工另行施工费共计7850元，由原告承担。4、原告未及时支付工人工资，导致工人到项目施工现场闹事，给某某公司造成了恶劣的社会影响，按照合同约定对原告进行违约金扣罚5736.69元。5、原告在施工过程中浪费工程材料，某某公司对原告罚款500元。6、合同约定原告应在收到70%工程款时提供全额合同价发票，但原告至今未提供发票。综上，上述违约金及其他费用共计34796.76元，扣减某某公司所欠原告工程款24233.75元后，原告应向被告某某公司支付违约金及其他费用10563.01元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：    1、对秦某某、袁某某的出庭证言因完工时间不一致，且属刘某某的雇佣人员，对两人的证言不予确认；2、对被告提交的开工报告、竣工报告，系被告与业主之间的，与本案没有关联性，不予确认；3、对被告提交的原告施工质量存在问题照片16张，真实性无法确认，且原告不认可，对该证据不予确认；4、对被告提交的证据五原告施工存在问题及汇总、某某所写的材料、施工进度计划表属于被告自己所做，不具有证据的形式要件，不予确认；证据五中的收款收据，从内容来看无法证明与本案有关联性，真实性也无法确认，故对该组证据均不予确认；5、对被告提交的罚款单，没有监理单位的盖章，系被告自己所做，且原告不认可，对该证据不予确认。经审理查明的事实，2017年12月7日原、被告签订《施工合同》，约定被告将某某大学附属医院手术部装饰工程的劳务发包给原告，包工，工期30天；内容为通风、水电、氧气、拆除等人工劳务；合同价款120000元，全部工程价款的结算方式，以双方协商审查后的工程价款为准，工程量按实际结算。支付方式为原告拆除、主风管吊好、电气主管做好、给排水及氧气隐蔽完，被告支付至合同价款的20%、墙面多有工程完工后支付合同价款的70%、双方验收后支付工程结算价的95%、预留结算价5%作为质保金。2年质保期满后30个工作日内支付剩余款项。同时约定对违背合同条款的应按实际工程款的5%-50%进行处罚的违约责任。合同签订后，原告进行了施工。原、被告就涉案工程做了结算，工程总价款为114733.75元。某某公司已向原告支付90500元。本院认为，原、被告签订的《施工合同》系双方自愿签订，合法有效，对双方均具有约束力。原告履行了施工义务，被告未完全履行付款义务，系违约，应承担违约责任。被告提交的结算单系双方签字盖章确认，对双方具有约束力。该结算单确认工程款实际结算为114733.75元。被告已付款90500元，下欠24233.75元。按照合同约定，预留结算价款的5%作为质保金即5736.69元，是对工程质量的保障。涉案项目质保期未届满，不应支付。被告称原告延误工期，未提交有效证据证明，不予采信。被告称原告的施工存在质量问题，没有有效证据证明，不予支持。其要求原告承担其损失，未提起反诉，本案不予处理。被告辩称原告未提供工程款发票，原告先行违约，本院认为出具发票并非原、被告之间《施工合同》的主要义务，合同中也并未约定原告不提供发票，被告有权拒绝支付工程款的内容。综上，被告应支付原告工程款18497.06元。因被告未按合同约定支付工程款，原告诉请被告支付违约金的主张应予支持，依据合同约定应计算为7270元。故依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告西安某某建设有限公司在本判决生效后十日内向原告刘某某支付工程款18497.06元及违约金7270元；二、驳回原告其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费759元，减半收取379.5元，由被告西安某某建设有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。    审  判  员    李 君 涵                            二0一九年十二月二十七日  书  记  员    樊 晓 庆          附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》 第八条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。    《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。  当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。