兴城市人民法院民 事 判 决 书（2019）辽1481民初2120号原告：王义千，男，汉族，1972年4月16日生，无业，住江苏省涟水县。委托诉讼代理人：赵毅，北京天沐律师事务所律师。委托诉讼代理人：菅磊，北京天沐律师事务所律师。被告：谢国平，男，1978年3月10日生，汉族，无业，住重庆市云阳县。被告：辽宁奥林体育建筑工程有限公司。住所地：沈阳市和平区十四纬路3号。统一社会信用代码：2100000049199301法定代表人：韩延伟，公司经理。被告：葫芦岛丽汤旅游房地产开发有限公司。统一社会信用代码：912114005841779926。法定代表人：韩志军，该公司董事长。委托诉讼代理人：李辉，该公司法律顾问。第三人：唐山佑邦建筑劳务分包有限公司。住所地：唐山市唐山南路南区文化南北街188号。统一社会信用代码：91130202758948364W。法定代表人：周正林，公司经理。原告王义千诉被告谢国平、辽宁奥林体育建筑工程有限公司（以下简称“奥林公司”）、葫芦岛丽汤旅游房地产开发有限公司（以下简称“丽汤公司”），第三人唐山佑邦建筑劳务分包有限公司（以下简称“佑邦公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年11月10日作出（2018）辽1481民初2384号民事判决，王义千不服提出上诉，2019年4月28日葫芦岛市中级人民法院作出（2019）辽14民终661号民事裁定，撤销（2018）辽1481民初2384号民事判决，发回兴城市人民法院重审。本院于2019年6月20日立案，依法适用普通程序公开开庭进行审理。原告王义千及委托诉讼代理人赵毅，菅磊，被告谢国平到庭参加了诉讼，被告丽汤公司、被告奥林公司、第三人佑邦公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王义千向本院提出诉讼请求：1、判令三被告连带支付原告工程款1568213.6元，窝工损失2914000元；2、判令谢国平、辽宁奥林体育建筑工程有限公司返还原告保证金432280元，支付原告材料款362265元；3、判决被告以上述金额为基数，自起诉日起至实际偿付日止，按照四倍银行同期贷款利率支付原告利息损失；4、判决被告承担诉讼费。事实和理由：被告谢国平挂靠辽宁奥林体育建筑工程有限公司，由被告辽宁奥林体育建筑工程有限公司总承包被告葫芦岛丽汤旅游房地产开发有限公司位于兴城市首山的中洋房、小洋房住宅楼建设工程。2015年3月，被告辽宁奥林体育建筑工程有限公司和被告葫芦岛丽汤旅游房地产开发有限公司与原告签订三方协议，约定由葫芦岛丽汤旅游房地产开发有限公司将原告的人工费直接支付给原告。原告提供了约定的劳务，垫付部分材料款，但被告谢国平和被告辽宁奥林体育建筑工程有限公司未按照约定支付，且已导致原告窝工，给原告造成巨大经济损失，被告葫芦岛丽汤旅游房地产开发有限公司也未按照约定支付人工费，应当对工程款承担连带责任。请求人民法院支持原告的诉讼请求。谢国平辩称，根据原一审判决，我对以上诉请均不认可。因我们施工没有产生窝工，保证金只有40万元，没有用他的材料，只是人工费。丽汤公司书面答辩意见，我公司与原告不存在施工合同，没有权利和义务关系。事实是我公司于2013年12月3日至2015年与被告辽宁奥林体育建筑工程有限公司签订兴城市首山A区1－8号楼，共8栋楼的《工程施工合同》和多个补充协议，合同的主体为辽宁奥林体育建筑工程有限公司。在2013年12月3日我公司与辽宁奥林体育建筑工程有限公司签订的《补充协议书》的尾部有谢国平和王义千签字，但不是以施工主体名义签订；另外，2015年3月11日，我公司与辽宁奥林体育建筑工程有限公司，谢国平，王义千签订的《协议书》，内容是我公司借资金给乙方人工费，现要求我公司承担连带责任没有法律依据。我公司按照规定支付了人工费共10，688，816.00元，已支付工程款和各项款项总计48，413，367.00元，经双方认定的工程节点结算款为41，301，864.17元，我公司多给7，111，512.83元。拖欠人工费和工程款的原因是辽宁奥林体育建筑工程有限公司违约造成的，拖欠原告工程款与我公司无关。2014年11月7日，双方签订的《补充协议书》显示“协议履行过程中由于乙方拖欠农民工工资问题，造成工程持续停工，施工工期已严重拖延，给甲方造成严重经济损失，现经双方协商一致，就再次宽限乙方施工工期达成协议”，该协议第二条明确约定“截止本协议签订之日，经双方确认，乙方未能按协议约定工期完成工程施工，已给甲方造成损失500万元”，该协议是双方明确确认的。辽宁奥林体育建筑工程有限公司严重违约。事实上，因该公司无法施工，法院已经判决双方解除了施工合同，而且该工程未竣工。请求人民法院驳回原告的诉讼请求。奥林公司未出庭也未提交书面答辩意见。佑邦公司未出庭也未提交书面答辩意见。本院经审理查明认定的事实：2013年12月3日，丽汤公司（甲方）与奥林公司（乙方）签订《补充协议书》。合同的主要内容为：工程名称为中洋房，小洋房住宅楼工程；工程内容为A区1－8号楼，共8栋住宅楼；工程承包范围为土建、给排水、采暖、电气等；合同工期乙方在2014年3月15日到2014年7月30日主体竣工。该协议加盖丽汤公司和奥林公司的公章，谢国平和王义千在合同上签字，但未写明以何种身份签字。2014年11月7日，丽汤公司（甲方）与奥林公司（乙方）签订《补充协议书》，合同主要内容为：2013年12月3日，甲乙双方以《补充协议书》的形式签订了工程承包合同，约定乙方承包甲方开发“丽汤首山梦之湾”房地产项目中的A区1-8号楼（含地下车库）工程施工。双方约定工期为2014年3月15日入场施工，2014年7月30日主体竣工验收。协议履行过程中，由于乙方拖欠农民工工资问题，造成工程持续停工。乙方未能按合同约定工期2014年7月30日完工。施工工期已经严重拖延，给甲方造成了严重经济损失。现经甲乙双方协商一致，就再次宽限乙方施工工期及乙方如再次违约，解除双方工程承包合同关系事宜，达成如下补充协议：1、双方承包的内容以2013年12月3日，双方签订的《补充协议书》为准；2、因乙方未能按照协议约定的工期完成施工，A区未完工造成整体项目施工进度迟延，影响销售损失等总计造成甲方损失500余万元；3、本协议签订后，乙方必须在60个施工日内，达到1号楼，2号楼主体竣工，完成地下室工程施工，达到A区所有工程完成至地面正负零。乙方提交《60日详细施工计划》，此计划应当明确2014年及2015年具体施工起止点日期，2014年内保证即日恢复施工优先完成冬季防护工程，剩余施工日2015年春季施工期开始时补足，2015年开工日期为2015年3月15日，本协议约定外工程事项按照2013年12月3日《补充协议书》执行；4、如乙方未能按照约定在2014年底及60个工作日内完成约定的施工量，甲乙双方解除承包合同，甲乙双方对已完成的工程造价进行评估，乙方按照本协议第二条记载的甲方损失承担违约责任，在乙方完成的工程造价中扣除。合同加盖丽汤公司和奥林公司的公章，同时，加盖欧阳永乐名章和韩延伟名章，并有汤秀军和曹春奎签字。2014年11月29日，被告奥林公司为被告谢国平出具《授权委托书》，内容如下：本授权委托书声明：我韩延伟系辽宁奥林体育建筑工程有限公司的法定代表人，现授权委托辽宁奥林体育建筑工程有限公司的谢国平为我方代理人，以我方的名义办理兴城市首山丽汤房地产开发有限公司A区8号楼钢材等材料和管理工程的合同事宜和招标事宜。代理人无权转委托，特此委托。有效期限：2014年11月29日至2015年6月30日止。代理人：谢国平性别男年龄38职务：经理部门项目部。授权委托书上加盖了奥林公司公章和韩延伟名章。2015年2月6日，佑邦公司（甲方）和王义千（乙方）签订《建设工程施工分包合同》，合同的主要内容为：第一条、工程名称兴城市首山丽汤旅游度假区住宅，工程内容1－8号楼施工图纸中所包含的内容，工程面积以施工图纸为准；第二条、工程作业内容为主体结构，负责大中小型机械，二级箱以下的所有电缆、电线、租赁材料、各种辅助材料包括（木方、多层板）等及人工费用。分包的方式为包工、包料、包安全、包文明施工、包质量等全包干施工；第五条、合同价款采用平米包干，单价为530元/平方米（一次结构390元，二次结构140元），建筑面积以施工图纸为准，合同价款共计，约肆仟万元，施工中发生的零工单价为120元/日；劳务费包含工人工资、劳保统筹费用、劳动保护费用、管理费用、各项保险费用、文明施工费用；第八条、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付合同价款及其他应当支付的款项；第十三条、合同的价款采用一次性定价，合同价款中已包括风险因素，建设过程中一般的技术措施不因实际施工方案不同而进行调整，材料、人工价差也不作调整；结款方式为2014年底前所发生的工程量人员工资结清，单栋主体封顶结已完成工程量的75%，二次结构全部完工，单栋结已完成工程量的75%，全部交工验收合格至已完成工程量的97%，其余3%在保修期结束后全部结清；付款依据依据工程验收单，工程施工期间及完工后，安排进行中间验收和竣工验收。施工质量，工期等须经甲方、监理工程师签字确认，作为甲方付款的依据之一。因乙方无法及时提供有效的付款依据导致的付款延误，甲方不承担违约责任。材料质量、施工质量、进度要求及交货期达不到甲、乙双方合同要求的，在处理完成之前，甲方有权不支付工程款。阁楼及夹层面积按照国家现行规范计算。乙方需向甲方提供工人工资表，按各班组承包价格支付木工145元/平方米、钢筋工55元/平方米、混凝土工22元/平方米、架子工18元/平方米。合同加盖唐山佑邦建筑劳务分包有限公司公章，王义千在合同上签字。2015年3月11日，丽汤公司（甲方）与奥林公司（乙方），汤秀军（乙方），曹春奎（乙方），孙业奇（丙方），谢国平（丙方），王义千（丙方）签订《协议书》，甲方将首山丽汤房地产开发项目A区承包给乙方施工，约定工程垫资施工，甲方预先借资给乙方用于支付人工费，丙方为清工施工承包人。1、甲乙丙三方同意按照甲方按工程节点，以合同附表内记载方式核算人工费数额，提前借给乙方支付人工费。（1）支付方式由甲方工程部负责人、预算部负责人及乙方负责人三方共同在工资单上签字确定金额；（2）甲方按节点以现金方式支付给乙方，并指派一人监督乙方发放人工费。2、本协议只就人工费一事作出补充约定，其他事项遵照LT－GC2013123号合同执行。2015年3月20日，奥林公司丽汤项目部（甲方）与佑邦公司（乙方）签订《建设工程施工分包合同》，合同的主要内容为：一、工程名称兴城首山丽汤旅游度假区住宅，结构类型多层1－8号楼1、2、3、4劳务分包，框架及剪力墙结构，承包建筑面积以实际结算面积为准。二、承包范围与工作内容为:工程各栋号施工图纸所示的除附表中甲供材料及专业分包项目的全部主体结构1、基础工程（人工清槽，打钎拍底，基础垫层，防水基层，防水保护层及基础结构工程回填土，地下一层室内回填、仅不含防水层施工）；2、结构工程（含结构预埋铁件、后浇带等）；3、脚手架工程；4、模板制作、安装工程；5、垂直运输及大型机械；6、钢筋制作、绑扎工程；7、混凝土浇筑工程；8、施工中需发生的安全防护、文明施工、环境保护、现场材料设备倒运、季节施工、指定范围内的临时设施、与其他专业工种的配合工程等；9、结构验收前的结构修理及清理；10、一级箱以下的电箱电缆。三、承包方式及承包单价。承包方式是依据施工图纸及设计变更的全部施工内容以扩大劳务的方式承包给乙方进行施工；综合单价按面积365元/平方米，一次结构250元/平方米，二次结构115元/平方米，（以实际施工面积计算，屋面按50%增加面积计算）；上述承包单价包括人工工资、劳务承包管理人员工资、差旅费、辅材、周转材料费、机械费、夜间施工津贴、劳务队人员保险费等，一次包干不作任何调整。五、付款方式为乙方垫资施工，垫资至封顶，经甲方验收合格付已完工程量的75%，整体完工付已完工程量的97%，经双方签字后，甲方在一个月内付工程总造价的97%，剩余3%作为工程保修金，一年后无工程质量问题，剩余3%甲方一次性付清，乙方依据甲方拨款时间进行拨款，甲方不得将已拨款项扣留。七、其他，因设计变更造成工程量增减或未提前通知引起的返工，按照综合工日120元/日计算人工费，并计算相应的材料费，由甲方另行支付乙方，工期顺延。合同加盖辽宁奥林体育建筑工程有限公司兴城丽汤项目部公章，谢国平在甲方处签字，王义千在乙方处签字，加盖佑邦公司公章。2015年3月21日，原告王义千进入兴城首山丽汤旅游度假区住宅施工场地。2015年3月26日，兴城市首山丽汤温泉旅游度假区A区1#-8#楼开工。2015年5月10日，《联合施工协议书》约定王义千负责1、2、3、4号楼劳务施工。2015年12月28日，韩业学和牟达军为佑邦公司驻兴城市丽汤A区项目工程量出具《工程量确定单》，主要内容为：1、I区车库面积C轴3690.35平方米，模板支设面积展开200平方米及去年基础底板别施工队施工；2号楼地下储藏室面积899.532平方米，一层面积956.68平方米，二层861.8平方米，三层768.9平方米，合计3486.51平方米－50平方米＝3436.51平方米，注：应扣除2F、3F墙体顶板未拆模价款和全部架子未拆的价款及结构未验收的遗留处理，具体见预结算书。2、1号楼地下储藏室面积899.83平方米（项板面积）一层956.68平方米，二层861.8平方米，三层768.9平方米，合计3486.51平方米－50平方米＝3436.51平方米，注：应扣除3F、4F墙体顶板未拆模价款和全部架子未拆的价款及结构未验收的遗留处理，具体见预结算书。汇总：1号楼和2号楼的－1F至3F施工面积总计6873平方米，以上车库面积为图纸面积计算，1号楼、2号楼为建施图纸标注面积（大概）。上述部分为电脑打印部分。此外，用人工书写的部分为：4层：731.5，总计11395.68平方米，下沉庭院189.84×2＝379.68平方米，以上为1－2号楼王义千完成工程全部工程量，但此部分没有写明是谁书写，施工方代表确认处无人签字，总包方代表确认人为韩业学、牟达军。2015年年底，原告王义千从丽汤项目施工地撤出。2016年7月6日，谢国平为王义千出具《王义千A区1号，2号楼结算》，主要内容为1、1号、2号楼面积11294.86平方米×250＝2823715元，未加下沉庭院，其中所有架未扣，未拆模板未扣，未浇砼未扣；2、所有零工须与张新对接出来数字为准；3、食堂、电视、借款32280元；4、所有误工协商或起诉；5、保证金400000元；6、大板枋起诉；7、以上均说明实事；8、借支850000+760000+6000元；9、甲方结算完事办清所有结算工程款；10、以上证明结算为准。谢国平签字。预结算书一份，工程名称为辽宁省兴城市首山路丽汤A区，施工楼号1号，2号和部分I区车库。1、1＃,2＃楼到地上3层预结面积大约工程量6873平方米，单价250元／平方米，总收入1718250元，应压遗留问题处理200000元；2、I区车库预结面积大约3691平方米，单价250元／平方米，总收入922750元；3、1＃地上第4层模板支设面积大约2100平方米，单价20元／平方米，总收入42000元；4、1＃地上第4层钢筋绑扎面积大约700平方米，单价40元／平方米，总收入28000元；5、1＃地上第4层架子搭设面积大约700平方米，单价10元／平方米，总收入7000元；6、1＃地上第4层施工管理费，700平方米，单价10元／平方米，总收入7000元；7、基础茷板砼浇筑、修钢筋和模板，2500平方米，单价30元／平方米，总收入75000元。合计2800000元。各工程和其他扣款1、应扣压遗留问题200000元；2、应扣架子未拆34870元；3、应扣模板未拆3层93930元；4、应扣去年基础已施工600000元；5、去年I区车库的模板支设今天修正算一半3000元；6、应当扣别施工队钢筋绑扎甩叉子4500元。合计936300元。预结应支付的金额2800000元－936300元＝1863700元×70%＝130459元。今年预结应支付金额2800000-936300=1863700*70%=1304590元，注工地材料浪费和罚款100000元未扣除。项目负责人牟达军签字，技术负责人韩业学签字。但此份预结算书没有写明形成的时间，与谁结算。关于施工期间有关各工种的损失，对窝工部分，王义千提交了2015年3月17日到2015年10月20日联系单，内容是因被前期施工队无理取闹造成停工，使我工程队不能正常施工，按照合同约定补偿人员名单统计如下。其中，谢国平签字的有：2015年3月29日到4月29日，经过统计，瓦工508天，钢筋工448天，木工1048天，架子工206天，项目部534天，看场64天，食堂72天；各工种产生的费用为瓦工200元／天、共计101600元；钢筋工280元／天、共计125440元；架子工260元／天、共计53560元；项目部260元／天、共计138840元；木工300元／天、共计314400元；看场150元／天、共计9600元；食堂100元／天、共计7200元。因此，王义千的停工损失经谢国平确认签字为750640元。2017年11月14日的（2017）辽1481民初2240号法庭审理笔录65页中谢国平自述“实际是我借用奥林公司的资质干活”；2017年11月21日（2017）辽1481民初2240号民事判决书中确认“被告辽宁奥林向谢国平出借资质，允许被告谢国平使用辽宁奥林兴城丽汤项目部公章”。经庭审，双方当事人认可的事项为：原告王义千从被告谢国平处承包了兴城市首山丽汤旅游度假区住宅工程1号，2号楼及地下车库，施工时间为2015年3月到2015年11月。牟达军和韩业学系奥林公司丽汤项目部现场负责人。关于撤场时间：原告王义千称2016年7月6日接到被告谢国平通知才撤场，被告谢国平称自己是2016年3月15日从丽汤撤场的，且在2017年奥林公司和被告丽汤公司之间就已完成了工程量进行了结算。关于工程情况：原告王义千和被告谢国平对于王义千所施工的工程是否竣工并不清楚，且被告丽汤公司称已通过诉讼方式与奥林公司解除合同，现该工程已由其他施工队施工，并未结算。关于工程量和结算：对于原告王义千已完成的工程量，原告王义千主张以2016年7月16日结算单为准，谢国平不予认可，主张工程还没有最终结算，二人均承认王义千所承包的工程没有结算，但当事人均表示不申请对王义千已完成的工程量及产生的费用进行鉴定。关于王义千主张的材料损失费，王义千主张约定是包工包料，但后来只出劳务，王义千将材料出售，造成损失262265元，谢国平主张约定是包人工，没有材料款，对此予以否认。关于原告王义千和被告谢国平资金往来：被告谢国平认可收到原告王义千保证金40万元，并向王义千借款32280元。经被告谢国平之手给付原告王义千1676000元。王义千诉讼请求的数额，其计算方式为：1、主楼及车库2823715元；2、下沉庭院120125元；3、应扣2＃2－3层未拆模16307元；4、应扣1#3-4层未拆模15004.1元；5、应扣1＃4层未浇砼14630.2元；6、应扣外架未拆24255元。合计扣款70196元；7、合同约定的是工程主体完工，但因甲方原因造成停工至今未开工，应补地下室部分调价293469.6元；8、零工77100元；9、上述三项工程款合计3244213.6元减去在甲方已付款1676000元等于1568213.6元；10、借款32280元；11、误工2015年3月17日到10月20日，共计2914000元，已确认752040签字元，部分开发商已发到工人手中；12、应退保证金400000元；13、原订扩大劳务甲方要求进料未用损失：4米大方115668，3米大方205520元，大板212000元，运费27435元，因延期付款补给材料商100000元，材料款合计633188元，大板卖出70000元，损失36000元，4米木方共卖出111560元，损失68830元，运费27435元，补给材料商100000元，材料损失费232265元；14、电箱、电缆、工具175465.9元，卖出的损失30000元；15、合计结算款5176758.6元；16、本工程结算余款5176758.6元。上述事实，有原告王义千、被告谢国平提交的工程相关的各项书证，经法院依职权调取的2017年11月14日的（2017）辽1481民初2240号法庭审理笔录、2017年11月21日（2017）辽1481民初2240号民事判决书及双方当事人陈述载卷为凭并经庭审质证，本院予以采信。本院认为，丽汤公司与奥林公司签订的《补充协议书》是当事人真实的意思表示且该意思表示不违反法律规定，该合同合法有效。被告谢国平虽提交了被告奥林公司的授权委托书证实自己仅系奥林公司管理施工职务行为的代理人，但从其在2017年11月14日的（2017）辽1481民初2240号法庭审理笔录中的自述“实际是我借用奥林公司的资质干活”及2017年11月21日（2017）辽1481民初2240号生效民事判决书中确认“被告辽宁奥林向谢国平出借资质，允许被告谢国平使用辽宁奥林兴城丽汤项目部公章”，足以说明被告谢国平系借用被告奥林公司施工资质承揽工程的实际施工人。从庭审原告所提交的证据显示，原告王义千系不具有工程建设施工资质的自然人，没有建设资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同及实际施工人违法分包等情形违反法律禁止性规定，故原告王义千与被告佑邦公司签订的《建设工程施工分包合同》，系无效合同。原告王义千与被告谢国平均系不具有工程建设施工资质的自然人，没有建设资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同及实际施工人违法分包等情形违反法律禁止性规定，故原告王义千代表佑邦公司与被告谢国平所代表的奥林公司丽汤项目部所签订的《建设工程施工分包合同》，系无效合同。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”虽在本案审理中原告王义千与被告谢国平对于该工程是否竣工验收并不清楚，但诉讼中当事人均未对原告王义千所承包的工程质量提出过异议，可以认定其所完成的工程符合合同的约定，因此，原告王义千有权依照法律规定，以个人名义主张权利。关于原告主张的工程款1568231.6元，从原告提交的工程量确定单的总包方代表确认、预结算书项目负责人和技术负责人为均为牟达军和韩业学和2016年7月6日谢国平为王义千出具《王义千A区1号，2号楼结算》，结合牟达军和韩业学为丽汤项目现场负责人，足以说明原告王义千完成了工程量，且被告谢国平在《王义千A区1号，2号楼结算》中“9、甲方结算完事办清所有结算工程款”，足以说明双方对此结算是有约定，现有被告谢国平庭审认可自己与被告丽汤公司针对已完成的工程量进行了结算，但对于原告王义千所完成的工程量表示不进行司法鉴定，应承担不利的法律后果，故被告谢国平应按照已经确定好的工程量为原告王义千结算，对于原告王义千的诉请，本院予以支持。关于工程保证金400000元，因原告王义千已退出施工现场，且工程质量当事人没有提出异议，对原告王义千此项诉讼请求，本院予以支持。关于谢国平向王义千借款32280元，不属于工程保证金，在没有其他证明证明是谢国平履行职务的行为时，应当认定是其个人行为，此款应当由谢国平个人偿还，因本案系属于建设工程施工合同，与民间个人借贷系属于不同的法律关系，本案不予审理，王义千应对此另行主张权利。关于原告王义千主张的窝工损失2914000元，由于谢国平在《联系单》上签字确认了补偿人员的数量，工种，应当视为其同意补偿，对于双方签字确认部分，本院予以支持，即王义千的损失数额为750640元，超出部分没有双方签字确认，谢国平对此不予认可，因证据不足，本院不予支持。关于王义千主张的材料损失262265元，因王义千提供的证据只是购买材料的证据，没有卖出的证据，本院无法只凭其个人陈述认定其损失，王义千此项诉讼请求因证据不足，本院不予支持。关于给付义务主体，依据最高人民法院关于《适用中华人民共和国民事诉讼法司法解释》第五十四条“以挂靠形式从事民事活动，当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的，该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人。”本案中，被告谢国平作为实际施工人挂靠被告奥林承揽了案涉工程，且对外又以被告奥林公司授以委托代表人的身份作为工程施工项目的负责人，以公司名义参加该工程施工现场管理工作，故被告谢国平在案涉工程中与原告发生的民事行为，同样对被告对奥林公司产生法律拘束力，故奥林公司理应担责。丽汤公司作为发包方，因其与被告奥林公司签订的《补充协议书》、《协议书》均有原告王义千的签字，说明丽汤公司知悉原告王义千为劳务施工的承包方，故丽汤公司应在其欠付被告谢国平的工程款的范围内承担给付责任。关于王义千主张其损失的利息，自起诉之日起至实际偿付日止，按照四倍银行同期贷款利率支付，明显过高，应当适当调整，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算为宜。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百六十九条、第三百九十六条、第四百零二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条、《最高人民法院关于适用司法解释》第五十四条规定，判决如下：一、被告谢国平于本判决生效后十日内给付原告王义千的工程款1568231.6元及利息（利息的计算方式：以1568231.6元为基数，从2018年8月6日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息）；二、被告谢国平于本判决生效后十日内返还原告王义千的工程款保证金400000元及利息（利息的计算方式为：以400000元为基数，从2018年8月6日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息）；三、被告谢国平于本判决生效之日起十日内赔偿原告王义千窝工损失750640元及利息（利息的计算方式为：以750640元为基数，从2018年8月6日起至还清之日止，按全国照银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息）；四、被告辽宁奥林体育建筑工程有限公司对第一项、第二项、第三项判决确定的给付债务及利息承担连带清偿责任；五、被告葫芦岛丽汤旅游房地产开发有限公司在对被告谢国平欠付工程款的范围内对被告谢国平上述债务及利息承担对原告王义千的给付义务。六、驳回原告王义千的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费48037元，由被告辽宁奥林体育建筑工程有限公司、被告谢国平连带负担28550元，原告王义千负担19487元。如不服本判决，可以判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于辽宁省葫芦岛市中级人民法院。审判长  薄丽荣审判员  谢 芊审判员  李英志二〇一九年十二月四日法官助理柴婷婷书记员胡娜