新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院民 事 判 决 书（2019）新2201民初1804号   原告（反诉被告）：陈立松，男，1987年11月16日出生，汉族，户籍地址江苏省涟水县，住哈密市。委托诉讼代理人：伯军华，新疆哈铁律师事务所律师。被告（反诉原告）：阚春弟，男，1977年2月25日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区哈密市。委托诉讼代理人：吴林，新疆祥瑞律师事务所律师。原告（反诉被告）陈立松与被告（反诉原告）阚春弟装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）陈立松及其委托诉讼代理人伯军华，被告（反诉原告）阚春弟的委托诉讼代理人吴林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）陈立松向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付劳务费20000元。二、本案诉讼费及其他费用由被告承担。事实与理由：2018年7月19日，原被告双方签订一份装饰装修工程劳务合同，合同约定原告为被告哈密市魔方广场10号门面“福建茶庄”的装修及地暖改造提供劳务，工期为自2018年7月19日至2018年8月19日。双方约定工程采取包工不包料一次性包死价，合同总价款定为：85000元整。工程竣工后，被告支付原告劳务费65000元，剩余20000元拖欠至今尚未支付，原告曾多次向被告索要该款，被告一直拖欠不还，为维护自身合法权益，原告特诉至法院，请求法院依法判决。被告（反诉原告）阚春弟辩称，原告给被告装修墙面，一楼二楼的地板开裂，卫生间的墙砖掉落，扶手未安装玻璃，一楼墙砖歪斜等均存在不同质量问题，要进行多次修复及重新施工，合同约定存在质量问题由原告承担费用；合同中对施工期限有明确约定，但因原告自身原因延期交工60天，应由原告承担责任。特提起反诉，反诉请求：一、请求依法判令反诉被告赔偿各项损失10000元；二、请求依法判令反诉被告承担工期延误费51000元（2018年8月20日-2018年10月20日，按照每日合同总价1%计算，即85000＊1%＊60天）；三、本诉诉讼费及反诉诉讼费用等被告承担。原告（反诉被告）陈立松辩称，反诉不成立，一、我方按合同约定如实交工，但对方拒绝我方进行维修，我方认为施工质量没有问题，就算后期有质量问题也是因为被告使用不当造成；二、关于工期延误不是由我方造成的；三、保质期未过，我方可以随时去履行维修任务。经审理查明，原、被告双方于2018年7月19日签订《装饰装修工程劳务合同书》载明：“甲方：阚春弟乙方：陈立松，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定甲乙双方在平等自愿，协商一致的基础上，达成乙方承包甲方（魔方广场10号）门面“福建茶庄”的装修工程清包工的协议第一条工程概况1．装修工程地点：魔方广场10号门房2．工期：2018年7月19日至2018年8月19日3．本工程采取包工不包料一次性包死价，合同总价款人民币；￥85000元整。（人民币：捌万伍仟元整）4．承包范围：木工制作（包含：吊顶、隔断、灯箱、门头、包柱子、成品展柜安装）；水电（包含：强电、网线、上水、下水、开关插座及灯具卫浴洁具的安装）；瓷砖铺贴（包含：地面、墙面瓷砖铺贴）；电焊（包含楼梯扶手、门头框架焊接）；墙面（包含：墙面腻子、壁纸的铺贴、乳胶漆和油漆喷涂）第二条材料供应及双方责……。第三条工程款付款方式1．乙方正式进入现场施工，并完成放线、水电开槽、埋槽、布管、并验收合格后，甲方付工程总价款的20%。2．工程进度完成到总工程量50%时，累计支付合同总价款的50%。3．工程进度完成到总工程量80%时，累计支付合同总价款的75%。4．工程验收合格后支付到工程总价款的90%，剩余10%做质保金，待质保期满后，无质量问题再付清尾款。第四条工期制约1．如果乙方原因造成的工期延误，由乙方承担。并按每日扣除合同总价款的1%计算。2．如果甲方原因造成的工期延误，由甲方承担全部责任。并负责乙方的损失。3．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第五条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。第六条合同的变更和解除1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第七条施工质量要求、质量标准1．本工程施工质量严格按《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）标准执行。2．乙方必须严格按图纸施工，细节之处必须处理好，如果不按图纸施工所造成的一切责任由乙方承担，必须达到甲方要求的质量标准。第八条质保期1．本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期为二年，水、电、地暖及防水部分保修期为五年。2．保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条附则（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。（二）本合同签订后工程不得转包。（三）本合同一式肆份，甲、乙双方各执一份。甲方签字：阚春弟电话：138XXXXXXXX身份证号：×××018年7月19日乙方签字（盖章）：陈立松电话：183XXXXXXXX身份证号：×××2018年7月19日。”合同签订后，原告根据合同进行了施工，被告支付了原告劳务费65000元，后原告在使用该店时在装修方面出现了一些质量问题，为此双方产生纠纷，引起本案诉讼。以上事实有《装饰装修工程劳务合同书》、照片等证据及当事人陈述在案佐证。本院认为，原告（反诉被告）陈立松与被告（反诉原告）阚春弟签订的《装饰装修工程劳务合同书》是双方真实意思的表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同书及协议履行。根据双方签订的合同，原告（反诉被告）完成装修并交付被告（反诉原告）使用，被告（反诉原告）已支付了65000元，剩余装修劳务费20000元应及时支付给原告（反诉被告）。但合同中约定工程总价款的10%做质保金，待质保期满后，无质量问题再付清尾款，因合同约定的质保期未满，应扣除装修劳务费8500元作为质保金，故被告（反诉原告）应支付原告（反诉被告）装修劳务费11500元。关于被告（反诉原告）要求判令反诉被告赔偿各项损失10000元的诉讼主张，因其未提供相关的赔偿损失项目及赔偿计算清单，本院无法查明损坏部分，造成的损失大小也无法测算，故对该项主张，本院不予支持。原告（反诉被告）因其个人及其施工人员的施工原因未按原合同书约定的期限完工，最后交工期限为2018年10月，已构成违约，根据合同约定，被告（反诉原告）要求原告（反诉被告）支付违约金符合法律规定，本院予以支持。但被告（反诉原告）阚春弟要求的违约金过高，本院酌情确定17000元。原告（反诉被告）称造成工期的延误不是其造成的，称被告（反诉原告）材料供应不到位，因未提交相关证据予以证实，对该答辩意见，本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人国民共和民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）阚春弟于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）陈立松装修劳务费11500元；二、原告（反诉被告）陈立松于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）阚春弟违约金17000元；三、驳回原告（反诉被告）陈立松的其他反诉请求；四、驳回被告（反诉原告）阚春弟的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费300元，由原告（反诉被告）陈立松负担213元，被告（反诉原告）阚春弟负担87元；反诉案件受理费1325元，由被告（反诉原告）阚春弟负担1100元，原告（反诉被告）陈立松负担225元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院。   审  判  长   阿力木·下尼牙孜人民 陪 审员   张   永   选人民 陪 审员   刘   红   斌   二 〇 一 九 年 十 二 月 三 十 一 日 书  记  员   阿比达 · 艾赛提