上海市宝山区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0113民初24829号原告：朱群康，男，1957年4月4日生，汉族，住上海市杨浦区。被告：章慧华，女，1958年10月21日生，汉族，住上海市宝山区。原告朱群康与被告章慧华装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告朱群康、被告章慧华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。朱群康向本院提出诉讼请求：1、判令章慧华支付装修款人民币5,000元(以下币种均为人民币)；2、判令章慧华支付增加项目的款项及提高装修材料等级标准后的差价共计11,902元；3、判令章慧华承担逾期付款利息，以16,902元为本金，按中国人民银行同期存款利率计算，自2018年9月27日起算至判决生效之日止。事实和理由：2018年7月28日，章慧华通过案外人郁敏娟介绍认识朱群康，让其帮忙装修上海市宝山区通河二村XXX号XXX室房屋(以下简称“系争房屋”)。起初，章慧华表示房屋简单装修后出售，原有空调、热水器、脱排油烟机、燃气灶、冲淋房都不更换，只要求清洗后安装回去。根据上述要求，双方签订装修合同，约定工程款总价为55,000元。合同签订后，朱群康进场施工。施工过程中，章慧华提出房屋要给儿子做婚房，装修材料要求用好一点，该换的东西也换掉，增加的费用另外补贴给朱群康。朱群康根据章慧华的要求进行施工，增加了合同外的材料费用，具体包括：拆除空调费用150元，阳台铺贴墙砖费用1,150元，墙面敲铲、粉刷费用2,827元，新铺实木复合地板费用1,995元，铝扣板吊顶差价300元，铝合金窗差价1,755元，立邦内墙涂料差价705元，脱排油烟机和燃气灶2,000元，橱柜晶钢板差价1,020元。工程完工后，章慧华仅支付工程款5万元。朱群康多次要求其支付合同内剩余工程款及增加的材料费用未果，故提出诉请如上。被告章慧华辩称，已支付朱群康工程款5万元。合同内项目中过道移门、卫生间淋浴房玻璃门、大房间衣橱门都是章慧华自行购买、厂家负责安装的，过道瓷砖也是章慧华自行购买的，其还支付了水电工的人工费500元及拆除空调费用350元，所以不同意支付剩余工程款5,000元。关于合同外增加项目，朱群康应该拆过空调，但安装是章慧华支付的费用。阳台墙面砖确由朱群康铺贴。墙面敲铲及粉刷系合同内的施工范围。房间内的实木复合地板是朱群康负责购买和铺设的，但合同原来约定其要将原有地板清洗、磨光并做油漆，这道工序现在没有做，费用也要1,000元左右。铝扣板吊顶、铝合金窗、立邦内墙涂料及橱柜晶钢板都是合同内约定的施工内容，朱群康购买的也是一般的材料，不存在差价损失。关于脱排油烟机和燃气灶，合同约定的是安装新的，故不同意支付费用。本院经审理认定事实如下：2018年7月28日，章慧华(甲方)与朱群康(乙方)签订《装修协议书》，约定，装修地址：通河二村XXX号XXX室；甲乙经协商，就装修事宜达成如下协议：1、拆除阳台、房间铝合金窗及隔断；2、拆除旧橱柜，墙纸，顶纸，墙、地砖；3、阳台安装新铝合金窗(推拉式)“风铝”，地面铺贴600×600玻化砖与室内地板平，墙顶面做大门套一付；大房间：墙顶面批嵌，刷“力邦”乳胶漆，地面原有木地板磨光做油漆，铁窗更换铝合金窗；厨房：铺贴墙地砖，做橱柜、吊柜，安装脱排油烟机、燃气灶，安装水槽、水龙头；卫生间：铺贴墙地砖，安装新洁具、洗面台、水暖龙头、铝扣板吊顶，铁窗更换铝合金窗，安装套装门；过道：旧橱柜拆除，做门套二付，墙顶面批嵌，刷乳胶漆；新装进户门一套；本协议有未尽事宜，双方另行商议，甲方有另行增加项目，则双方另行合价；补充：开工日期2018年7月28日，总工期70天；1、电器线路重新排(熊猫牌2.5m2)；2、水管、燃气管重新排；3、进户门安装防盗门(钢质)；付款方式：协议(合同)经双方签字生效后，预付总价的50%，待电器设备、灯具全部到场后付总款的40%，余款待工程完工、验收合格，交付使用后付清；装修总价：(包工包料)伍万伍千元整。上述合同签订后，朱群康按约进场施工。关于完工时间，朱群康表示2018年9月24日完工，章慧华表示完工时间为2018年9月底10月初。庭审中，关于诉请中的增加项目，朱群康表示，其为了粉刷大房间墙面需要将空调拆掉，产生拆除费150元，相关付款凭证无法提供，安装费由章慧华自行支付；合同约定阳台只铺贴地砖，章慧华要求增加铺贴墙砖，应另行支付墙砖的费用，墙面面积在5个平方左右；墙面敲铲、粉刷指的是厨房、卫生间及走道的墙面，合同约定厨房、卫生间及走道墙面贴砖，原可以直接贴砖，其为了保障质量，将墙面全部敲掉、重新粉刷后贴墙砖，产生相应费用，相关付款凭证无法提供；大房间地板，合同约定不重新铺，实际是铺了新的地板，费用共计2,295元，章慧华支付300元，剩余1,995元由其支付，相关付款凭证丢失，无法提供，大房间面积21平方米左右；厨房和卫生间的铝扣板吊顶，合同没有约定具体标准，其使用的是好的材料，存在差价300元；铝合金窗，合同约定的是一般标准，其使用的是断桥中空钢化材料，存在差价1,755元；立邦内墙涂料，合同约定是立邦乳胶漆，但其选用的是好的档次，存在差价，相关付款凭证无法提供；脱排油烟机及燃气灶，合同约定是将旧的拆下清洗后安装回去，实际是购买了新的安装的，购买费用由其支付；橱柜晶钢板，合同约定的是一般标准即密度板，实际使用的是晶钢板，存在差价，相关付款凭证也无法提供。章慧华表示，阳台墙面面积大概2-3个平方，大房间面积17、18平方米左右。朱群康为证明己方主张，向本院提供以下证据：1、收款收据，证明阳台墙砖费用1,488元，收据中300×600为墙砖，该收据未有收款人签字；2、收据，证明铝扣板吊顶费用1,864元；3、收款收据，证明做铝合金窗的费用为4,300元；4、销售专用凭证，证明购买油烟机、燃气灶的费用为2,000元；5、郁敏娟的证人证言，证明双方原来约定的是灶头、地板、脱排、淋浴房等都不换，后来章慧华要求装修好点，并口头承诺增加的费用另外加给朱群康。章慧华针对上述证据表示，1-3、真实性不清楚；4、真实性无异议，该费用确由朱群康支付；5、郁敏娟是章慧华弟弟的前妻，其证言陈述不实，油烟机、燃气灶当时说好是安装新的。章慧华为证明己方主张，向本院提供收款收据两张，证明其购买大房间衣柜板门、房间移门、淋浴房门支付4,500元。朱群康针对上述证据表示真实性不清楚。审理中，朱群康向本院提供郁敏娟的联系方式并表示，其要求郁敏娟到庭作证，郁敏娟起初答应，后来不愿出庭。本院电话联系郁敏娟询问相关情况。郁敏娟表示，因要照顾年迈父亲，无法到庭，其是章慧华弟弟的前妻，与朱群康、章慧华都是朋友，朱群康提供的书面证言是其本人所写，内容属实。本院认为，朱群康与章慧华就系争房屋签订的《装修协议书》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应恪守履行。朱群康已按约完成施工，系争房屋也已交付使用，章慧华理应按约支付合同内工程款55,000元。现章慧华仅支付5万元，朱群康要求其支付剩余工程款5,000元，相关诉请合法有据，本院予以支持。章慧华抗辩其支付了过道移门、淋浴房玻璃门、大房间衣橱门、过道瓷砖及安装空调的费用，但上述项目并未包含在合同施工范围内，其也未能提供支付水电工人工费的相关凭证，故其以支付了上述费用为由拒绝支付剩余工程款5,000元，相关抗辩意见，本院不予采信。关于朱群康主张的合同外增加项目，本院具体分析如下：1、拆除空调费150元，拆除空调系朱群康对房间墙面进行粉刷施工的必经工序，其也未能提供相关支付凭证，故该费用本院不予支持。2、阳台铺贴墙砖，该项目不属于合同内的施工范围，章慧华也确认朱群康完成了该项施工内容，故该部分工程款章慧华应当支付，关于应付金额，本院综合考虑墙砖市场单价及双方认可的阳台面积，酌情确定工程款为600元。3、墙面敲铲、粉刷，朱群康陈述为了保证质量对厨房、卫生间及过道墙面进行敲铲、粉刷后铺贴墙砖，而保证施工质量本身即是施工方的责任，且其也未提供相关付款凭证，故该部分工程款本院不予支持。4、新铺实木复合地板，该项目不属于合同内的施工范围，章慧华也确认朱群康完成了该项施工内容，故该部分工程款其应当支付，关于金额，鉴于朱群康未能提供相关付款凭证，本院综合考虑房间面积、地板市场单价等因素酌情确定工程款为1,900元。5、关于铝扣板吊顶、铝合金窗、立邦内墙涂料及橱柜晶钢板均属于合同内约定的施工内容，且合同并未明确约定具体材料标准，朱群康也未提供充分证据证明双方就补差价达成过一致意见，故其主张上述施工项目的差价款，本院不予支持。6、关于脱排油烟机和燃气灶，合同约定的只是安装，并未约定脱排油烟机和燃气灶应由朱群康购买，且按照一般惯例装修工程的施工方并不负责购买电器，再结合郁敏娟的证人证言，本院认为朱群康关于合同约定的是将原有脱排油烟机及燃气灶清洗后安装回去的主张更为合理可信，现其要求章慧华支付其垫付的脱排油烟机及燃气灶购置费2,000元，本院予以支持。关于逾期付款利息，因章慧华、朱群康对合同内项目是否有章慧华代付费用及合同外增加项目的工程款金额均存有争议，故章慧华未付款尚不构成违约，朱群康主张逾期付款利息，本院不予准许。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告章慧华于本判决生效之日起十日内，支付原告朱群康装修工程款共计9,500元；二、驳回原告朱群康的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取111元，由原告朱群康负担86元，被告章慧华负担25元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员  童翔燕二〇一九年十二月二十四日书记员  张紫嫣附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。