江苏省东海县人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0722民初10364号原告：井高余，男，1963年12月6日生，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼代理人：尚勇，江苏新浦律师事务所律师。被告：解礼生，男，1969年2月28日生，汉族，住东海县。委托诉讼代理人：相庆道，江苏连云港吉祥法律事务所法律工作者。原告井高余诉被告解礼生建设工程施工合同纠纷一案，本院2019年11月25日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告井高余的委托诉讼代理人尚勇、被告解礼生及其委托诉讼代理人相庆道到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告井高余向本院提出诉讼请求：1.被告支付工程款73300元及利息（按照人民银行同期贷款利率自2018年11月25日起计算至实际支付之日止）；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年11月5日，原、被告签订工程施工协议，约定被告将牵引管工程承包给原告施工。工程内容及价格为：每米1100元拖拉管施工，按实际完成长度计算价格。全部地下拉管完工后5日内一次性结清拖拉管工程全部费用。2018年11月20日，被告出具证明，认可实际长度为123米。至今被告只给付62000元，原告认为，原告应得工程款为135300元，被告还欠付73300元及利息。根据相关法律规定诉至法院，请求判如所请。被告解礼生辩称，答辩人与原告签订的直径为PE800的拖拉管施工合同，约定的价格为1000元/米，并非1100元/米。原告施工的工程出现质量问题，没有按照要求将拖管送到指定位置，造成误差3米多，答辩人多次要求原告重做，原告声称无法重做，只能把误差3米多土方挖开，需要协调好几个单位部门，主要是地面绿化单位。答辩人协调发包方、绿化单位等多方力量，才将工程结束。答辩人多次要求原告结算，原告一直不来，原告实际将工程交由其儿子井泉负责施工，价格也是与井泉协商好的，施工没有达到要求，余下工程款答辩人不用全部支付，答辩人有理由不支付剩余工程款。答辩人实际支付68000元工程款，并非原告所说的62000元。综上，原告要求给付工程款，理由不充分，依据不足，请求驳回原告不合理的诉讼请求。经审理查明：2018年11月5日，原告（乙方）、被告（甲方）签订《工程施工协议书》，约定甲方将承建的牵引管工程承包给乙方，直径PE800，拖拉管施工，每米1100元，按照实际完成的长度计算价格。甲方责任：1、甲方将焊接完好的PE管送到指定位置，并提供水源、电源和泥浆排放地点，协助乙方了解地下管线、调处施工矛盾；2、为乙方提供施工场地和操作环境，并负责施工场地出入洞口的挖掘平整；3、负责因施工过程中沿途路面及其他建筑物损坏的恢复；4、根据实际需要，甲方用挖掘机配合乙方进行管道拖拉。乙方责任：1、乙方组织拖拉管施工，并承担设备和相关所需材料及水电费等一切费用；2、乙方须落实安全措施，确保安全施工无事故，若是乙方责任所造成的一切经济损失，均由乙方承担，与甲方无关；3、施工人员进入现场必须带好安全帽，如被有关人员发现未带安全帽，甲方有权进行警告或处罚；4、乙方必须采取必要的安全措施、防护措施杜绝安全隐患，在乙方施工期间所发生的一切人生安全事故，由乙方承担，与甲方无关；5、在施工期间，乙方必须严格按图纸要求施工，如需改动，请及时与业主、监理及现场管理人员联系，否则一切后果由乙方负责；6、乙方在施工前必须搞清地下管线的走向，确保安全施工，如造成不应有的损失由乙方自负；7、每一段施工完成后，甲方作为结算依据出具一份计量单给乙方。付款方式：乙方自签订合同之日起，甲方付给乙方30000元进场费，本标段全部地下拉管完工后5日内一次性结清拖拉管工程全部费用。涉案拖拉管工程完成的工程量为123米，被告已累计支付原告工程款68000元。另查明，原告方拖拉的管道错位，未到达指定的井口接头位置，被告方协调水务、绿化园林单位，从地面开挖将管道复位，支出地面地面苗木移植补载费用52530元。此外被告还主张雇佣挖机、清理回填泥浆、人工材料等费用41110元，但未提交证据予以证明。以上事实，有当事人陈述、《工程施工协议书》、工程量证明单、银行流水、微信转账记录、现场照片、工程签证单、短信记录、电话录音等证据予以证实。本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质，订立的建设工程施工合同无效。原告个人并无污水管道施工资质，原被告订立的《工程施工协议书》应当认定无效。因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人要求减少支付工程价款的，应予支持。合同无效后，有过错的一方应当赔偿对方因此受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本案中，原告施工的工程量为123米，参照合同约定，工程价款135300元，被告已付68000元，尚余67300元。原告施工的工程质量不符合要求，被告自行整改对管道进行复位，支付地面苗木移植补载费用52530元，有相关单位签字盖章的工程签证单予以证实，本院予以确认。对于其他人工材料机械等费用，被告未提交证据予以证实，应承担举证不能的法律后果。上述工程修复整改所造成的损失52530元，因被告将工程分包给没有资质的原告施工，自身也存在一定的过错，本院酌情确定原被告各承担50%即26265元，故被告还应支付原告工程款41035元。综上，原告的部分诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十一条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告解礼生于本判决生效之日起十日内支付原告井高余工程款41035元及利息（利息从2019年11月25日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至给付之日止）；二、驳回原告井高余其他的诉讼请求。如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取816元，由原告井高余负担360元，被告解礼生负担456元（原告已预付，被告应负担部分在支付以上工程款时一并付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于连云港市中级人民法院，同时向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费人民币1632元。江苏省连云港市中级人民法院开户行：江苏省连云港市农行苍梧支行，帐号：10×××94。0100依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 员  吴 鹏二〇一九年十二月二十四日法官助理  马 跃书 记 员  刁晨露法律条文及上诉须知附录一、法律条文(一）《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。（二）《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；……第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。(三）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……(四）《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。