江苏省丹阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1181民初5474号 原告（反诉被告）：镇江百仕德机电有限公司，统一社会信用代码91321102550269821Q,住所地镇江市桃花坞一区40号404室。 法定代表人：刘静,系该公司总经理。 委托诉讼代理人：金国强，江苏甘露律师事务所律师。 委托诉讼代理人：熊晓华，系该公司监事。 被告（反诉原告）：江苏恒神股份有限公司，统一社会信用代码91321100666352897G,住所地丹阳市通港路777号。 法定代表人：钱京，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：朱鹏程，江苏沪宁律师事务所律师。 原告（反诉被告）镇江百仕德机电有限公司（以下简称百仕德公司）与被告（反诉原告）江苏恒神股份有限公司（以下简称恒神公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月4日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。诉讼过程中，恒神公司提起反诉，本院合并进行了审理。原告（反诉被告）的委托诉讼代理人金国强、熊晓华，被告（反诉原告）的委托诉讼代理人朱鹏程到庭参加庭诉讼。本案现已审理终结。 原告百仕德公司向本院提出诉讼请求：判令恒神公司支付货款351050元；诉讼过程中，原告于2019年10月8日变更诉讼请求为：判令恒神公司支付货款579050元及逾期利息；2019年10月15日，原告当庭变更诉讼请求为：判令恒神公司支付货款581050元及逾期利息（其中353050元从2018年12月10日起，质保金228000元从2019月9日25日起，均按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日）；诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告签订设备买卖合同，合同约定原告向被告销售龙门数控镗铣床等设备一批，原告将设备交付被告后，现被告尚欠原告货款581050元（两台设备还欠353050元，加上RMGR-G2560设备的质保金228000元）。 被告恒神公司辩称，对于原告主张的欠款金额没有异议，但百仕德公司逾期交货，且交付的设备还有质量问题，一直到2018年12月才验收合格，是原告过错在先，相应的金额应从货款中予以扣除，被告也不承担逾期付款利息。 反诉原告（被告）恒神公司向本院提出反诉请求：判令反诉被告（原告）百仕德公司支付延期交付违约金10万元。事实和理由：合同约定VMC2100B设备的交付使用日期为2017年4月15日，但该设备的出厂时间为2017年5月5日，显然百仕德公司已经超过约定的交付日期，存在延期交付的情形，故反诉原告要求百仕德公司承担100000元违约金（以每日5000元为标准计算20天）。 反诉被告（原告）百仕德公司辩称，VMC2100B设备并非是专用设备，是生产厂家批量生产的。我方没有延期交付设备，合同约定是由恒神公司先交付提货款之后，我方才交货，在合同约定的时间内，恒神公司并没有将相应的提货的款项交付给反诉被告。我方在恒神公司给付了设备的提货款项后及时将设备交给了反诉原告。请求法庭依法驳回反诉原告的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、关于设备质量问题。被告提供设备维修反馈联络函、客户服务报告单，认为原告提供的设备有质量问题：RNGR-G2560自2018年2月出现轴承无法使用故障，VMC2100B设备Z轴重复定位精度始终达不到。对此，原告提供机床几何精度合格确认单、客户服务报告单，证明在2018年1月上述两设备无质量问题。原告认为，被告所述质量问题，是其在之后的使用过程中，未按VMC2100B、RNGR-G2560技术协议的要求操作而发生的，且原告提供数控安装调试终验收完工单、数控机床安装调试终验收完工单，证明RNGR-G2560、VMC2100B设备故障分别在2018年9月、12月已彻底解决。据此，本院采纳原告方的证据，确认原告所供设备RNGR-G2560、VMC2100B无质量问题。2、关于逾期交货问题。原告提供VMC2100B合格证及装箱单，证明VMC2100B出厂时间为2017年5月5日，而合同约定的交货时间为2017年4月15日，据此认为原告逾期交货。本院认为，合同明文约定“设备发货前需方付提货款”，原告在收到货款后再行发货，并不违反合同约定，不存在逾期交货的问题。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年12月，原告百仕德公司与被告恒神公司签订设备采购合同以及RMGR-G2560、VMC2100B技术协议各一份。设备采购合同约定，恒神公司向百仕德公司购买包括龙门式数控镗铣床RMGR-G2560、四轴立式加工中心VMC2100B（配四轴）在内的一批设备。其中龙门式数控镗铣床RMGR-G2560设备价款2280000元，交付使用日期为2017年6月15日；四轴立式加工中心VMC2100B（配四轴）设备价款908000元，交付使用日期为2017年4月15日。合同总价为含税价，付款方式为预付款20%。设备发货前恒神公司支付提货款50%（其中RMGR-G2560设备提货款为1140000元，VMC2100B提货款为454000元）。安装调试款20%，安装调试验收合格且由双方共同签署调试验收报告后支付。质保金10%，质保金在双方签署设备调试验收报告起满12个月且该设备在质保期内运转正常后支付，百仕德公司应当于质保金到期日前一个月书面通知恒神公司，恒神公司凭书面通知付款。如出于百仕德公司的责任，设备未能按合同规定的最终交货期交货时，则百仕德公司向恒神公司支付延期交货违约金，每延期一天，违约金5000元/天。合同设备的质量保证期为自合同设备最终验收合同之日起12个月。合同还对其他事项作了约定。 2017年6月6日，恒神公司向百仕德公司支付货款467000元（含VMC2100B提货款454000元），6月11日，百仕德公司向恒神公司交付四轴立式加工中心VMC2100B设备。 2017年10月24日，恒神公司向百仕德公司支付龙门式数控镗铣床RMGR-G2560提货款1140000元，10月30日，百仕德公司向恒神公司交付龙门式数控镗铣床RMGR-G2560设备。 2018年9月25日，恒神公司出具RMGR-G2560设备的数控安装调试终验收完工单，确认设备到货、调试合格。同年12月10日，恒神公司出具VMC2100B设备的数控安装调试终验收完工单，确认设备到货、调试合格。 恒神公司已支付了其余设备的货款，尚欠RMGR-G2560、VMC2100B两台设备款的尾款353050元及RMGR-G2560设备质保金228000元未付。 本院认为，原、被告签订的设备采购合同，是双方当事人真实的意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按合同约定全面履行各自的义务。原告按约供货，被告仅支付了部分货款，余款581050元至今未付，应承担违约责任。原告要求被告支付货款、质保金共计581050元及逾期利息的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。 被告辩称原告交付的设备存在质量问题，其不应承担逾期利息。本院认为，原告交付的设备不存在质量问题，故对被告的辩称意见不予支持。 反诉原告恒神公司认为反诉被告百仕德公司逾期交货，要求反诉被告百仕德公司支付违约金。本院认为，反诉被告百仕德公司按合同的约定，在收款后交付货物并未违约，不应支付违约金，本院对反诉原告恒神公司的诉讼请求，不予支持。 为保护合同当事人的利益，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 被告江苏恒神股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告镇江百仕德机电有限公司货款581050元及利息（其中353050元从2018年12月10起，按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日止；228000元从2019月9日25日起，按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日止）； 二、驳回反诉原告江苏恒神股份有限公司的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费9610元，财产保全费2370元，合计11980元，由被告江苏恒神股份有限公司负担；反诉案件受理费2300元，由反诉原告江苏恒神股份有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。 审 判 长  顾玉辉 人民陪审员  巴斌兵 人民陪审员  马慧芳 二〇一九年十二月二日 法官 助理  刘晨阳 书 记 员  靳玲仙