江苏省溧阳市人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0481民初9769号原告：无锡雪浪环境科技股份有限公司，住所地：无锡市滨湖区蠡湖大道2020号，统一社会信用代码9132020072653508XD。法定代表人：杨建平，该公司执行董事。委托诉讼代理人：周国忠，江苏周国忠律师事务所律师。委托诉讼代理人：吕云锋，江苏周国忠律师事务所律师。被告：江苏金马工程有限公司，住所地：溧阳市昆仑街道腾飞路3号，统一社会信用代码91320481137564587E。法定代表人：马亚平，该公司董事长。委托诉讼代理人：胡连新，江苏方直律师事务所律师。被告：李文标，男，汉族，1969年5月13日生，江苏射阳县人，住江苏省射阳县。原告无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称雪浪公司）与被告江苏金马工程有限公司（以下简称金马公司）、李文标承揽合同纠纷一案，本院于2018年12月26日立案受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序，审理中，原告申请撤回了对李文标的起诉，经审查，李文标为本案必要共同被告，本院口头裁定不予准许，分别于2019年11月5日、2019年12月6日两次公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人吕云锋、被告金马公司委托诉讼代理人胡连新均到庭参加诉讼。被告李文标经本院合法传唤，无正当理由，未到庭参加庭审。本案现已审理终结。原告雪浪公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告雪浪公司与被告金马公司签订的《山东成武烟气净化系统设备安装施工合同》；2、被告金马公司返还原告工程款195604.69元并赔偿利息损失（以195604.69元为基数，自2016年12月5日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际返还之日止）；3、被告金马公司赔偿损失274985.31元；4、被告李文标就金马公司上述债务承担连带责任；5、被告金马公司向原告开具增值税专用发票（具体发票金额以原告已支付工程款扣减被告应返还工程款后的差额为准）；6、两被告承担本案的诉讼费。事实与理由：2016年7月，被告金马公司委托李文标就案涉设备安装事宜与原告洽谈，后签订《山东成武烟气净化系统设备安装施工合同》，约定合同金额为58万元，由被告公司负责系统设备安装及调试。但在实际施工过程中，被告公司经常更换工人，且不按时支付工人工资，工人频繁到业主方讨要工资，为此，原告提前支付了部分工程款，为被告垫付了工人工资及吊车费，并由李文标确认。但李文标在未告知原告的情况下擅自撤走施工人员和施工工具，严重影响后续工程进度，原告被迫紧急联系其他单位进场施工。被告行为违反合同约定，给原告造成了损失，故诉至法院。被告金马公司口头答辩称：原告的诉请没有事实和法律依据，请求依法予以驳回。被告李文标未作答辩。经审理查明，李文标系案涉项目实际施工人，挂靠在被告金马公司承接工程。2016年7月22日，被告李文标以被告金马公司的名义与原告签订了一份《山东成武烟气净化系统设备安装施工合同（01）》及附件，合同约定原告作为发包方将案涉桑德环境资源股份有限公司山东成武市生活垃圾焚烧发电厂项目发包给被告金马公司。合同价格为固定价格人民币58万元，总价包括合同范围内所有烟气净化设备的安装费及调试费，其中设备安装单价为1450元/吨，重量359.74吨，计52.16万元，水管、压缩空气管道、浆液管道、干粉管路、活性炭管路等工艺管道3万元，现场临场设施、场地整理等杂费3万元。被告须开具3%增值税专用发票。该合同及附件还对其他事项作了约定。案涉项目自2016年8月17日开工，2018年2月5日竣工，并验收合格。2016年8月17日至2016年12月5日期间，由被告李文标就案涉项目进行施工。2016年12月5日，被告李文标撤走施工人员及施工工具，山东恒信建设监理有限公司于2016年12月9日出具《成武垃圾电厂烟气净化安装进度情况表》，截止2016年12月5日，案涉项目未安装总重量为169448.01kg，其中部分安装设备为1#反应塔、袋式除尘器、石灰浆制备系统、活性炭与干粉配送系统、反应塔间共用平台及走梯，未安装重量分别为1538kg、6774kg、15689.5kg、2910.8kg、991.08kg；完全未装设备为反应塔至除尘器间烟道（169.9kg）、除尘器出口至引风机烟道（6280.3kg）、飞灰稳定化系统（21334kg）、飞灰输送及存储系统（98760.43kg）、管路系统、外购件（15000kg）。被告李文标撤场后，2016年12月5日原告就案涉未完成的工程与扬州泽金机械设备制造有限公司签订《山东成武烟气净化系统设备安装（续安）施工合同（03）》及附件，该合同履行完毕后经双方结算，原告共计向扬州泽金机械设备制造有限公司支付549060元后续安装款。在被告李文标施工期间，原告通过银行转账的方式分别向被告金马公司付款154000元、87000元、87000元，共计328000元。除此之外，原告还为被告李文标垫付了工人工资款122930元、汽车租赁费50600元，合计173530元，由李文标于2016年12月5日分别在员工工资发放表、汽车租赁表上签字确认同意由原告公司代付费用，并向原告出具收据一张。收据载明工程款173530元，其中代付吊车费50600元，代付人工工资122930元，并有被告金马公司财务专用章盖章确认。至此，原告合计向俩被告支付工程款501530元。在被告李文标撤场后，原告分别于2016年12月13日、2016年12月27日、2017年5月5日向被告金马公司发联系函，要求返还超付费用、开具发票。庭审中，关于2016年12月5日的撤场情况，原告陈述当日被告李文标擅自撤走施工人员及工具，在无法联系上李文标，被告公司进行推脱的情形下，为了工程进度，无奈当夜联系第三方扬州泽金机械设备制造有限公司就后续工程协商签订合同，在监理公司对被告李文标的已完成量进行确认后，才进行施工，第三人实际施工时间在十二月中旬。被告金马公司陈述当日是原告要求李文标走人，并非李文标擅自撤场，当日李文标还在员工工资发放表上签字，不存在找不到李文标的情形。原告与第三人签订合同时间就在2016年12月5日，第三人的进场施工系原告预谋的。关于被告已完成的工程量，原告认为监理公司所作出的案涉项目安装进度情况表是客观真实的，因为监理公司与原告不存在利害关系，监理行为客观公正。若被告对已完成的工程量存在质疑，应由被告负举证责任。并根据监理公司的表格，计算应向被告支付的工程款。双方签订的合同中安装总量为359.74133吨，未安装量169448.01kg即169.8801吨，故已安装量为190.29332吨，乘以约定的安装单价1450元/吨，为275925.31元，另原告认可现场临时设施、场地整理等费用3万元由被告享有，故被告完成的工程量价格为305925.31元。原告已向被告支付501530元，故被告应返还原告工程款195604.69元，并承担利息，以195604.69元为基数，自2016年12月5日起按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算至实际付清之日止。被告金马公司认为已完成的工程量应与被告李文标确认核实，不认可监理公司作出的进度表，不认可原告代付工资、吊车费的情况，利息的起算点无法律依据。已完成工程量的举证责任在原告。关于原告的赔偿损失的请求，原告认为由于被告李文标的擅自离场，造成安装工作停滞，原告紧急联系第三方对案涉项目进行安装，才避免了损失的进一步扩大，为此原告支出了549060元后续安装款。在案涉项目上原告共花费854985.31元（305925.31+549060），与原被告签订的合同约定的安装固定总价款580000元比，原告多支付了274985.31元，多支付的部分是由被告违约导致的，所以应由被告承担。被告金马公司认为原被告签订的合同约定的安装工期为4个月，被告李文标在2016年12月5日撤场后，原告的工作量清单计算至2018年1月6日，工程竣工时间在2018年2月5日，时间跨度达1年之久，且工作量清单中的油漆费用、人工费用是原被告签订的合同中没有的，不予认可。关于两被告的责任承担，原告认为被告金马公司是合同相对方，未能履行合同义务，应由金马公司承担违约责任，被告李文标是项目负责人，承担连带责任。被告认为李文标挂靠金马公司承接案涉工程，李文标作为实际施工人，也是项目的受益者，应由李文标承担责任，金马公司承担连带责任。以上事实，有原被告向本院提交的合同、联系函、安装进度情况表等及原被告当庭陈述等证据附卷佐证。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。生效的合同对合同双方均具有约束力，均应当全面履行。本案中，原告与被告金马公司签订的合同是双方真实意思的表示，合法有效，双方均应全面履行。合同签订后，原告于2016年12月5日撤场，后由第三人完成剩余项目内容，现案涉项目已经竣工，原合同没有继续履行的必要，故原告要求解除合同，本院予以支持。山东恒信建设监理有限公司是从事工程建设监理工作的机构，经营范围为工程监理，工程造价咨询、工程项目管理，与本案无利害关系，所作出的安装进度情况表真实有效。依据合同及安装进度情况表，安装总量为359.74133吨，未安装量169.8801吨，故已安装量为190.29332吨，乘以约定的安装单价1450元/吨，为275925.31元，另原告认可现场临时设施、场地整理等费用3万元由被告享有，故被告完成的工程量价格为305925.31元。原告已向被告支付501530元，故原告要求被告返还工程款195604.69元并承担利息，本院予以支持。原告要求被告就完成的工程量价格开具增值税发票，开具增值税发票是被告金马公司的法定义务，无需法院判决。原告还要求被告承担由于被告违约多支付的工程款274985.31元，由于后续的安装工作工期达1年之久，远远超过原被告合同中约定的4个月工期，且计算标准和依据无法核实，也无法证明原告多支付的价款是完全由被告的违约造成的，故本院不予支持。本案中，被告金马公司虽是合同相对方，但被告李文标挂靠金马公司承接案涉工程，是实际施工人和受益人，故被告李文标为实际责任人，被告金马公司承担连带清偿责任。被告李文标经本院合法传唤，无正当理由，未到庭参加诉讼，应视为其对自己相关诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十七条，第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告无锡雪浪环境科技股份有限公司与被告江苏金马工程有限公司签订的《山东成武烟气净化系统设备安装施工合同（01）》及附件。二、被告李文标返还原告无锡雪浪环境科技股份有限公司工程款195604.69元并承担利息损失（以未付工程款为基数，自2016年12月5日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，计算至实际付清之日止）三、被告江苏金马工程有限公司对被告李文标所负上述全部债务承担连带清偿责任。四、驳回原告无锡雪浪环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9600元，由被告江苏金马工程有限公司与被告李文标各半承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时按照《诉讼费交纳办法》的规定向该院预交上诉案件受理费。逾期不交，将作自动放弃上诉处理。审 判 长  张才保人民陪审员  马建耀人民陪审员  陶金富二〇一九年十二月十七日书 记 员  江 玥