江苏省宿迁市宿豫区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1311民初4798号原告：上海中锦建设集团股份有限公司，住所地上海市松江区泖港镇叶新支路708号。法定代表人：徐文通，该公司董事长。委托诉讼代理人：王世雄，上海瀚元律师事务所律师。委托诉讼代理人：常祥，上海瀚元律师事务所律师。被告：禧徕乐投资发展宿迁有限公司，住所地江苏省宿迁市宿豫区韶山路南侧、珠江路西侧。法定代表人：付小平，该公司董事长。诉讼代表人：施允锋，该公司管理人负责人。诉讼代理人：张瑜，该公司管理人团队成员。被告：宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司，住所地江苏省宿迁市宿豫区韶山路2号。法定代表人：陈悠之，该公司董事长。委托诉讼代理人：吴萍，江苏宏亮律师事务所律师。原告上海中锦建设集团股份有限公司（以下简称中锦公司）与被告禧徕乐投资发展宿迁有限公司（以下简称禧徕乐公司）、宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司（以下简称城开公司）破产债权确认纠纷一案，本院于2018年8月1日立案后，依法适用普通程序，于2019年10月10日公开开庭进行了审理。原告中锦公司的委托诉讼代理人王世雄、常祥、被告禧徕乐公司管理人团队成员张瑜到庭参加诉讼。被告城开公司经传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告中锦公司向本院提出诉讼请求：1.确认原告对禧徕乐公司享有临时设施债权7918111.3元；2.确认原告对禧徕乐公司享有经济损失债权5420000元（以司法审理数额为准）；3.确认城开公司对第一项诉请承担清偿责任；4.本案受理费、鉴定费由两被告承担。本案审理过程中，原告中锦公司根据鉴定结果变更诉讼请求为：1.确认原告对被告禧徕乐公司享有工程款债权2483439.36元及利息债权1709848元（以2483439.36元为基数，按照月利率1.5%，自2014年6月1日计算至2018年3月8日止）；2.确认原告对被告禧徕乐公司享有一般债权1746909.1元（包括人工损失、材料损失、水电费、办证费用及场地看护费用等）；3.确认原告对第一项诉请在2483439.36元范围内享有工程款优先权；4.被告城开公司对第一项诉请承担清偿责任；5.案件受理费、鉴定费由两被告承担。事实和理由：原告与被告禧徕乐公司签订《宿迁禧徕乐国际生活广场建设工程施工合同》，约定由原告承包被告禧徕乐公司开发的宿迁禧徕乐国际生活广场建设工程。合同签订后，原告完成了临时设施、临时宿舍等部分工程。2016年12月20日，上述工程所在土地被挂牌拍卖，被告城开公司于2017年2月20日通过拍卖取得上述土地及其附属物。禧徕乐公司破产后，原告向管理人申报债权未果。城开公司受让案涉土地及附属设施是对整个工程的概括转让，原告对临时设施的债权亦因此发生变更。被告禧徕乐公司辩称：1.原告所诉债权属于临时设施，不享有优先权，原告无权对涉案费用主张优先权；即便原告主张优先权，其提起诉讼的时间也超过法律规定的期限，因此原告主张优先权无事实及法律依据；2.原告主张的一般债权有人工损失、材料损失等组成，鉴定机构已经对上述损失出具了鉴定意见，且原告提供的证据中，备忘录中对于人工、水电等费用也进行了补偿，原告再次主张损失无依据，请求法院驳回原告诉讼请求。被告城开公司提交书面答辩意见称：原告是与禧徕乐公司签订建设公司施工合同，城开公司并非合同相对人，且城开公司竞拍的是禧徕乐公司的资产并非收购禧徕乐公司的股权，城开公司并非对整个项目工程的概括转移，故城开公司对禧徕乐公司的债务无清偿义务。原告所诉临时设施早已超过使用年限，属于违建，城开公司已就临时设施提起排除妨碍诉讼。本院经审理认定事实如下：2014年4月11日，被告禧徕乐公司向原告中锦公司发出中标通知书一份，告知中锦公司已中标。2014年4月22日，原告中锦公司（承包人）与被告禧徕乐公司（发包人）签订《宿迁禧徕乐国际生活广场建设工程施工合同》一份，约定承包范围为施工图范围，开工日期为2014年5月1日（具体开工日期以甲乙双方确认的开工报告为准），竣工日期为2016年2月28日，合同暂定价款407445957元。2014年12月20日，原告中锦公司（乙方、施工方）与被告禧徕乐公司（甲方、建设方）、上海禧徕乐（集团）有限公司（丙方、担保方，以下简称禧徕乐集团）就宿迁禧徕乐国际生活广场工程签订《协议书》一份，约定由于甲方原因，项目至今不具备开工条件。乙方已完成临时设施、临时宿舍、活动房、道路等造价由甲乙双方派员尽快进行核对，该部分造价本息甲方于2015年9月1日前全部支付完毕（利息自2014年6月1日起至实际清偿之日止以未付款为基数计算，如甲方于2015年10月1日前还清的利息按照月息1.2%计算，如甲方还清日期迟于2015年10月1日的利息按照月息1.5%计算）。乙方自2014年4月13日进场，因项目开工时间一直未能确定，现施工现场仍有大量人、材、机。各方一致同意由甲乙双方尽快派员对乙方的2014年4月13日起的停工损失（包括现场管理人员各班组负责人及门卫工资、钢管租赁费、现场临时用水用电、班组及分包商材料商退场及解除合同补偿、现场已购买材料）进行核对。核对完毕后现场已购买材料根据甲乙双方施工合同约定计算造价，其他费用按实计入总价。2015年2月12日，原告中锦公司与被告禧徕乐公司签订《关于禧徕乐宿迁项目总包开工延迟补偿费用备忘录》一份，约定因禧徕乐宿迁项目开工延期时间较长，禧徕乐公司给与中锦公司等待开工期间水电费一次性补偿2万元、现场管理人员工资支出一次性补偿50万元、前期施工班组进退场费一次性补偿8万元及尚余合同履约保证金延期贴息补偿192万元，该项费用作为项目间接费用直接进入工程结算。如工程于2015年6月31日前还不具备开工条件，禧徕乐公司应于2015年8月1日前退还中锦公司履约保证金1500万元及利息。本案审理过程中，根据原告中锦公司的申请，本院委托鉴定机构对涉案工程临时设施、已经形成的工程量及造价以及中锦公司在涉案工程施工中产生的人工工资、机械设备租赁费用、场地看护费用等经济损失进行鉴定。临时设施造价、已经形成的工作量及造价鉴定结果为2483439.36元。另查明：本案所涉宿迁禧徕乐国际生活广场工程未实际竣工。2018年3月8日，本院立案受理了江苏政泰建筑设计有限公司、上海温龙实业有限公司、上海嘉南红塔投资发展有限公司对禧徕乐公司提出的破产清算申请。中锦公司申报债权40533072.1元，管理人未予确认。本院认为：原告中锦公司与被告禧徕乐公司签订的《建设工程施工合同》不违反法律规定，双方均应按照合同约定履行各自的义务。原告中锦公司完成了部分临时设施，可以向被告禧徕乐公司主张相应的债权。中锦公司根据鉴定结果，主张其对禧徕乐公司享有债权2483439.36元，本院予以确认。关于利息债权，原告中锦公司主张自2014年6月1日起按照月利率1.5%计算至2018年3月8日止，符合《协议书》的约定，且不违反法律规定，本院对利息债权1708606.28元予以支持。原告中锦公司主张的经济损失债权，因双方签订的《开工延迟补偿费用备忘录》中对等待开工期间的水电费一次性补偿、现场管理人员工资支出一次性补偿、前期施工班组进退场一次性补偿已经作出约定，且双方对鉴定意见书中关于补偿60万元的结论亦无异议，故本院确认原告中锦公司对被告禧徕乐公司享有经济损失债权60万元。原告中锦公司主张其对临时设施享有工程款优先权，本院认为，建设工程承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿，行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。本案所涉工程未实际竣工，原告中锦公司主张优先权的期限亦超过法律规定的六个月期限，故对原告中锦公司的该项主张，本院不予支持。被告城开公司作为破产财产的买受人，购买的是相关破产财产，其既不是涉案《建设工程施工合同》的相对人，也未对相关项目进行概括受让。原告中锦公司要求被告城开公司承担清偿责任没有事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国企业破产法》第五十八条第三款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：确认原告上海中锦建设集团股份有限公司对被告禧徕乐投资发展宿迁有限公司享有普通破产债权4792045.64元；二、驳回原告上海中锦建设集团股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费53381元，鉴定费118000元，共计171381元，由原告上海中锦建设集团股份有限公司负担33000元，由被告禧徕乐投资发展宿迁有限公司负担138381元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费53381元。审 判 长  张言伟人民陪审员  闫长俊人民陪审员  沈茂春二〇一九年十二月三日法官 助理  邓 霞书 记 员  邓 曼附录法律条文《中华人民共和国合同法》第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该建设工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国企业破产法》第五十八条依照本法第五十七条规定编制的债权表，应当提交第一次债权人会议核查。债务人、债权人对债权表记载的债权无异议的，由人民法院裁定确认。债务人、债权人对债权表记载的债权有异议的，可以向受理破产申请的人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。