贵州省遵义市红花岗区人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0302民初9963号原告（反诉被告）：遵义伟豪装饰工程有限公司，住所地贵州省遵义市红花岗区长征镇坪丰村革新组。统一社会信用代码91520302MA6HBY6A6T（1-1）。法定代表人：吴远洪，经理。被告（反诉原告）：遵义时尚天诚市场经营管理有限公司，住所地贵州省遵义市红花岗区中山路湘山购物广场3层。统一社会信用代码91520302MA6H98EG4R。法定代表人：叶可安。委托诉讼代理人：刘日红，该公司员工。委托诉讼代理人：张兴涛，贵州山一（绥阳）律师事务所律师。原告（反诉被告）遵义伟豪装饰工程有限公司（以下简称伟豪公司）与被告（反诉原告）遵义时尚天诚市场经营管理有限公司（以下简称时尚天诚公司）合同纠纷一案，本院于2019年9月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告伟豪公司的法定代表人吴远洪、被告时尚天诚公司的委托诉讼代理人刘日红、张兴涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告伟豪公司向本院提出如下诉讼请求：1、请法院协助追回被告应付的合同工程款43550（肆万叁仟伍佰伍拾圆）；2、请法院协助追回被告在装修过程中增加的项目所产生的款项6880（陆仟捌佰捌拾圆），详见本诉讼书第5页；3、由被告承担本案的诉讼费；4、请被告支付因欠款产生的相关利息费1500元。事实及理由：本人至2008年以来，一直在遵义城区及附近从事住房店面办公室娱乐场所等室内装修全套服务，有一帮长期合作的固定工人和材料供应商，由本人带队施工。近几年在58同城网刊登了一条装修广告信息。今年6月6日，被告通过58同城网电话联系到我，说丁字口××路××二楼有个服装店需要装修，叫我过去现场见面沟通下。当天下午与被告见面看了装修现场，双方初步沟通后，第二天我通过微信文字信息与被告确认装修项目和总价，被告认可后，叫我拟份合同与他签约。6月9日，在装修现场旁边的被告办公室当面与对方确认装修合同事项，被告把我要求的付款方式作了修改，并重新拟一份合同叫我签约。双方签约的合同内容详见附件《施工委托合同》共两页。店面130方，合同总价6.7万，工期15天，地点在遵义中山路国贸商场二楼。甲方委托乙方的施工内容详见《施工委托合同》中第一条第3点工程内容：拆除墙体、铺地砖起地台、做墙、吊顶、墙面顶面批灰找平、墙面顶面上漆、电路布设、非标灯具、装修过程中垃圾清运。签约前，我对被告拟定的合同有以下三点疑问：1．施工依据及尺寸要求：被告说参考图纸，具体尺寸以现场为准，施工过程中有疑问找现场负责人（被告）当面沟通。我说如果施工尺寸要做到和图纸一样，我就无法与你签约承诺，被告说不用在图纸上签字确认，图纸仅作部分参考。2．付款方式及是否会拖款：被告提出的付款方式为签定合同后三天内付30%，工程完工验收后付65%，一年后付5%的质保尾款。我说工程完工后假如你挑问题拖着不验收的话，我什么时侯能结到65%的款？被告说完工后最迟一个月，没问题的话就视为默认验收合格。详见《施工委托合同》中第六条第3点。到今年7月26日，工程就完工一个月了，甲方也没提什么问题，就是拖着不付款。一直到现在，对方也没主动联系过我。我多次电话催促被告，对方有时说出差在广州，有时说过几天回来联系我，有时说最近忙，有时不接电话。我两次去被告的办公室，八月初第一次去，被告说另外一个负责店面的过几天回来会联系我，到现在一直没消息。八月下旬去被告办公室没见到对方。3．工程验收及是否会找质量借口扣款：签约前被告说质量方面没什么特殊要求，普通的装修，差不多就可以了。当时我问到时侯找谁验收，他（被告）说就找他，他说了算数。所以合约上也没有关于质量验收的标准和文字内容。6月9日下午双方意见达成一致后，签了《施工委托合同》，合同计划6月11日开始施工。6月l1日开始施工，施工过程中，有以下问题不在合同约定内容范围，影响双方合作顺利进行，导致矛盾滋生。1、被告首次付款时间违约：《施工委托合同》中第七条第3点约定，签定合同后三天内支付合同总价的30%的首款，本来应该最迟在6月11日付款的，我多次催促提醒对方不按合约付款的话，我方要停工，直到6月15日才付首款。一直到现在，工程已经完工两个多月了，只收到被告合同总价30%的首款。2、商场相关管理影响施工进度：签约前，被告没提到商场内施工的相关管理规定，合约上也没注明，只强调工期要求尽快完成。开始施工时，商场施工环境导致以下问题影响工期顺利进行：①商场二楼电梯设置成早上十点打开晚上十点关闭，施工期间，我方工人早上八点左右从步梯进入二楼施工现场，保安多次干涉不让进去，说要等到十点才能施工，每天为了早点开工，保安又不让进，有两次工人和保安争吵，差点打起来了。②从早上十点到晚上十点商场营业期间，保安不准用电梯搬运装修材料，说影响商场形象经营，说占用电梯影响逛商场的客户往来。到了晚上十点商场下班了，电梯又关闭了，所以装修过程中那些材料大部分都是晚上十点后从步梯搬运上去的，这样一方面影响工期，另一方面增加了合同原计划的预算费用。按理说，签约前甲方没提到过这些问题，后期应该增加费用的，我方从头到尾也没有向被告提出过增加费用。③施工过程中，泥工切瓷砖有噪声，木工用的空压机有噪声，喷漆时气味重，隔壁店的经常来干涉说影响他们营业，有时投诉到商场管理部，管理部的一来，隔壁店的一来争吵起来，又不准施工，要求晚上十点后才能进行噪声大和气味大的工序。以上这些因素，时间和环境约束影响施工正常进行。在签约前，甲方为什么不提这些问题，合同上也没写到，只是要求工期，前期没有考虑制约工期正常进行的因素，到施工过程中来干涉这样不行，那样不准的。要求我噪声和气味大的工序晚上施工，那签约前为什么不提这个问题呢？如果作息时间颠倒，晚上比白天施工的人工工价高，如果甲方在签约前提到这个问题，我的预算费用就会比本合同预算高，装修过程中只要求调整时间，又不同意增加费用。3．被告在施工过程中要求增加的项目没有以书面形式承诺：①地面防水：130方×10元／平方=1300元②地台周边更改加宽：500元③做门头：800元④木板基层加白锈钢饰面地脚线：14平方×220元／平方=3080元⑤安装展柜货架、挂衣机、门头收银台试衣间吊灯、挂衣机安装后甲方要求全部更改位置：4个人工×300元／人工=1200元合同以外的增项费用合计：1300+500+800+3080+1200=6880元。在装修过程中增加的合同以外的项目有事实可查的，有根有据的，被告同意了费用才安排施工的。装修过程中，被告先后提出增加项目，当时我要求提供书面的承诺后再安排施工，被告说你不用担心，钱的问题搞完了我们不会差你的，只要配合得好，搞得快，价格便宜，后面还有好几个店铺装修都会优会考虑你。当时我考虑到工期急，为了后面的工序和业务顺利开展，就没计较那么多，口头答应了对方搞完了再一起结算。合同上的施工内容和装修过程中增加的项目7月2号完工的。7月7号，甲方那边相关负责人从广州过来，晚上在装修店铺现场与我见面，其中负责设计的一位姓肖的提出些更改要求：要求顶面已喷涂的黑色改成灰色、要求店铺进门处的铁网改成龙骨石膏板墙后刮灰刷漆、要求更换玻璃隔断、要求修改增加收银台上方吊顶，叫我尽快安排，在两天内搞完。当时在现场我初步核算，大概要四千块钱，工期最快要四天。因为这些是增加修改的项目，又不是我的错，我就担心怕做完了对方不给钱或少给。我要求把施工内容、价格、工期写个书面的承诺后才安排施工，对方说用不着写什么协议，做完了会适当的给我考虑一部分工钱，叫我帮个忙，说后面的店都会叫我装修，我就不同意这个要求。然后对方说，你看着办，反正还有四万多块钱在我们手里，以后只要我们一说你质量不合格的话，随便扣你几千块钱很容易。我和甲方的合作就这样结束了。7月下旬，我电话提醒被告付款，对方说工程延期了，质量不合格，要扣款。合同上约定的工期15天，装修过程中增加的项目不在合同内，施工环境影响工期顺利进行，7月2号完工的，这些事实情况，工期顺延几天是正常的。自从装修完成到现在，两个多月了，被告也没主动对我说过具体哪里不合格，说不出个所以然。是签约前你有给过我质量标准我没做到呢？还是店铺的内外表面装饰不符实际情况而影响正常经营和使用要求呢？你说我质量不合格，你可以找行内人士到商场隔壁和楼上楼下店铺走走比对下，根据平方，装修项目，工程总价，工期等综合评估下，看哪点比别的差，不符行业实际情况。刚完工后那段时间说要扣一部分款，到后来总是找借口说出差在外，最近忙，然后干脆不接电话，玩消失。像这样一直耗下去，不可能就一了了之。事情做完了，就某个人一句话，说你合格就合格，说你不合格就不合格。白纸黑字有合同承诺，事情做了不兑现承诺，能马就马，能吃就吃，大家都像这样搞的话，当今社会还要不要王法了？被告尚天诚公司辩称，原告诉称工程完工已经交付给被告不是事实，截止到7月7日被告都在向原告催收工程进度，且对工程质量问题进行了沟通及协商，在协商过程中双方没有达成一致意见，原告以各种理由推诿，不处理维修不合格工程，导致原告不得不另请他人维修。针对原告第二项诉请增加项目产生款项已经于6月29日支付给原告，当时支付的金额为7295元。施工图纸在合同中有明确约定，由被告提供，原告要按装修图纸进行装修，针对地面防水，每个装修都需要达到的标准，地台加宽是因为原告本身施工工艺错误，原告增加的项目不存在，都是因为原告自身工艺不过关才导致的，且因为让原告来维修，但是原告迟迟不来，导致了我们的损失。同时认为，双方签订的施工合同有效，双方经过2019年7月7日晚现场验收，发现原告在施工中未按照我方提供的图纸施工，且未在通知我方情况下私自改变施工图纸，原告施工的材料存在严重问题，我方要求返工，原告未能继续履行合同给我方造成了损失，损失包括：装修返工费13000元，商场处罚2000元以及店铺人员工资4800元，店铺租金12000元，合同延误金12000元，合计43800元，原告应赔偿上述费用。故反诉要求原告赔偿上述损失。本院经审理认定事实如下：2019年6月9日，原被告签订《施工委托合同》，约定：一、被告委托原告装修位于红花岗区××尚××购物广场Ｃ××××服饰店，工期15天，从2019年6月11日至2019年6月25日，包工包料67000元；二、被告提供施工图纸，原告应按施工图纸签字施工，在施工过程中对合同约定内容变更需双方协商一致；三、工程完工后，被告需在一个月内验收，如未验收，视为合格；四、非因被告原因，原告工期延误一天，原告应支付延误费1000元每天。合同签订后，被告提供施工图纸给原告，原告开始施工，被告于2019年6月14日支付第一期工程款20100元。在装修过程中，被告增加了钢化玻璃、镜子、铁艺隔断，费用为7295元，被告已经支付给了原告。原告称被告口头增加地面防水、做门头等工程增加费用6880元，要求被告支付。被告在装修过程中，存在部分质量不合格，包括不锈钢脚线出现铁锈，地砖高地不平，吊顶有脱落等情况。在2019年7月7日双方验收后，被告进行了门头返工、收银台吊顶安装、灯具安装、铁艺屏风安装、钢化玻璃安装、油漆施工等，为此支付费用16840元。上述事实有原告提交的《施工委托合同》、被告提交的《施工委托合同》、《施工图纸》、《原告装修尚品天河购物广场CO1凡藩服饰店的部分照片》、《微信聊天记录》、《财务凭证》等证据及到庭当事人的陈述在卷佐证，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告因商场需要装修，找来原告为其负责装修事宜，原告是具有装修资质的企业，双方签订的《施工委托合同》也是在自愿平等基础上签订的，并没有违反《中华人民共和国合同法》第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定”的规定，该《施工委托合同》应合法有效，双方都应按照合同履行各自的义务。《施工委托合同》签订后，被告在支付了20100元一期工程款后未再支付，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”之规定，被告应承担支付装修款的义务，故原告要求被告支付剩余装修款43550元的请求本院予以支持。原告要求被告支付增加地面防水、做门头等工程增加费用6880元的请求，本院认为，该内容是否在装修图纸中有约定，是否包含在装修内容中，以及被告是否做了相关工程，其均未提交证据予以证明，根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”的规定，原告证据不足以证明其主张，故对原告的该项请求本院不予支持。对于被告的反诉请求，装修返工费13000元，因该返工是否是原告造成的，以及是否是被告临时增加的，被告未提交证据，本院不予认定。对于商场处罚、人员工资、店铺租金以及合同延误金等，通过庭审，原告在施工过程中，确实出现部分施工不合格现象，但其都是小问题，并不足以导致整个装修出现不能用的情况，同时被告的这些支出是否是必须的以及是否均是原告造成的未提交证据予以证明，本院对上述请求均不予支持。依据本案现实情况，原告在施工中存在部分装修不合格的现象，其剩余工程款43550元应扣除部分作为对被告的补偿，本院酌定扣除20%即8710元，剩余34840元被告应向原告支付，因原告存在部分违约，存在过错，原告要求被告支付欠款的利息请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、由被告遵义时尚天诚市场经营管理有限公司在本判决生效之日起十日内向原告遵义伟豪装饰工程有限公司支付工程款34840元；二、驳回原告遵义伟豪装饰工程有限公司的其他诉讼请求。三、驳回被告遵义时尚天诚市场经营管理有限公司的反诉请求。如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期限的债务利息。案件受理费550元，反诉费450元，共计1000元，由原告遵义伟豪装饰工程有限公司承担225元，被告遵义时尚天诚市场经营管理有限公司承担775元。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，还应在上诉期满后的七日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院预交案件上诉费，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。逾期本判决则发生法律效力。本判决发生法律效力后，权利人可在判决书确定的履行期限届满之日起两年内向本院申请执行。审判员  王梓安二〇一九年十二月九日法官助理张婕书记员  张 铮