新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院   民事判决书   （2019）新2327民初1564号   原告：河南省第二建设集团有限公司。住所地：河南海新乡市牧野区和平大道107号。   法定代表人：祝建明，系该公司总经理。   委托诉讼代理人：韩山冰，系河南联盟律师事务所律师。   委托诉讼代理人：赵祖磊，河南联盟律师事务所律师。   被告：四川国艺建筑劳务有限公司。住所地：四川省南部县火峰乡环江寺村5组24号附01号。   法定代表人：杨小英，系该公司总经理。   委托诉讼代理人：李川江，四川罡兴律师事务所律师。   原告河南省第二建设集团有限公司与被告四川国艺建筑劳务有限公司劳务合同纠纷一案，由河南省新乡市牧野区人民法院移送本院。本院于2019年6月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告河南省第二建设集团有限公司的委托诉讼代理人韩山冰、被告四川国艺建筑劳务有限公司的委托诉讼代理人李川江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   河南省第二建设集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告双方签订的《劳务施工分包合同》;2、判令被告支付原告各项经济损失和违约金共126.344万元;3、判令本案的诉讼费等费用由被告承掸。事实与理由:2016年7月27日,原、被告双方就新疆准东五彩湾北二电厂3、4号机组(2*660MW)主厂房及炉后部分公用系统建筑工程签订《劳务施工分包合同》(第二次修订稿),后于2016年12月27日,原、被告双方又相继签订了《劳务施工分包合同》(补充合同1)(第二次修订稿)和《劳务施工分包合同》(补充合同2)。合同生效后,原告遵守合同约定,履行了合同项下的各项约定,但被告未认真遵守约定,不仅在案涉项目施工过程中多次违反合同项下的约定,如,新疆北二电厂主厂房上部结构汽轮发电机基座预埋螺栓的质量问题,预埋汽机1基座2#轴承箱套装油管道埋管和3#轴承箱套装油管道埋管不符合设计要求问题,等等。还在施工管理中未对其工作人员进行有效管理,甚至指示其工作人员围堵原告的办公场所,严重影响了原告的正常经营和良好的社会声誉,给原告造成严重的经济损失。故为维护原告的合法权益,诉至法院。   四川国艺建筑劳务有限公司辩称，原告所称不属实，双方所签订的《劳务施工分包合同》，被告已经按照合同约定完全履行了自身的合同约定义务，双方在合同履行过程进行了结算，并形成了《结算书》；且在工程结束后，亦对整体进行了结算，原告现尚欠被告工程尾款共计1134840.47元，案涉合同已经履行完毕。被告向原告发出了《退场通知单》，要求原告办理现场交接，进行退场，被告在原告的配合下，依法进行了退场，原告在安全、质检、人劳、物设等均签字予以认可，并签署了《退场通知书》，被告已完全履行了自身义务，原告各管理人员均认可。被告所履行义务不存在质量问题。被告所承包的系劳务分包，双方对工程质量验收，系阶段验收，即本工序验收合格后，才进入下一道工序施工，被告所施工的项目经原告验收合格后才能进入下一程序，才能进行结算，不存在施工质量不合格的问题，且在施工过程中，如存在质量问题，原告在验收时均会进行罚款、要求整改，整改合格后方进行结算，被告履行合同义务，完全符合合同约定及法律规定，不存在质量问题。综上所述，请求驳回原告的全部诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人无异议的证据有：1.劳务施工分包合同3份；2.会议纪要、螺栓总计、螺栓安装情况及附照片、照片3张、收据、考核通知单各1份；3.测量数据、3号机套装预埋实测图、关于增补套装油管经路材料订货单、图纸、考核通知单各1份；4.营业执照1份；5.劳务施工分包合同1份；6.退场通知单、退场通知书各1份；7.供参考的判决书1份。本院对以上证据予以确认，并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：   1.工程二级计划1份、周转材料租赁单16份、机械设备租赁合同1份、施工单位月度水、电使用计量统计12份、薪资表18份。拟证明：被告施工逾期，造成各项损失37.664万元。经质证：被告不认可。认识未经其进行盖章、确认。本院对该组证据的真实性予以确认。   2.被告工人围堵项目部大门证明1份、照片2张。拟证明：被告拖欠农民工工资，造成农民工围堵原告项目部，应扣除其保证金5万元。经质证：被告不认可。认为未经其盖章确认。本院对该证据的真实性予以确认。   3.2016年7月至2018年4月的结算书及明细。拟证明：双方进行了验收及月度决算。经质证：原告不认可，认为2017年1月、6月至11月份的结算书并非双方最终结算。本院对无异议的部分予以确认，对有异议的部分综合其他证据进行认定。   4.罚款通知书及质量奖励通知书各1份。拟证明：被告按合同约定履行了自身的义务，原告进行了罚款，被告进行相应整改，得到了原告的嘉奖，并非原告所称存在质量问题。经质证：原告不认可，认为工程并没有进行最终结算。   本院经审理认定事实如下：   2016年7月27日，原告（甲方）与被告（乙方）签订一份《劳务施工分包合同》，约定将西北电力公司承包给原告的新疆准东五彩湾北二电厂3、4号机组主厂房及炉后部分公用系统建筑工程劳务部分分包给原告，承包方式为包人工、包辅材、包小型机具、包工期、质量、包安全、文明施工、综合单价包干。本合同暂定价4000000元。工程暂定开工时间为2016年4月1日。乙方向甲方交纳工程施工履约保证金100000元。工程价款结算方式及付款方式，项目计经人员每月25日按劳务施工承包合同有关规定对分包方进行结算，本合同承包范围内工程施工完成三个月内乙方不办理完工程结算的，视为工程结算已结终结。乙方按结算额向甲方及时提供相对应的合规发票，发票作为财务支付人工费的依据。甲方不预付乙方生活费用，付款时间为建设单位付款后，支付上月结算款的70%，所承包工程完工后付至结算款95%，余款5%作为工程质量保证金，在乙方所分包的工程完工甲方验收合格后12个月内一次付清。合同签订后，被告组织人员进场施工，2018年4月结算后，2018年3月23日原告通知被告退场，2018年5月10日办理完退场手续。在此期间，双方共计结算金额为11029303.85元，被告向原告出具了发票，扣减2018年4月结算金额10628.6元，结算金额应为11018675.25元，原告已付款9900000元，未付款金额1118675.25元，其中扣回100000元为履约保证金。现原告认为被告施工中存在质量问题。   本院认为，原、被告签订的《劳务施工分包合同》，系双方真实意思的表示，且已实际履行，属有效合同，双方应当按照合同履行各自权利义务。双方在合同中约定工程施工时间为2016年4月1日，结束工作时间按实际发生计算。原告出具退场通知书中载明退场原因为工程已结束，双方进行了结算。被告已按合同约定完成了施工任务，原告要求解除合该合同不符合法律规定，本院不予支持。被告依据原告出具的退场通知单办理完退场手续并由原告各部门负责人进行签名并加盖了项目部的公章，故被告不存在由于其自身责任导致工期延误的情况。对于原告主张被告施工时存在质量问题，导致其损失1263440元的请求，其未提供证据证实，本院不予支持。   综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：   驳回原告河南省第二建设集团有限公司的诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费16171元，由原告河南省第二建设集团有限公司负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。   审 判 长 李  斌   审 判 员 马 玲 玲   人民陪审员 斯拉吉丁   二0一九年十二月二十二日   书 记 员 马 永 婷