吉林省安图县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉2426民初1576号 原告：安图县仙境冰雪乐园文化旅游景区有限公司，住所地安图县二道白河镇。 法定代表人：赵国斌，经理。 被告：王义水，男，1967年3月24日出生，汉族，无职业，住长白山保护开发区。 原告安图县仙境冰雪乐园文化旅游景区有限公司（以下简称冰雪乐园公司）与被告王义水损害公司利益责任纠纷一案，本院于2019年10月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。冰雪乐园公司的法定代表人赵国斌、王义水到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 冰雪乐园公司向本院提出诉讼请求：1.判令王义水赔偿冰雪乐园公司各项损失合计84185.80元；2.承担本案的诉讼费。事实与理由：王义水系冰雪乐园公司工程部的负责人，应该对自己所承担的职责负责。王义水没有尽到合理的管理义务，对工作不负责任，给公司造成重大损失，具体如下：1.王义水负责建设可移动的彩钢房，一共7个，没有做地基固定安装。其中2个彩钢房彻底损坏、1个彩钢房房顶裂开，其他4个彩钢房也都有损坏已经无法正常使用，造成直接经济损失71565.80元，其中人工费5620元，材料款65945.80元；2.王义水负责的电缆项目，所采购的电缆为报废电缆，且不符合国标，电缆线还在地下埋着，使公司直接损失8500元。后来第二次重新购买，新买线2018年冬季就一直在地表外面裸露，也有一定的损坏；3.王义水所负责的广场灯项目中，所立的灯杆不做地下基础，直接埋地下了，现在有歪的、有倒的。公司将来还需要重新安装，人工和吊车费用预计4120元。王义水月薪1万元，且电力方面更为精通，其没有尽职尽责，故诉请赔偿损失84185.80元。 王义水辩称，冰雪乐园公司所述与事实不符，王义水在冰雪乐园公司工作期间，不存在不负责任给冰雪乐园公司造成重大损失的情形。理由如下：1.彩钢房发生损坏的原因是冰雪乐园公司未找有建设资质的公司施工建房所造成。2018年11月，冰雪乐园公司建设可移动彩钢房，其未将建设彩钢房工程发包给有资质的施工单位，而是找没有任何资质的工人自行建房，且公司每天早上都开会，王义水是按照公司要求查看工程建设进度，并不直接进行彩钢房的施工建设；2.没有做地基固定安装是公司开会决定的，与王义水无关。建设彩钢房前，公司领导就要求建设的是可移动彩钢房，而移动彩钢房并不用做地基固定，并且彩钢房建成后公司已经对彩钢房进行了移动和使用，足以说明王义水不存在因不负责任而给公司造成重大损失的情形；3.电缆系从长春采购的共280米，有合格证，不是报废电缆。因公司要求人工造雪任务重，为了赶进度由公司的电工小王或是老侯把一条电缆线接两组水泵和造雪机（原来系一条电缆线接一组水泵和造雪机），导致电缆烧毁，无法使用。电缆有50米已经出售给废品收购站，其余230米现扔在地下埋着。同意按照废品价格扣除残值并折旧后适当赔偿650元；4.安装广场灯时间已经是12月末，无法进行水泥浇筑。是公司开会决议进行深挖浇水，第二年春天施工条件合适的时候再行水泥浇筑。2019年2月，广场灯有歪的，公司担心倒掉砸到人所以决定用吊车拔出，但是只拔出两根，剩余两根拔不出来，公司决定化冻后再拔出，王义水不存在管理不善的行为，故不同意赔偿。 本院经审理查明：王义水系冰雪乐园公司高新聘请的工程师，主管工程部，有电工证。 2018年11月，冰雪乐园公司计划建设可移动彩钢房，开会决定由王义水带领工人自行制作。共建设了8个彩钢房，有10平方米的和15平方米的。共花费71565.80元，其中人工费5620元，材料款65945.80元。彩钢房陆续建成后投入使用，2019年3月份，有2个彩钢房被风吹倒损坏，现已经被公司出售；2019年5月份，有1个彩钢房被风吹翻小部分房盖，维修后现仍旧存放于公司院内。 2018年11月16日，冰雪乐园公司计划人工造雪。开会决定由王义水作为工程主管。王义水负责采购电缆，从长春市登丰电缆有限公司采购280米，花费8500元。王义水带领电工（姓王的及姓侯的）将主电缆线分成两个支线，每个支线连接一个水泵和一个造雪机，进行人工造雪。电工将两个水泵及两个造雪机都连接在一个支线上，导致电缆烧断不能继续使用。之后王义水向公司股东汇报后，公司决定第二天购买新的电缆。2019年11月12日公司将50米旧电缆出售给废品收购站，其余部分仍埋在公司院内。双方均同意按照废品收购价的标准来计算电缆残值。本院向收购此电缆的废品收购站调查，收购价为每米4.4元，故残值为1232元（4.4元/米×280米）。 2019年12月，公司决定让王义水自行负责制作大型广场式的路灯杆并负责安装。公司开会决定先安装临时的，第二年化冻后再重新水泥浇筑。挖坑安装埋土浇水后将路灯杆临时固定。2019年2月，为避免灯杆倒了砸到他人，杨涛总经理在会后决定用吊车把四个全部拔出，但是只拔出了两根，剩下两根拔不出来，决定先放那暖和一下再拔出。为此，冰雪乐园公司支出人工费及吊车费共计4120元。 2019年2月份，公司经营不善，杨涛经理开会口头宣布解散，但并未清算。王义水于2019年2月26日晚离开公司，至今未上班，未参与公司经营。公司现仍旧是在营状态。 本院认为，董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、监事、高级管理人员享有法律和公司章程授予的参与管理、监督公司事务的职权，同时负有对公司忠实和勤勉的义务，在执行公司职务时，应当依照法律和公司章程行使职权，履行义务，维护公司的利益。本案中，王义水作为冰雪乐园公司的高级管理人员，享有参与管理、监督公司事务的职权。其在履行职务时有过错，给公司造成的损害，应予以赔偿。 关于彩钢房的损失是否应予赔偿的问题。因彩钢房系可移动的，在使用过程中有移动，且损坏的事实发生在王义水离开公司之后，冰雪乐园公司无证据证明是在移动的过程中损坏还是王义水施工及监管不合格造成损坏，证据不足，对于冰雪乐园公司的此项诉请，本院不予支持。 关于电缆的赔偿问题，王义水作为电力方面的高级管理人员，对电缆的负荷及正确使用有专业的知识，其对两个水泵及两个造雪机连接到一条支线电缆上持续人工造雪，会烧毁电缆应有预见性，王义水对电缆的使用及电工管理不善，导致电缆被烧毁无法使用，应承担主要责任，但考虑到折旧等各方面问题，本院酌定王义水应承担赔偿比例为60%，应赔偿4361元[（购买价8500元－残值1232元）×60%]。 关于拔出路灯的费用4120元，因路灯的安装是公司开会决议的，王义水是按照公司的指示安装的，公司明知冬季施工安装路灯存在安全隐患而坚持让王义水施工，公司存在过错，故王义水不承担赔偿责任。 综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第一百四十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告王义水于本判决生效之日立即赔偿原告安图县仙境冰雪乐园文化旅游景区有限公司电缆损失款4361元； 二、驳回原告安图县仙境冰雪乐园文化旅游景区有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、《最高人民法院关于执行程序中计算迟延履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》第一条之规定，以日利率万分之一点七五的标准支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1905元，减半收取953元，由原告安图县仙境冰雪乐园文化旅游景区有限公司负担904元，被告王义水负担49元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院。 审判员  祝顺伟 二〇一九年十二月二十九日 书记员  刘芷君