河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫01民终23629号上诉人（原审被告）：河南福之润房地产开发有限公司，住所地新郑市龙湖镇豫龙轻质建材厂北侧、中山路西侧龙香苑1号楼1-2层102。法定代表人：王利强，该公司总经理。委托诉讼代理人：王迪，北京市京师（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：魏美佳，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张海彦，女，1983年7月7日出生，汉族，住河南省中牟县。委托诉讼代理人：方金雁，河南胜威律师事务所律师。上诉人河南福之润房地产开发有限公司（以下简称福之润公司）因与被上诉人张海彦商品预售合同纠纷一案，不服河南省新郑市人民法院(2019)豫0184民初10319号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月28日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。福之润公司上诉请求：1.依法撤销一审判决，将本案发回重审或依法改判；2.请求依法判令本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由:一审判决认定事实错误，违约金计算起始日期与《商品房买卖合同》约定不符。涉案商品房系因政府行为导致不能按期验收、交付，而政府行为是合同约定的、可据实延期的免责条件，因此不应从《商品房买卖合同》约定的交房期限起算，应依法扣除因政府行为导致延期的时间后顺延起算。上诉人开发的涉案房屋项目在施工期间面临史上最严厉的环境治理、防尘治理、禁土令、空间大气保卫战，以上政府实行的环境保护措施致使涉案房屋项目停工共计144天，严重影响了房屋交付。根据《商品房买卖合同》第八条约定由于政府行为导致工程延期的，出卖人可据实予以延期，因此144天应扣除。张海彦辩称：上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示且未违反法律的禁止性规定，合法有效，双方应按合同约定全面履行自己的义务，被上诉人以约将55万元购房款交付给上诉人，上诉人应按期交房。上诉人逾期交房已长达两年多之久，上诉人称系因政府颁布的禁止令及管制措施，但其提交的政府文件显示，政府系对建设工程中的土石方作业和房屋拆迁施工可能出现的扬尘进行限制，并未要求上诉停止建设施工，且大气污染治理系长效机制，并非2017年才实施相关政策，上诉人应当能预见到冬季大气污染防治会对工程施工造成影响，仍约定2017年8月31日前交房且至今仍未交房，上诉人应承担逾期交房的违约责任。张海彦向一审法院起诉请求：1、依法判令被告支付原告逾期交房违约金40375.28元（自2017年9月1日起至2019年8月31日），此后违约金以553086元为基数按日万分之一标准从2019年9月1日起计算至实际交房之日止；2、本案诉讼费用由被告承担。一审法院认定事实：2017年1月9日，出卖人福之润公司与买受人张海彦签订《商品房买卖合同》（合同编号：17001768742），约定张海彦购买福之润公司开发的位于新郑市××镇××路北侧、翠竹路东侧××房，建筑面积115.69平方米，该商品房单价为4780.76元/平方米，总价款553086元。合同第六条付款方式及期限约定：买受人按其他方式付款，约定金额273086元以现金支付，付款时间2017年1月9日，约定金额280000元商业贷款支付，约定付款时间2017年3月9日。合同第八条交付期限约定：出卖人应当在2017年8月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。…但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、法律法规或规定变化，导致竣工交付验收延期的或政府行为导致工程延期；3、买受人逾期付款的、房款未全额到出卖人账户的。第九条出卖人逾期交房的违约责任约定：除本合同第八条规定的特殊情况除外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。《商品房买卖合同》签订后，张海彦已按合同约定向福之润公司支付了首付款273086元。2017年1月12日，福之润公司向张海彦出具涉案房屋首付购房款273086元的增值税发票，张海彦提交的借记卡账户历史明细清单显示其2017年3月1日起一直按月偿还银行贷款。此外，张海彦还交纳了房屋专项维修资金7519元、办证费500元。福之润公司提交郑环攻坚办【2018】260号文件、福之润公司出具的《郑州市2017-2018年冬防期间施工工地封土工作承诺书》复印件、新郑市龙湖镇政府回复网友关于“龙湖镇新嘉苑小区何时能交房”的留言打印件以及从郑州市人民政府网打印的《11月15日至2018年3月15日，郑州将实施“封土行动”城区停止土方作业和房屋拆迁》、《新郑市2018年大气污染防治攻坚年终冲刺20天工作要点》，拟证明涉案房屋因政府行为导致项目停工144天，福之润公司向新郑市扬尘办承诺冬防期间不施工。张海彦认为政府只是对建设工程中的土石方作业和房屋拆迁施工可能出现扬尘的行为进行限制，并未要求停止房地产的建设施工，且福之润公司提交的大部分文件发布日期在合同约定的交房日期之后，因此不能证明文件和延期交房有关系。一审法院另查明：福之润公司称涉案房屋现已建成处于验收阶段，但不确定什么时候能够向张海彦交付使用。以上事实，有当事人的陈述，《商品房买卖合同》、购房款发票、收据、相关政府文件以及本案庭审笔录等相关证据证明。一审法院认为，张海彦与福之润公司签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，且未违反有关法律禁止性规定，为有效合同，双方应按照《商品房买卖合同》的约定全面履行自己的义务。福之润公司与张海彦于2017年1月9日签订的《商品房买卖合同》，约定出卖人应当在2017年8月31日前，将经验收合格的商品房交付买受人使用，福之润公司作为专业的房地产开发商，已在签订合同时对交房时间做出了合理的预判，而张海彦作为购房者，交房期限是其选择购房的重要考量因素。张海彦提交的证据能够证明其已依约支付了全部购房款，履行了合同义务，但截至庭审之日（即2019年10月28日），福之润公司所出售的房屋仍处于验收阶段，且仍不确定何时能够交付，福之润公司已构成违约，应当按照《商品房买卖合同》第九条的约定承担违约责任。现张海彦要求福之润公司以其已交付房款553086元为基数，按照日万分之一的标准支付自2017年9月1日起至2019年8月31日止的迟延交房违约金40375.28元（553086元×0.01%×730天），此后的违约金仍按此标准自2019年9月1日起支付至实际交房之日止，符合双方约定，该院予以支持。福之润公司辩称逾期交房系政府颁布的禁令及管制措施所导致，但其提交的政府文件显示，政府系对建设工程的土石方作业和房屋拆迁施工可能出现扬尘的行为进行限制，并未要求停止房地产的建设施工，且大气污染治理系长效机制，相关政策也并非2017年才开始实施，福之润公司在约定交房日期时也应当对可能影响交房的政策性因素予以充分考虑，故福之润公司以此主张免责证明力不足，对其辩解意见，该院不予采纳。福之润公司辩称违约金的计算基数不应包括张海彦未向银行偿还的款项，但张海彦提交的证据能够证明其已经依约支付了全部购房款，张海彦是否偿还银行贷款以及偿还银行贷款的数额，与本案不属同一法律关系，亦不具有关联性，故对福之润公司的该项辩解意见，该院不予采纳。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：被告河南福之润房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告张海彦自2017年9月1日起至2019年8月31日止的迟延交房违约金40375.28元，此后仍应以553086元为基数按日万分之一的标准自2019年9月1日起计算违约金至实际交房之日止，于实际交房之日向张海彦支付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费809元，减半收取405元，由被告河南福之润房地产开发有限公司负担。本院二审期间，福之润公司提交两份证据，第一组证据住宅工程质量分户验收合格证书、工程竣工验收意见表，证明目的新佳苑项目现已符合验收标准。第二组证据工程项目完工证明三张，证明目的已可通知被上诉人领取钥匙进行交房。张海彦没有提交新证据。张海彦经质证认为，第一组证据分户验收合格证书和竣工验收意见意见表对它的真实性和证明目的均有异议。分户验收合格证书和竣工验收意见意见表均系复印件，无原件以核实，无法证明真实性。其中工程竣工验收意见表只提供了第三页，前面两页未提供，不能证明此工程竣工验收意见表是否表述的是被上诉人的住宅已经经过竣工验收，达到合格标准，不能证明上诉人的证明目的。第二组证据完工证明也均系复印件，此证据只能证明相关的楼房主体已于什么时间施工完工，并不能证明涉案的房屋已经达到法定和约定的交付条件，不能证明上诉人的证明目的。经本院审查上诉人福之润公司提交的证据系复印件，不能证明其待证事实，本院不予采信。本院经审理查明的案件事实同一审一致。本院认为，张海彦与福之润公司签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方应按照《商品房买卖合同》的约定全面履行自己的义务。《商品房买卖合同》约定福之润公司应当在2017年8月31日前，将经验收合格的商品房交付给张海彦使用，但福之润公司至今未交房，应承担逾期交房违约责任。福之润公司上诉称，政府实行的环境保护措施致新嘉苑项目停工共计144天，应依法予以扣除。涉案合同签订日期为2017年1月9日，因大气污染治理系长效机制，相关政策也并非2017年才开始实施，福之润公司应能预见冬季大气污染防治会对工程施工造成影响；同时，其提交关于停工的文件实施时间均在约定交房时间2017年8月31日之后，也未提供造成实际停工的相关证据，故对福之润公司的上诉理由，不予采纳。综上所述，河南福之润房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费809元，由河南福之润房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  马增军审判员  曹逢春审判员  黄智勇二〇一九年十二月十二日书记员  刘佳辉