河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫14民终5723号上诉人（原审原告）：昕影影业（福建）有限公司，曾用名福建昕影影视投资有限公司，住所地福建省福州市鼓楼区水部街道古田路107号中美大厦3层A1、A2。统一社会信用代码：91350100315626788P。法定代表人：杨刚，该公司总经理。委托诉讼代理人：王悦韩，福建元一律师事务所律师。代理权限：特别授权。被上诉人（原审被告）吴尘，男，1986年6月27日出生，汉族，住河南省睢县。委托诉讼代理人：牛忠芹，河南弘勋律师事务所律师。代理权限：特别授权。上诉人昕影影业（福建）有限公司因与被上诉人吴尘合同纠纷一案，不服睢县人民法院(2019)豫1422民初3059号民事判决，向本院提出上诉。本院于2019年10月29日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人昕影影业（福建）有限公司之委托代理人王悦韩，被上诉人吴尘及其委托代理人牛忠芹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昕影影业（福建）有限公司上诉请求：依法撤销睢县人民法院(2019)豫1422民初3059号民事判决，判令解除双方签订的影视制作合同书、吴尘向上诉人退还制作费180000元、吴尘向上诉人支付违约金60000元，本案诉讼费由吴尘承担。事实和理由：一审认定事实不清，本案脚本交付时间出现拖延系因被上诉人引起，合同签订后，被上诉人在取得全部素材的情况下均以无法制作为由，导致本合同约定的期限严重拖延，被上诉人交付的标的根本不符合合同约定的要求，一审认定其完成合同约定的义务错误，上诉人并非过错方。吴尘辩称，上诉人的上诉理由不能成立，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，请求驳回上诉，维持原判。昕影影业（福建）有限公司向一审法院起诉请求：1、判令解除福建昕影影视投资有限公司与吴尘签订的《影视制作合同书》；2、判令吴尘向福建昕影影视投资有限公司退还制作费用180000元；3、判令吴尘向福建昕影影视投资有限公司支付违约金60000元；4、诉讼费用由吴尘负担。一审法院认定事实：福建昕影影视投资有限公司需要向福建泉州市公安局海防支队交付三部公安边防题材的系列微电影，并与泉州市公安局海防支队签订《公安边防系列电影合作合同》，约定2018年8月31日前交付完整的成片，福建昕影影视投资有限公司未及时履行交付义务，泉州市公安局海防支队委托律师于2019年1月18日向福建昕影影视投资有限公司发了督促交付三部微电影的律师函。福建昕影影视投资有限公司为了履行交付义务，于2018年11月22日与被告吴尘签订《影视制作合同书》，约定由吴尘为福建昕影影视投资有限公司制作《利刃破冰》数字微电影三部，制作费用180000元，制作期40天，并约定吴尘在福建昕影影视投资有限公司确定的脚本签字，实施创作工作。福建昕影影视投资有限公司于2018年11月20日分两次给吴尘转账150000元，于2018年11月23日给吴尘转账30000元。福建昕影影视投资有限公司于2018年12月29日委托亢继辉代表其处理《利刃破冰》后期制作、发行及一切谈判事宜，于2018年12月31日委托林弢为《利刃破冰》三部微电影的导演，亢继辉为监制，代表公司决定三部《利刃破冰数字微电影》的拍摄脚本，成片故事，制作方式，配乐等后期制作事宜。2019年1月1日，亢继辉将《利刃破冰》第一部微电影的脚本通过微信发给吴尘，吴尘于2019年1月23日将修改好的《利刃破冰》第一部微电影通过微信发给林弢。后因福建昕影影视投资有限公司未将《利刃破冰》第二、三部微电影的脚本及时发给吴尘，吴尘依据其掌握的素材制作了第二、三部微电影，并于2019年3月4日通过微信交付给林弢。福建昕影影视投资有限公司于2019年1月18日与北京合力太格影视文化传媒有限公司签订了微电影制作合同书，约定由北京合力太格影视文化传媒有限公司为福建昕影影视投资有限公司制作《利刃破冰》微电影三部，并分三次支付给北京合力太格影视文化传媒有限公司80000元制作费用。福建昕影影视投资有限公司认为系吴尘延迟交付，导致其重新委托北京合力太格影视文化传媒有限公司制作微电影，吴尘的违约行为导致合同目的不能实现，要求吴尘返还180000元制作费用并支付违约金，吴尘认为迟延交付是因为福建昕影影视投资有限公司迟延交付脚本引起的，吴尘没有违约，不同意福建昕影影视投资有限公司的要求，引起本案诉讼。一审法院认为，本案的争议焦点系双方签订的合同是否符合解除条件，实质上是吴尘迟延交付《利刃破冰》三部微电影的违约责任应当由哪一方承担。双方于2018年11月22日签订的《影视制作合同书》，系真实意思表示，属于有效合同，双方均应当按照合同约定履行义务，福建昕影影视投资有限公司已经按照合同约定支付了180000元制作费用，吴尘亦应当按照合同约定交付工作成果。双方签订的合同中约定吴尘在福建昕影影视投资有限公司确定脚本签字，实施创作工作，而福建昕影影视投资有限公司的委托人亢继辉于2019年1月1日才将《利刃破冰》第一部微电影脚本发给被告，吴尘于2019年1月23日制作完成，并将成片发给了福建昕影影视投资有限公司委托人林弢，吴尘系在合同约定的制作期内完成的（合同约定的制作期为开始制作到完成周期40天），并未违约。至于《利刃破冰》第二部、第三部微电影，系因福建昕影影视投资有限公司未将确认的脚本发给吴尘，吴尘根据已掌握的素材及其专业知识制作的，在吴尘于2019年3月4日将第二部、第三部微电影交付给福建昕影影视投资有限公司的委托人，福建昕影影视投资有限公司的委托人接收，且并未提出异议，视为吴尘已经完成了交付成果的义务。本案系因福建昕影影视投资有限公司未及时将《利刃破冰》微电影脚本交付给吴尘导致迟迟未交付成片，过错方为福建昕影影视投资有限公司，应当承担不利后果。双方签订的《影视制作合同书》不符合解除条件。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：驳回福建昕影影视投资有限公司的诉讼请求。案件受理费4900元,由福建昕影影视投资有限公司负担。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人争议的事实，本院认定如下：上诉人昕影影业（福建）有限公司提交的聊天记录，达不到其证明目的，本院不予采信。本院二审查明的事实与一审认定的事实相同。本院认为，上诉人与被上诉人2018年11月22日签订的影视制作合同书约定：乙方（即被上诉人吴尘）在甲方[即上诉人昕影影业（福建）有限公司]确定脚本签字，实施创作工作，而上诉人的委托人亢继辉于2019年1月1日才将《利刃破冰》第一部微电影脚本发给被告，被上诉人于2019年1月23日制作完成，并将成片发给了上诉人委托人林弢，被上诉人系在合同约定的制作期内完成（合同约定的制作期为开始制作到完成周期40天）。上诉人于2018年12月29日为亢继辉出具授权书，明确其代表上诉人处理涉案影片后期制作、发行等相关事宜，且代表上诉人进行涉案影片的后期相关的一切谈判，上诉人于2018年12月31日为林弢出具授权书，授权其为涉案影片的导演，代表公司决定拍摄脚本、成片故事等后期制作事宜。被上诉人于2019年3月4日将第二部、第三部微电影交付给上诉人的委托人林弢，且上诉人对交付作品均未提出异议，故上诉人诉称其委托人无权接受被上诉人交付的作品的理由不能成立，其认为被上诉人交付作品时长不够等理由，因其在接受交付后并未提出异议亦不能成立。综上所述，上诉人昕影影业（福建）有限公司的上诉请求不能成立，应予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下:驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4900元，由上诉人昕影影业（福建）有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  朱利民审判员  李念武审判员  王晓辉二〇一九年十二月十二日书记员  刘 洋