江苏省扬中市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1182民初4265号 原告(反诉被告)：江苏康尔臭氧有限公司，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住所地江苏省扬中市新坝镇。 法定代表人：乐飞，董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：耿龙国，江苏求尚律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陆文，江苏求尚律师事务所（实习）律师。 被告(反诉原告)：山东万通安装工程有限公司，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住所地山东省潍坊市高密市夏庄镇祥和路北侧,泽安大道以南、尚新一路以东。 法定代表人：邱玉欣，总经理。 委托诉讼代理人：潘美辰，山东子伦律师事务所律师。 原告（反诉被告）江苏康尔臭氧有限公司（以下简称康尔公司）与被告（反诉原告）山东万通安装工程有限公司（以下简称万通公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年11月5日立案受理后，依法适用简易程序于2019年12月18日公开开庭进行了审理。原告康尔公司委托诉讼代理人耿龙国、陆文和被告万通公司委托诉讼代理人潘美辰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告康尔公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告支付货款164000元，并按银行同期贷款利率1.5倍承担逾期利息（其中123000元自2017年5月26日起、41000元自2018年11月26日起至实际付清之日止）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年1月3日，原、被告就高密阚家水厂饮用水深度处理项目工程签订编号为20170103001、价款为820000元的臭氧发生器采购合同一份，约定预付20%，发货前付60%，安装调试完毕付15%，5%的质保金18个月质保期满付清。合同签订后，原告按照合同约定将设备交付至项目现场安装调试投入运行，并开具全额增值税专用发票，但被告仅支付预付款和发货款合计656000元。2018年1月26日，原告在设备已运行使用8个月的情形下提供售后服务，但被告仍未支付安装调试款。原告多次催款未果，于2018年8月24日致函被告催要剩余货款164000元（安装调试款和质保金），但被告仍未支付。案涉设备已于2017年5月安装调试合格运行，2018年11月质保期已满，但被告至今仍拖欠164000元逾期未付，故原告诉至法院。 被告万通公司辩称，2017年1月3日，原、被告签订臭氧发生器采购合同一份，合同价款820000元，并约定了付款方式。同日，双方又签订补充协议一份，约定：原告应于2017年2月15日之前，将合同约定的臭氧投加系统及臭氧尾气破坏系统设备及相关零部件运抵工地现场，于2017年2月25日之前，将臭氧发生器主机及总控柜运抵工地现场；如原告每迟延一天则需承担合同总价款1％的违约金，并承担因此给被告造成的损失。臭氧发生器主机及总控柜的交货时间为2017年3月19日，原告逾期交货22天，根据补充协议的约定，原告应向被告支付违约金180400元（820000元×1%×22天）。为此，被告提起反诉，请求判令：1.原告支付迟延履行违约金180400元；2.诉讼费由原告负担。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院经审理认定如下：2017年1月3日，被告作为定作方（甲方）、原告作为承揽方(乙方)签订承揽合同一份，约定定作物为臭氧发生器2套、氮气投加系统1套、内循环冷却水系统2套、臭氧投加系统1批、臭氧尾气处理系统2套、检测仪器1批、总控柜1台、包装及运费（己含）、指导安装、调试费（己含），具体设备配置及要求见合同附件，合计820000元；承揽方对质量负责的条件和期限：在所供设备投入运行后，定作方验收合格后并签发验收文件，免费质量保证期自验收文件签署之日起开始计算，历时18个月，在质保期内，若设备发生故障而停止运转，承揽方免费提供维修服务；交货地点、时间：高密市阚家水厂院内。2017年2月28日前全部货物运至工地现场。其中投加系统、臭氧尾气破坏系统设备及零部件需在30日历天内具备发货条件；验收标准、方法及提出异议期限：按照国家标准、行业标准及双方技术协议进行验收，由承揽方负责系统调试，安装调试自检合格后15日内，定作方负责组织建设单位、监理单位、施工单位共同验收，验收合格后签订验收单；结算方式及期限:1.合同生效后3日内，定作方向承揽方支付合同总额20%的预付款。2.设备具备发货条件，定作方向承揽方支付合同总额60%设备款，承揽方收到设备款后发货。同时开具合同总金额的增值税发票交于对方财务部门。3.所供设备的安装、调试完毕，设备验收合格后20个工作日内，定作方向承揽方支付合同总额15%的设备款。4.剩余合同总额5%作为质保金，在质量保证期满12个月结束无异议后20个工作日内支付。当日，原、被告又签订补充协议一份，约定：1.甲方承诺按合同约定及时支付设备款，如遇甲方延迟付款导致的供货延期，乙方不承担延期交货责任；2.乙方承诺臭氧投加系统及臭氧尾气破坏系统设备及相关零部件需在2017年2月15日前运抵工地现场，臭氧发生器主机及总控柜在2017年2月25日前运抵工地现场，以上供货期乙方每拖延一天承担合同额1％的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。乙方所供设备不得因为赶工期等原因而降低产品质量。甲方在安装施工过程中，乙方需及时跟进指导安装。2017年1月9日和3月9日被告通过银行转账向原告分别支付164000元和492000元，合计656000元。2017年2月17日，原告向被告开具价税合计820000元的增值税专用发票，货物名称为臭氧发生器。2017年2月19日，原告向被告交付氮气补加系统1套、臭氧投加分配单元2套、尾气处理器2套等设备；2017年3月19日，原告向被告交付臭氧发生器、总控柜等设备。 针对设备调试运行时间，原告提供了2018年1月26日的售后服务单照片截图，载明服务项目为维修，使用时间8个月，服务后用户意见一栏写明“上述浓度检测仪尽快发过来，以免影响验收，用户代表签字为“邱玉欣”。被告对该售后服务单不予认可。另外，原告还提供了落款时间为2018年8月24日的催款函一份，称原告已如期将合同约定设备交付至项目现场，并已运行一年多，被告还应支付设备调试款和质保金164000元。原告称已将催款函邮寄给被告，但无法提供邮寄单，被告辩称未收到该催款单。 庭审中，被告陈述原告所供设备用于高密市水厂。被告的法定代表人邱玉欣与原告公司的薛飞于2018年8月22日的聊天记录中包含“刚才隋总打电话说必须马上开起来，否则影响高密上百万人饮水问题，他们水业公司将惩罚我们”、“还是先付款吧，我们人员随时待命，可以现场等着”、“薛总也就是说你们是不给付款你们就不来处理问题是不？”、“你们也知道水厂也没给我们付款呀”、“薛总好！我等了一天了没给我回信息，下午两点多水厂又给我们发了一个书面的通知，明天开始把这个故障造成的损失全部由我们承担。没办法我们只好先找别的人来给开起来，避免造成严重后果。一会可能就开起来了，实在不行再让你们过来吧。这次的费用我们已经出了，以后从你们工程款中扣除就行了。”等内容。 本院认为，原告与被告签订的承揽合同及补充协议系双方的真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，依法应予以确认。双方均应按照合同约定全面履行自己的义务，原告已将设备交付被告，设备已投入使用至今，但被告未履行完全付款义务，仅支付80%的货款656000元。合同约定所供设备的安装、调试完毕，设备验收合格后20个工作日内，定作方向承揽方支付合同总额15%的设备款，剩余合同总额5%的质保金，在质量保证期满12个月结束无异议后20个工作日内支付。原告虽未提供被告验收合格后签发的验收文件，但从原告提供的相关证据以及微信聊天记录等可以证明原告所供设备已经运行，微信聊天记录系设备发生故障双方进行的沟通，原告要求先付款再维修，而被告要求先维修再谈付款，双方未能达成一致意见。因合同约定由被告负责组织建设单位、监理单位、施工单位共同验收，即验收主动权在被告，而非原告，姑且不考究被告是否组织验收，即使被告未组织验收，而原告已于2017年3月19日将合同约定的全部设备交付被告，至本案法庭辩论终结前被告收货已长达33个月之久，设备未验收的法律后果应由被告承担，被告为自己的利益不正当地阻止付款条件的成就，视为付款条件已成就，故原告要求被告支付剩余全部货款164000元的诉讼请求，依法应予支持。关于原告主张的逾期付款利息的计算起点，因原告未举证证明设备安装调试的具体时间，亦无法计算质保期届满的具体时间，根据本案的具体情况，本院认为以原告起诉之日起计算为宜。因合同未约定逾期付款违约金或者该违约金计算方法，现原告主张按照银行同期贷款利率的1.5倍计算利息，合法有据，依法予以支持。 关于被告主张的迟延交货违约金。补充协议虽明确约定原告应在2017年2月15日前交付臭氧投加系统等设备，2017年2月25日前交付臭氧发生器主机及总控柜，但承揽合同亦明确约定被告应在合同生效后3日内支付20%的预付款，且原告收到60%设备款后发货，而被告并未按照合同约定的期限付款，原告亦在被告付款后的合理期限内完成了发货。根据补充协议的约定，被告迟延付款导致的供货延期，原告不承担延期交货责任，故被告要求被告承担迟延交货违约金的诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第六十七条、第一百零七条、第二百六十三条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告山东万通安装工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告江苏康尔臭氧有限公司货款164000元，并承担逾期付款利息（自2019年11月5日起至实际给付之日止按照中国人民银行同期贷款利率的1.5倍计算）； 二、驳回被告山东万通安装工程有限公司的诉讼请求。 原告江苏康尔臭氧有限公司预交的案件受理费2052元，由被告山东万通安装工程有限公司负担（此款被告于本判决生效之日起十日内缴至本院）；财产保全费1520元，由被告山东万通安装工程有限公司负担（此款原告已垫付，由被告在给付上述款项时一并给付原告）；被告山东万通安装工程有限公司预交的反诉费1954元，由被告山东万通安装工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本一份并按对方当事人人数递交上诉状副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院。 审判员  肖丽容 二〇一九年十二月二十六日 书记员  缪 婧 附录相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。 当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。 第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条第四款买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。