甘肃省榆中县人民法院民 事 判 决 书（2019）甘0123民初1031号原告：甘肃康源现代农业有限公司，住所地：兰州市榆中县三角城乡三角城村三社316号，统一社会信用代码：91620123345594473K。法定代表人谈应勇，系该公司总经理。委托诉讼代理人:宋兴华，甘肃得舍律师事务所律师。被告：赵来福,男,汉族,1982年1月11日出生,甘肃榆中人，住甘肃省临洮县，农民。原告甘肃康源现代农业有限公司与被告赵来福建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年3月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案原告甘肃康源现代农业有限公司委托诉讼代理人宋兴华、被告赵来福到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。甘肃康源现代农业有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令依法解除合同;2.请求判令被告退还原告工程款79560元；3.请求判令被告承担经济损失120000元;4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由:原告与被告签订《旅游公厕建造承包合同》，约定由被告赵来福承建“旅游公厕建造”事项，合同约定建造两座旅游公厕(面积分别为101平方米、103平方米)，并约定于2018年8月21日完工交付使用。被告入场建设期间，不按合司约定进行建设，断断续续建设该工程，随后在103平方米旅游公厕基本完工，101平方米旅游公厕只完成主体建造，即工程量做到70%后，就再没有继续建设，将工程搁置。因为该工程属于国家项目，无奈因被告违约又不见其人，原告又找到另一施工单位进行补修和建设，多花销120000元，给原告造成了极大的损失。原告在此期间多次督促被告赵来福抓紧时间完工，但其不予理睬。故提起诉讼，望判如所请。被告赵来福辩称，原告所说的101平米，外墙的粘砖、下水都安装完成了。我不同意原告所说的，直接解除合同也可以，让我赔偿损失是不可能的。现在还剩我的50000元没有给我。道路不好、钱也不给，拖拖拉拉的，把我拖到这会了，不同意赔钱。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院依法组织进行质证。原告甘肃康源现代农业有限公司的委托诉讼代理人提供以下证据：1.旅游公厕建设成本合同一份，证明原告将旅游公厕项目以每平米1300元承包给被告建设，合同第二条第二项规定的因违约造成合同无法继续履行时，由责任方赔偿相应的经济损失。被告质证称建造清单上的第11、12项不属于我建造范围，还有第3项我建造的是四个门。这个合同上的字是我签的，当时说先签字，后面结算的时候该补的就再补，我就签上了。原被告签订的旅游公厕建造承包合同及建造清单系双方真实意思表示，合同内容不违反法律规定，有双方签字盖章确认，对该份证据本院予以确认。2.村镇银行电子存单一份，证明原告向被告支付工程款255000元的事实。被告质证这个钱我收到了，房子的吊顶不是我建造范围我不承担。吊顶的钱是10680元；我买的门是一个1800元的，我买了四个门，一共是7200元，我承担1200元，原告当时说多出的钱给我补呢，当时约定一个门600元。对收到该施工款被告予以认可，但辩称吊顶不是其建造范围，但在双方签订的建造清单中对吊顶明确约定由被告建造150平方米，门8个，但未约定规格、价格，对该份证据予以确认。3.照片三张，证明被告中止合同后，公厕停建的事实。被告认可合同未履行完毕，称剩余约20000元左右的工程量。对该份证据证明工程未完工的证明目的本院予以确认。4.短信记录一份，证明原告多次电话联系被告处理未完工事宜，但是被告均未配合，被告违约的事实。被告对短信真实性无异议，辩称是王正刚发的，问我钱还剩余多少，我说还剩50000元，他说你不做我就找人做，我答复他那你就找人做，之后一个星期他给我发了这个短信。该短信证实双方在履行合同过程中已就解除合同达成合意，但未结算剩余工程量。5.旅游公厕续建承包合同、旅游公厕施工统计表各一份，证明原、被告约定的施工合同中应由被告施工建设的工程但被告违约后由原告找另一家公司完成，造成原告经济损失120000元。被告对该证据有异议，因为该合同中约定的上下水、蹲便我都完成，原告与第三方签的合同中部分施工内容在我的合同中没有约定，不属于我干的活。窗户我全部安好了，就剩窗扇子没有安。因该份合同与原被告之间签订的合同施工内容有出入，且未完工工程量应当以委托鉴定机构做出的未完工造价金额为准，对该份证据本院不予确认。6、旅游公厕施工统计表一份，证明原、被告约定的施工合同中应由被告施工建设的工程但被告违约后由原告找另一家公司完成的工程量。被告对该份证据有异议，统计表中对于外墙粉刷、涂漆、顶部彩钢防水处理、安装厕门3套、公厕通气窗大门公厕3个、内部公厕8个、内部公厕隔断板、小便池5个、坐便器4个、电线、开关、插座、洗手台3套是我们约定由我做的工程但我没有做完。蹲便器10个我已完成。铝扣板吊顶、大门公厕换铝扣板专用灯6只、内部公厕铝扣板吊顶安装、残疾人扶手6付、烘手器4个、儿童座椅2付、婴儿护理台2付、抽纸盒、紧急应急灯4只、紧急呼叫器8部不是我们约定的工程量。该份施工统计系原告单方统计数据，对被告无异议的本院予以确认，且未完工工程量应当以委托鉴定机构做出的未完工造价金额为准。被告未提交任何证据。原告申请我院委托华诚博远工程咨询有限公司作出的工程造价鉴定意见书一份、鉴定费发票一份，证实尚未完工程造价为30823.51元。原、被告对该证据均无异议，本庭当庭予以确认。本院经审理认定事实如下：2018年5月20日，原告甘肃康源现代农业有限公司与被告赵来福签订旅游公厕建造承包合同、旅游公厕建造清单一份，约定工程地点、工程内容、发包标准、承包方式、甲方义务、乙方义务、工期延误、违约责任。该工程以包工包料的形式由乙方完成，每平方米1300元，共计204平方米，合计265200元。工期93天，开工日期2018年5月21日，竣工日期2018年8月21日。施工过程中原告陆续付给被告工程款255000元。被告赵来福在完成部分工程量后撤离施工现场，剩余未完工程造价为30823.51元。本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告甘肃康源现代农业有限公司与被告赵来福签订的《旅游公厕建造承包合同》系双方真实的意思表示，在平等自愿的基础上所订立，且内容未违反法律规定，依法应为有效合同。且双方当事人在签订合同后履行了部分合同内容。双方虽约定违约责任，但该约定并不明确。经委托鉴定机构出具鉴定意见书证实剩余未完工程造价为30823.51元，双方均无异议，应当予以确认。原告与第三方榆中昌青彩钢制品加工店签订的《旅游公厕续建承包合同》内容与原、被告合同中未完工程量不一致，应当以本案鉴定的未完工程造价为准。现原告要求依法解除合同并返还工程款合理部分的诉讼请求本院予以支持。对要求赔偿经济损失120000元的诉讼请求本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、解除原告甘肃康源现代农业有限公司与被告赵来福签订的《旅游公厕建造承包合同》。二、被告赵来福于判决生效后十日内返还原告甘肃康源现代农业有限公司未完工程造价款30823.51元。三、驳回原告甘肃康源现代农业有限公司其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。案件受理费2146元（已减半收取）、鉴定费12000元，合计14146元，由原告甘肃康源现代农业有限公司负担12024元，被告赵来福负担2122元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。审判员  刘丽梅二〇一九年十二月九日书记员  马钰沣