河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0184民初11631号原告：郑州景人建筑劳务有限公司，住所地郑州市惠济区南阳路西兴南街北昌建誉峰9幢2层205室,统一社会信用代码：91410108MA3XB4G99X。法定代表人：马锁，总经理。委托诉讼代理人:钟钦才、刘颖，河南瀛豫律师事务所律师。被告：郑州奥星实业有限公司，住所地新郑市薛店镇解放路西侧、规划货栈街南侧，统一社会信用代码：914101840587843976。法定代表人：王胜利，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人:徐会展、沈丽媛，河南针石律师事务所律师。原告郑州景人建筑劳务有限公司与被告郑州奥星实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月6日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郑州景人建筑劳务有限公司的委托诉讼代理人钟钦才、刘颖，被告郑州奥星实业有限公司的委托诉讼代理人沈丽媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郑州景人建筑劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告剩余工程款202000元及利息(利息按中国人民银行同期贷款利率计算，从2019年3月28日起至实际清偿之日止);2、判令被告承担原告支付的律师费13000元；3、判令被告承担本案全部诉讼费。事实与理由：2019年3月13日，原、被告签订一份《润丰.新尚公寓楼西侧道路改造工程施工合同》，合同约定由原告承包被告的“润丰.新尚公寓楼西侧道路改造工程”，合同总价款：固定总价60万元，工期：8日。付款方式：沥青路垫层工程全部完工，沥青路面铺油完成1000平米，且苗木种植完成付20万元；工程全部完工支付至合同价的80%；验收结算完成支付至结算价的97%；剩余3%作为质保金，质保两年，质保期结束后10个工作日无息返还。合同签订后，原告按照合同约定并根据被告要求按时完成了工程施工，被告于2019年3月28日也已进行了竣工验收，出具《工程联合验收单》。但工程验收合格后，被告迟迟不予结算。经原告多次催要，被告仍未结算，拖欠剩余工程款202000元至今，被告拒不支付剩余工程款的行为，已构成严重违约。原告为维护自身的合法权益，特诉至本院。被告郑州奥星实业有限公司辩称：1、原告目前向被告出具发票48万元，被告已支付38万元工程款，愿意在近期将余下10万元支付被告；2、依据双方协议34.1.3条，验收结算完成，支付至结算价的97%，目前双方未按照协议33条约定的结算方法进行结算，因此其余工程款暂不予支付，同时依据34.1条，被告支付货款的前提是原告开具正规合法的增值税发票，在其未开具发票前，被告可以拒绝付款；3、本协议的履行，原告存在逾期行为，合同第8条约定，竣工日期为2019年3月15日，每延误一天，承担违约金2000元，原告的竣工验收日期为2019年3月28日，对应的违约金26000元应在工程款中扣除；4、双方合同未就律师费进行约定，被告主张的律师费没有法律依据，应不予支持。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年3月13日，郑州奥星实业有限公司（甲方、发包人）与郑州景人建筑劳务有限公司（乙方、承包人）签订一份《润丰.新尚公寓楼西侧道路改造工程施工合同》，合同主要内容为：第2条：发包人、承包人、总包方代表，2.1、发包人代表：姓名：于亚杰职务：景观工程师；2.2、承包人代表：姓名：张勇职务：项目负责人。第4条：工程名称与地址，4.1、工程名称：润丰.新尚公寓楼西侧道路改造；4.2、工程地址：新郑市薛店镇解放大道与梨园路西北角。第5条：工程概况，5.1、工程内容：润丰新尚五栋公寓楼西侧道路改造及道路周边景观种植。第8条：承包工程，8.1、本工程开工日期：2019年3月8日，竣工日期：2019年3月15日（以上工期包括法定节假日，并充分考虑可能出现的各种形式的雾雨雪、冰雹、大风、高低温天气、停水、停电、道路施工影响等不利因素。）具体开工日期以发包人书面通知为准，竣工日期除发包人原因不作调整。8.2、因承包人的原因造成工期延误（经发包人书面批准同意的延期除外），每延误一日历天承包人承担违约金2000元（具体金额以招标文件中规定与承包人自报数额中较高者为准），由发包人在本合同任一期工程款中直接扣除，不足部分由承包人另行支付，延期超过7日的，发包人有权解除合同，乙方承担合同价款10%的违约金。第9条：承包合同总价款，9.1合同总价款：本合同固定总价人民币600000元（大写陆拾万元整）；9.2、本合同采用固定总价，措施费总价闭口包干，除以下说明工作调整。第32条：合同总价款，本工程为固定总价：合同总价款详见第9条承包合同总价款。第33条：竣工结算编制依据及办法：结算办法=固定总价±签证变更。第34条：工程付款，34.1付款方式：甲方支付工程款前，乙方均需开具正规合法、等额的增值税普通发票，若乙方不能提供，甲方有权拒绝付款。如果乙方提供的发票不真实或不合法，甲方有权按票面金额的10%向乙方收取违约赔偿金。34.1.1沥青路垫层工程全部完工，沥青路面铺油完成1000平米，且苗木种植完成付20万元；34.1.2工程全部完工支付至合同价的80%；34.1.3验收结算完成支付至结算价的97%；34.1.4剩余3%作为质保金，质保两年，质保期结束后10个工作日无息返还。双方还就其他事项加以约定。落款处双方加盖公司印章。合同签订后，原告按照合同约定完成了涉案工程，涉案工程于2019年3月28日进行了竣工验收，并出具《工程联合验收单》。原告向被告出具48万元的发票，被告向原告支付工程款38万元。原告向本院举证原、被告项目负责人聊天记录截图及视频资料拟证明：因被告提供的现场不具备施工条件，原告无法开工，后经被告项目负责人于亚杰调整，现场具备施工条件后，原告及时进场施工，工期延误因被告原因所致，与原告无关，原告不应当承担延误的责任。以上事实，有当事人的陈述、《润丰.新尚公寓楼西侧道路改造工程施工合同》、《工程联合验收单》、微信聊天记录、庭审笔录等相关证据证明。本院认为，原、被告签订的《润丰.新尚公寓楼西侧道路改造工程施工合同》，系当事人双方的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，上述合同为有效合同。郑州景人建筑劳务有限公司按照合同约定已完成涉案工程，并向郑州奥星实业有限公司交接使用，郑州奥星实业有限公司应按照合同约定向郑州景人建筑劳务有限公司支付工程款。关于涉案工程款数额问题。《润丰.新尚公寓楼西侧道路改造工程施工合同》第9条规定：“本合同固定总价人民币600000元（大写陆拾万元整）”；第33条规定：“竣工结算编制依据及办法：结算办法=固定总价±签证变更”。根据上述合同约定结算价款等于固定总价±签证变更，现双方均未向本院提交签证变更的工程量；涉案工程验收后被告一直不予结算，庭审中被告愿意在10日内配合原告结算，至今双方仍未完成结算，对于被告拖延配合原告结算的后果，本院可视为双方已完成结算，结算价为固定总价人民币600000元。根据该合同第34.1.3条“验收结算完成支付至结算价的97%”的规定，被告应向原告支付工程款为，结算价600000元的97%即582000元，被告已支付380000元，下余工程款202000元应向原告支付。涉案工程于2019年3月28日验收，被告还应向原告支付利息，本院酌定按照中国人民银行同期贷款利率计算从起诉之日起至还清之日止向原告支付利息。根据该第34.1条“甲方支付工程款前，乙方均需开具正规合法、等额的增值税普通发票，若乙方不能提供，甲方有权拒绝付款。”的规定，原告已向被告出具48万元的发票，原告还应向被告出具102000元的发票。关于原告是否违约问题。原告向本院举证原、被告项目负责人聊天记录截图及视频资料能证明工期延误是因涉案工程场地客观条件所致，并非原告的主观原因造成的，原告不应当承担延误工期的民事责任。故对被告要求原告承担违约金的辩称，本院不予支持。原告要求被告承担本案律师费13000元，因无法律依据，故对原告的该项诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告郑州奥星实业有限公司应于本判决生效后十日内支付原告郑州景人建筑劳务有限公司工程款202000元，并支付利息（以202000元为基数，自2019年11月6日起至付清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；二、驳回原告郑州景人建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。案件受理费4525元，减半收取为2263元，由原告郑州景人建筑劳务有限公司负担137元，由被告郑州奥星实业有限公司负担2126元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费后将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审 判 员  刘红欣二〇一九年十二月二十四日代理书记员  张勇超