湖南省长沙市芙蓉区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0102民初17629号原告：湖南宏电贸易有限公司，住所地湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道留园路68号泰时三湘金地2栋101房。法定代表人：朱建海，总经理。委托诉讼代理人：申青柳，湖南光韵律师事务所律师。被告：湖南常电电力建设有限公司，住所地湖南省常德市武陵区河洑镇岩桥村6组。法定代表人：朱忠波，总经理。委托诉讼代理人：唐慧，湖南金州律师事务所律师。原告湖南宏电贸易有限公司（以下简称宏电贸易公司）与被告湖南常电电力建设有限公司（以下简称常电电力公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月11日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告宏电贸易公司的委托诉讼代理人申青柳、被告常电电力公司的委托诉讼代理人唐慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宏电贸易公司向本院提出如下诉讼请求：1.判令常电电力公司向宏电贸易公司支付货款646378元；2.判令常电电力公司向宏电贸易公司支付利息54942元（该利息按月利率6%的标准，从2018年6月1日暂计算至2019年11月1日，此后利息以相同利率标准计算至实际清偿之日止）；3.本案诉讼费用由常电电力公司承担。事实与理由：因《恒大南湖半岛项目》电力工程建设需要，常电电力公司向宏电贸易公司购买电缆用于该工程建设。2017年11月24日，常电电力公司与宏电贸易公司签订两份《购销合同》，其中一份合同系购买低压电缆，合同总价款为136110元，另一份合同系购买高低压电缆，合同总价款为1999800元。2018年3月7日，常电电力公司与宏电贸易公司又签订一份《高压电缆购销合同》，合同总价款为283484元。上述三份合同均约定：1.宏电贸易公司将电缆交付到常电电力公司指定交货地点岳阳市恒大南湖半岛工地交货，常电电力公司组织验收，三个工作日内常电电力公司没有提出异议则视为合格；2.合同签订后支付货款20%，货到现场后支付50%，货到工地60天内，无论送电与否支付27%，剩余3%为质保金，产品质保期为一年，到期后一次性付清。合同签订后，宏电贸易公司依约交货，常电电力公司验收并实际使用。时至今日，常电电力公司向宏电贸易公司支付货款共计1773016元，尚欠余款646378元未付，宏电贸易公司多次向常电电力公司催收，均未果。故宏电贸易公司向本院提起诉讼。被告常电电力公司辩称：1.宏电贸易公司起诉的应付货款总额646378元，应核减已退货的型号为YJV22-3*400的172米高压电缆的货款123324元，常电电力公司应付货款本金为523054元；2.宏电贸易公司提供的电缆存在质量问题，且宏电贸易公司未及时与岳阳供电公司沟通处理，导致该工程迟迟无法通电验收，后经常电电力公司多次与供电公司沟通才通电验收，但由此导致延期6个多月，给常电电力公司造成损失，宏电贸易公司应为此承担相应的违约责任。宏电贸易公司围绕其诉讼请求提交了以下证据：1.《购销合同》三份，拟证明常电电力公司分别于2017年11月24日、2018年3月7日与宏电贸易公司签订三份购销合同，向宏电贸易公司采购电缆的事实；2.上海浦东发展银行网上银行电子回单（五张），拟证明宏电贸易公司已依约交货，常电电力公司已向宏电贸易公司支付预付款，以及2017年11月24日两份《购销合同》项下各50%的货款和2018年3月7日《购销合同》项下67%的货款，共计支付货款1773016元的事实；3.增值税专用发票（十九张），拟证明宏电贸易公司已向常电电力公司开具2135910元发票的事实；4.恒大南湖半岛楼盘情况网络查询截图，拟证明宏电贸易公司向常电电力公司交付的电缆已实际用于岳阳恒大南湖半岛永久电工程，及岳阳恒大南湖半岛楼盘已完工交付使用的事实；5.房屋出租广告网络截图，拟证明宏电贸易公司向常电电力公司交付的电缆已实际用于岳阳恒大南湖半岛永久电工程，及岳阳恒大南湖半岛楼盘已完工交付可对外出租的事实。常电电力公司向本院提交了如下证据：1.退货单（两张），拟证明因宏电贸易公司提供的型号为YJV22-3*400的高压电缆抽检不合格，常电电力公司将价值123324元的172米该型号电缆退货给宏电贸易公司，且宏电贸易公司同意从总货款中扣除已退货价款的事实；2.《联系函》六份，拟证明因宏电贸易公司提供的型号分别为YJV22-3*70、YJV22-3*240和YJV22-3*400的高压电缆抽检不合格导致通电工程延误，常电电力公司多次催告宏电贸易公司处理的事实；3.《抽检报告》三份，拟证明宏电贸易公司交付的型号分别为YJV22-3*70、YJV22-3*240和YJV22-3*400的高压电缆抽检不合格的事实。本院经审查认为，宏电贸易公司和常电电力公司的证据均具有真实性、合法性，且能证明本案争议事实，本院予以采信。根据上述已采信的证据及双方当事人的庭审陈述，本院确认如下事实：常电电力公司承接了岳阳市恒大南湖半岛项目的电力工程建设项目。2017年11月24日，常电电力公司与宏电贸易公司分别签订两份《购销合同》，常电电力公司向宏电贸易公司购买高低压电缆和低压电缆，其中高低压电缆购销合同总价款为1999800元，低压电缆购销合同总价款为136110元。两份合同均约定：在合同签订后支付预付款20%，货到现场后支付50%，货到工地60天内，无论送电与否支付27%，剩余3%为质保金，产品质量保证期限为一年，到期后一次性付清。宏电贸易公司应在签订合同并收到预付款后12天内将产品送到岳阳市恒大南湖半岛工地交货，货物运输过程中产生的运输费由宏电贸易公司承担；货物到达指定收货地点，常电电力公司应组织验货，如发现货物与合同约定不符或质量达不到要求，常电电力公司应在收到货物三个工作日内以书面形式通知宏电贸易公司，宏电贸易公司在收到书面通知后，须在三天内提出常电电力公司认可的解决方案，逾期未解决的，依约须承担违约责任。如常电电力公司不能按时付款，每逾期一天按逾期付款总额的千分之一向宏电贸易公司支付违约金，直至付清之日。合同还约定了其他事项并附有货物清单。在合同签订后，常电电力公司于2017年11月28日向宏电贸易公司支付了上述两份购销合同的20%预付款427182元。宏电贸易公司收到预付款后依约交货，常电电力公司验收并实际进行铺设。2018年1月12日，常电电力公司向宏电贸易公司支付上述两份购销合同的50%货款合计1067955元。2018年3月7日，常电电力公司与宏电贸易公司又签订一份《购销合同》购买高压电缆。该合同约定:总价款为283484元，在合同签订后支付预付款30%，货到现场后支付67%，剩余3%为质保金，产品质量保证期限为一年，到期后一次性付清；宏电贸易公司在签订合同并收到预付款后，于2018年3月14日将货物送到岳阳市恒大南湖半岛工地交货，货物运输过程中产生的运输费由宏电贸易公司承担；货物到达指定收货地点，常电电力公司应组织验货，如发现货物与合同约定不符或质量达不到要求，常电电力公司应在收到货物三个工作日内以书面形式通知宏电贸易公司，宏电贸易公司在收到书面通知后，须在三天内提出常电电力公司认可的解决方案，逾期未解决的，依约须承担违约责任；如常电电力公司不能按时付款，每逾期一天按逾期款总值的千分之一向宏电贸易公司支付违约金，直至付清之日；合同还约定了其他事项并附有货物清单。在合同签订后，常电电力公司于2018年3月13日向宏电贸易公司支付同年3月7日签订的《购销合同》项下30%预付款85045元。宏电贸易公司收到该预付款后依约交货，常电电力公司收货后实际进行铺设。2018年4月13日，常电电力公司向宏电贸易公司支付同年3月7日签订的《购销合同》项下50%货款189934元。2018年8月28日及2018年9月14日，岳阳市供电公司对该工程进行通电验收检测，分别对宏电贸易公司交付的天津远洋线缆有限公司出厂的型号为YJV22-3*240和YJV22-3*70的高压电缆进行现场抽检，抽检结果为上述两种型号的电缆样品均不合格，为此岳阳市供电公司拒绝给岳阳市恒大南湖半岛项目通电。常电电力公司随即于2018年12月20日、2018年12月25日、2019年1月14日、2019年3月21日、2019年4月14日、2019年5月22日分六次向宏电贸易公司发函催告，要求宏电贸易公司采取补救措施解决因交付的电缆存在质量问题导致无法通过电力公司通电验收问题。宏电贸易公司一直未将上述问题妥善解决。后常电电力公司与岳阳市供电公司多次沟通协调，自行采取其他补救措施后，岳阳市恒大南湖半岛项目永久电工程于2019年7月才实际通过通电验收。另外，由于宏电贸易公司提供的型号为YJV22-3*400高压电缆质量不合格，常电电力公司将价值123324元的172米该型号电缆退货给宏电贸易公司，宏电贸易公司于2019年9月10日签字确认，并同意从合同总价款中核减上述已退货物价款123324元。此后，常电电力公司向宏电贸易公司陆续支付货款共计1773016元，尚欠余款523054元（已核减退货价款123324元）未付。宏电贸易公司多次向常电电力公司催收，因双方对导致延期通电的责任承担问题无法达成一致意见，余款拖欠至今。宏电贸易公司遂诉至本院请求依法判决。本院认为：本案系买卖合同纠纷，宏电贸易公司与常电电力公司签订的三份《购销合同》均系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律和行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应全面履行。其中，2017年11月24日签订的购买低压电缆的《购销合同》，宏电贸易公司已依约交货，常电电力公司予以验收并实际进行铺设，该批电缆没有质量问题，截至2018年11月24日，已经经过了一年的质保期，常电电力公司依约应向宏电贸易公司结清该合同项下全部剩余货款。常电电力公司已支付上述合同项下70%的货款95277元，剩余30%的货款40833元拖欠至今，已经构成违约，为此应当承担相应的违约责任。故对宏电贸易公司要求常电电力公司支付2017年11月24日签订的购买低压电缆的《购销合同》项下剩余货款40833元及逾期付款利息损失的诉讼请求，本院予以支持。对于2017年11月24日签订的购买高低压电缆的《购销合同》及2018年3月7日的《购销合同》，在该合同签订后，常电电力公司依约向宏电贸易公司支付了预付款，宏电贸易公司亦依约发货，常电电力公司收货后实际铺设，虽然购买的型号为YJV22-3*240、YJV22-3*70和YJV22-3*400的高压电缆存在抽检不合格的问题，但经及时沟通协调并采取相应补救措施后，上述三种型号的电缆大部分已实际铺设并通过验收投入使用。另经双方协商一致，将价值123324元的型号为YJV22-3*400的172米高压电缆办理了退货，已退货价款应当从合同总价款中扣除。故对宏电贸易公司要求常电电力公司支付2017年11月24日购买高低压电缆的《购销合同》及2018年3月7日的《购销合同》项下剩余货款482221元的诉讼请求，本院予以支持。因宏电贸易公司提供的上述三种型号的高压电缆抽检不合格，导致岳阳市恒大南湖半岛永久电工程通电验收延迟，给常电电力公司造成一定损失，对此宏电贸易公司存在过错，宏电贸易公司要求常电电力公司承担逾期付款的违约责任于法无据。故对宏电贸易公司要求常电电力公司承担上述两份合同逾期付款利息损失的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条第一款规定，判决如下：一、湖南常电电力建设有限公司在本判决生效后三日内偿付湖南宏电贸易有限公司货款523054元；二、湖南常电电力建设有限公司在本判决生效后三日内偿付湖南宏电贸易有限公司利息损失3726.47元（该利息损失由两部分组成：第一部分以36749.7元货款为基数，按照年利率6%的标准，自2018年6月1日暂计算至2018年11月24日；第二部分以36749.7元货款+3%质保金=40833元货款为基数，按照相同利率标准，自2018年11月25日计算至2019年12月26日；此后的利息应以40833元为基数，按照相同利率标准继续计算至实际清偿之日止）；三、驳回湖南宏电贸易有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费10813元，因适用简易程序减半收取5407元，由被告湖南常电电力建设有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  方源二〇一九年十二月二十六日法官助理唐某某书记员曹某某附：判决引用法律条文原文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括履行合同后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。