河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0184民初12092号原告：祝明微，女，汉族，1989年3月6日出生，住安徽省太和县。委托诉讼代理人：孙长安，河南昭惠律师事务所律师。委托诉讼代理人：王廷骅，河南昭惠律师事务所实习律师。被告：郑州君利置业有限公司，住所地：新郑市孟庄镇新孟公路东侧（孟庄镇政府院内），统一社会信用代码91410184558346203Q。法定代表人：刘志成，总经理。委托诉讼代理人：周铁民，系该公司员工。原告祝明微与被告郑州君利置业有限公司（以下简称“君利公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告祝明微的委托诉讼代理人孙长安、王廷骅，被告君利公司的委托诉讼代理人周铁民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。祝明微向本院提出诉讼请求：1.依法判决君利公司以已付房款913871元为基数按日万分之一向祝明微支付自2019年7月1日至实际交房之日的逾期交房违约金，现暂计算至2019年8月8日为3381.32元；2.依法判决君利公司返还祝明微有线电视安装费、工本费共计250元；3.依法判决被告赔偿因房屋质量问题给原告造成的损失，暂计6600元；4、本案诉讼费由君利公司承担。事实与理由：2017年9月28日，祝明微与君利公司签订一份《商品房买卖合同》，合同约定祝明微购买君利公司出卖的位于新郑市孟庄镇新孟公路西侧、耿湖村南侧枣苑住宅小区（浩创.梧桐印象）38幢1单元12层1201号房，建筑面积129.5平方米，套内建筑面积99.83平方米，合同约定了房屋单价和房屋总价款，并约定祝明微按照首付加商业贷款的方式支付房屋总价款，合同还约定君利公司在2019年6月30日之前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格并符合本合同约定的商品房交付祝明微使用。合同签订后祝明微积极履行合同约定的付款义务。2019年7月13日，君利公司通知祝明微交房，君利公司要求祝明微先签订收房协议并交纳物业费后才能去看房，祝明微发现小区内路面、绿化还在施工，祝明微所购买的房屋出现楼板开裂、墙体空鼓开裂、窗户部分未安装等多处质量问题，消防没有经过验收且君利公司没有取得建设工程竣工备案表，祝明微认为君利公司所销售的房屋不符合交付条件。君利公司在房屋销售过程中进行虚假宣传声称买房送入户花园，但实际上是把入户花园的面积计算在房屋面积内；君利公司在销售过程中还违规收取祝明微电商费6000元，贷款服务费1000元，有线电视初装费250元等违法行为。综上，为了维护祝明微的合法权益，特提起诉讼。在诉讼过程中，原告申请撤回第3项诉讼请求，本院予以准许。被告君利公司辩称，一、君利公司不存在逾期交房的情形，不应当承担逾期交房违约金。在涉案房屋建造期间，由于政府对环境治理需要，强制要求工程停工达122天，按合同约定交付期限应当相应顺延至2019年10月30日前。涉案房屋已于2019年6月27日通过竣工验收,验收结果显示涉案房屋是质量合格房屋，具备合同约定的交付条件，同时君利公司也准备好了涉案房屋的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。祝明微在收到交房通知后拒不履行接收房屋义务，自交房通知书确定的交付时间届满之日起，视为房屋通过祝明微验收并交付。即便祝明微不认可提前交房，君利公司也没有逾期交房。祝明微所称的房屋质量瑕疵并不严重影响其对房屋的正常居住使用，不能因此拒绝接收房屋。二、针对祝明微的第二项诉讼请求，由于孟庄镇为乡镇，不属于城市区域，因此配套设施相对不完善。涉案小区为新建，有线电视管网并未向城市一样敷设到位，小区外部有线电视管网敷设不是君利公司完成的，按政府相关部门要求，此费由用户承担。事实上，君利公司也已经委托物业将此费用交付给政府指定的第三方单位，该笔费用已经实际支出。现有线电视信号及安装设备已经覆盖整个项目，祝明微作为该有线电视的受益者及使用者无权主张此费用的返还。综上，祝明微的诉讼请求没有合同依据、事实依据和法律依据，应当予以驳回。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年9月28日，君利公司与祝明微签订了《商品房买卖合同》及附件一至附件四，《商品房买卖合同》主要约定：第三条买受人所购商品房的基本情况，买受人购买的商品房位于孟庄镇新孟公路西侧、耿湖村南侧，房屋总价款913871元。第八条交付期限，出卖人应当在2019年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。第九条出卖人逾期交房的违约责任，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金。第十一条交接，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。附件四合同补充协议约定：三、通知条款，1、出卖人通知买受人，通知形式：书面、公告、手机短信、电子邮件；2、买受人提供的通讯地址或合同记载的通讯地址如发生变化，应3日内书面通知出卖人。否则，出卖人按照合同买受人信息的通讯地址或《商品房买卖合同》上买受人的地址发出书面通知，即视为通知已送达买受人。四、其他约定，2、房屋具备交付条件时，出卖人应当以书面形式、手机短信、电子邮件或其他方式向买受人发出交房通知。买受人应当在收到交房通知后7日内办理房屋验收及交接手续。房屋交付后，与房屋有关的风险、费用等同时转移。买受人迟延接收的，交房通知约定的期限届满，即视为房屋通过验收并交付。合同签订后，祝明微依约向君利公司支付了全部购房款，并交纳了有线电视费240元，工本费10元。2019年6月27日，君利公司组织勘察、设计、监理、施工单位对涉案房屋所在的楼栋进行了竣工验收，并出具了工程竣工验收意见表，工程竣工验收意见表载明“验收组通过验收评议，形成一致意见本工程质量评定为合格”。建设、监理、施工单位针对涉案房屋出具了《住宅工程质量分户验收合格证书》。君利公司出具了《商品住宅使用说明书》及《商品住宅质量保证书》。后君利公司按祝明微提供的双方合同记载的通讯地址，向原告邮寄了房屋交付通知书，通知祝明微于2019年7月13日到新郑市××镇××大道与××处南300米浩创梧桐印象办理房屋交付手续。祝明微知悉收房时间和地点后，以房屋没有经过消防验收和竣工验收合格为由，拒绝收房。双方为此发生纠纷，祝明微诉至本院，请求处理。以上事实，有当事人陈述、商品房买卖合同、购房发票、收据、工程竣工验收意见表、住宅工程质量分户验收合格证书、商品住宅使用说明书、商品住宅质量保证书及本案庭审笔录等予以证明。本院认为，祝明微自愿撤回其第三项诉讼请求，属于自由处分自己民事权利的行为，且不违反法律规定，本院予以准许。君利公司与祝明微签订的《商品房买卖合同》及附件系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立、合法有效，双方均应依约履行各自的义务。祝明微已向君利公司支付购房款913871元，有购房发票为证，祝明微已履行了合同义务。君利公司应当在双方约定的日期前向祝明微交付符合合同约定的房屋。双方合同约定的交房日期为2019年6月30日前，交付条件为“商品房经验收合格”。对交付条件如何理解，双方持不同意见：祝明微认为商品房验收合格即为取得竣工备案表和消防验收备案，君利公司认为商品房验收合格即为经五大主体验收合格。对此，本院认为双方当事人协商一致选择“商品房经验收合格”作为房屋交付条件，系双方真实意思，应作为判定诉争商品房是否符合交付条件的依据。君利公司提交的工程竣工验收意见表、住宅工程质量分户验收合格证书、商品住宅使用说明书及商品住宅质量保证书，可以证明涉案商品房于2019年6月27日经五方竣工验收合格，并达到双方约定的交付条件。君利公司通知祝明微于2019年7月13日到其指定地点办理房屋交付手续。祝明微以君利公司要求祝明微先签订收房协议并交纳物业费和所购买的房屋出现楼板开裂、墙体空鼓开裂、窗户部分未安装等多处质量问题，消防没有经过验收且君利公司没有取得建设工程竣工备案表为由拒绝接受涉案房屋。祝明微提交的证据不能证明涉案商品房主体结构质量不合格，祝明微不能以此作为拒绝接受房屋的理由。同时，补充协议约定，交房通知约定的期限届满，即视为房屋通过验收并交付，故《房屋交付通知书》确定的交付日期（2019年7月13日）应视为君利公司的交房日期。君利公司承担逾期交房的日期应自2019年6月30日起至2019年7月13日止，逾期交房违约金按已交房价款日万分之1计算，即违约金为1188元（913871×1/10000×13）。对祝明微主张的超出部分的违约金，本院不予支持。君利公司称由于政府对环境治理需要，涉案房屋的建造工程停工达122天，按合同约定交付期限应当相应顺延，但政府系对建设工程的土石方作业和房屋拆迁施工可能出现扬尘的行为进行限制，并未要求停止房地产的建设施工，且大气污染治理系长效机制，相关政策也并非2017年才开始实施，君利公司在约定交房日期时也应当对可能影响交房的政策性因素予以充分考虑，故对君利公司的该项辩解意见，本院不予采纳。关于君利公司是否应当返还有线电视安装费及工本费的问题。祝明微与君利公司在《商品房买卖合同》中并未对有线电视安装费的负担作出约定，祝明微所称的豫郑2008-52号文件《河南省人民政府关于公布取消停止征收和调整有关收费项目》的通知中取消的是有线电视播放许可证费和卫星电视收视管理费，而非有线电视安装费及工本费，故祝明微要求君利公司返还有线电视安装费及工本费共计250元，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四第一款、第一百六十二条规定，判决如下：一、被告郑州君利置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告祝明微违约金1188元；二、驳回原告祝明微的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元，由被告郑州君利置业有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  许俊峰二〇一九年十二月十八日书记员  李玉晓