贵州省德江县人民法院民 事 判 决 书(2019)黔0626民初2689号原告（反诉被告）：杨江飞，男，1986年6月25日出生，土家族，住贵州省德江县。委托诉讼代理人：冉雄娣，贵州顺竹律师事务所律师。被告（反诉原告）：贵州永毅装饰工程有限公司，组织机构代码91520626MA6E64KJ7X，地址：德江县青龙街道城南新车站。法定代表人：张毅，该公司执行董事。委托诉讼代理人：史册，德江县青龙街道法律服务所法律工作者。原告杨江飞与被告贵州永毅装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月22日受理后，被告贵州永毅装饰工程有限公司提起反诉，依法适用简易程序,于公开开庭进行了合并审理，原告杨江飞及其委托诉讼代理人冉雄娣与被告贵州永毅装饰工程有限公司的法定代表人张毅及其委托诉讼代理人史册到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨江飞向本院提出的诉讼请求：1、请求人民法院判令解除原、被告之间于2018年6月21日签订的《装修工程合同》；2、判令被告退还原告装修款34000元，赔偿原告工期延误损失2400.00元，支付原告违约金19760.00元，三项共计人民币56160.00元。3、案件受理费由被告承担。事实与理由：原、被告双方于2018年6月21日签订《装饰工程合同》，合同约定原告将位于南客自建私房二××××一厅一厨二卫，面积108平方包干给被告装修。合同约定工程总造价98800元，开工日期2018年6月28日，竣工日期2018年9月18日。合同第十条第2项约定“因乙方原告不能按期完工的，每拖延一日由乙方支付甲方人民币贰拾元整”，第4项约定“合同生效后工程未施工前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的10%支付违约金：工程进场施工后，因一方擅自解除合同，已给对方造成损失的，除按合同价款的20%支付违约金外；已施工部分按实际损失进行赔偿”。签订合同时原告支付被告定金50000，合同签订后原告分四次共支付给被告人民币59000元。被告收到上述款项后，至合同约定的竣工日期只做很少的部分工程量，原告多次催促被告的法定代表人张毅尽快装修，被告总是一拖再拖，只接电话不见人。直至2018年春节将近，已经超过了竣工时间四个多月，原告之妻安进霞在步行街碰到被告的法定代表人张毅，问其如何处理，张毅答应三天内无论如何要解决好。此后被告的法定代表人张毅人不见面，连电话都设置在暂停服务上。现原告别无他法，惟有依法具文诉来您院请予依法判决。被告贵州永毅装饰工程有限公司辩称：原告杨江飞严重违约及违反法律、司法解释相关规定，滥用诉权，其将已非法解除合同纠纷案诉至法院，意图欺骗法庭获取不利之财。其违法行为在社会上造成不良影响。事实及理由：杨江飞之私房三室一厅一厨二卫坐落于城南南客，需进行装饰装修。杨江飞与答辩人双方于2018年6月21日，签订《装修工程合同》。杨江飞为《合同》中的甲方，答辩人为《合同》中的乙方。《合同》工程总造价人民币98800元。答辩人包工包料认真履行《合同》，杨江飞已支付部分工程款后，随心所欲，置《合同》规定及法律、司法解释不顾，擅自撕毁解除合同，将答辩人承包的部份装修工程，随意发包给他人。导致答辩人经济损失巨大。①答辩人严格遵守履行《合同》确定义务。答辩人承包装饰装修工程包括四大项目：水电项目、泥工项目、木工项目、瓷粉乳胶项目。答辩人认真履行合同，水电项目、泥工项目，经杨江飞先后验收合格，杨江飞已支付工程款64000元。因杨江飞订购一套家具，需搬入室内后，商家进行安装。木工吊顶项目、瓷粉、乳胶项目，必须待家具位置及高度确定后方可施工。杨江飞置《合同》、法律规定不顾于2018年约腊月将答辩人承包木工吊顶项目、瓷粉乳胶项目另行发包给他人。其严重违约，事实清楚，证据充分确凿。②杨江飞蓄意制造事端。杨江飞于2018年约腊月将答辩人尾部工程发包给他人后，于2019年6至7月的一天，杨江飞为逃脱法律责任，认为答辩人违约，前往公司找张毅退回装修款。双方扯到青龙派出所。杨江飞声称答辩人违约，要求退回装修款。派出所未采信杨江飞诉求。③杨江飞之行为严重违反《合同》相关约定。答辩人违约与否?违约方承担什么责任?争议解决途径等?《合同》中有硬性约定。《合同》第十一条违约责任：第4条项约定：“合同生效后……工程进场施工后，因一方擅自解除合同，已给对方造成损失的，除按合同价格的20%支付违约金外；已施工部分按实际损失进行赔偿。”第十二条约定：“在合同履行过程中发生的争议，双方首先可以通过协商解决。协商不成时，采用下列方式解决:1、通过当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。2、通过仲裁解决。3、通过诉讼解决。”《合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律效力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同。依法成立的合同受法律保护。”第八十八条规定：“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。”第九十三条规定：“当事人协商一致，可以解除合同……。”第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务……应承担继续履行或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约的情况向对方支付一定数额的违约金……。”杨江飞置《合同》约定及法律规定而不顾，视《合同》及法律规定为儿戏，开口闭口诉称，违约四个月，杨江飞未提供证据证明符合法定解除合同的情形存在！杨江飞随心所欲，违反法定程序及《合同》约定，擅自解除合同将答辩人依照《合同》取得的部份装修项目工程非法又发包给他人。杨江飞诉称，违约四个月，如果答辩人延误再长时间，答辩人承担什么后果，应当依法依照《合同》及法律规定办事。然而，杨江飞严重违约，非依法定程序及《合同》约定，擅自解除合同。本案纠纷，纯系杨江飞严重违约！由杨江飞承担过错全部责任！依法驳回杨江飞诉求有法可依。至于杨江飞因违反法律及《合同》约定，严重违约造成答辩人经济损失，答辩人在本诉中已提起《民事反诉状》，待法庭合并审理。④杨江飞已经严重违约，将答辩人已承包之部分工程项目，已非法单方解除《合同》，并已发包给他人。杨江飞本诉请求法院判令“解除合同及赔偿违约金等损失”纯属恶人先告状，滥用诉权！法院依法驳回杨江飞请求事项，体现严格执法。为了严肃法律、维护《合同》严肃性，维护答辩人合法权益不遭受杨江飞违法侵害。恳求法院驳回杨江飞诉令请求实现答辩人答辩请求事项为谢！被告贵州永毅装饰工程有限公司向本院提出的反诉请求：一、请求法院判决被反诉人杨江飞赔偿给反诉人违约金等经济损失人民币28260元；二、反诉费由杨江飞负担。事实及理由：杨江飞私房三室一厅一厨二卫座落于城南南客车站，对该房部分室内进行装饰装修。杨江飞与反诉人双方于2018年6月21日，签订《装修工程合同》(下简称《合同》)，杨江飞为《合同》中甲方，反诉人为《合同》中乙方。《合同》工程总造价为98800元(包工包料)。反诉人认真履行《合同》约定义务。杨江飞已支付部分工程项目款，杨江飞置法律规定及《合同》约定不顾，随心所欲，擅自撕毁解除合同，将反映人已承包的部分项目工程，于2018年腊月发包给他人。反诉人承包该房装饰装修四大工程项目：水电项目、泥工项目、木工项目、瓷粉乳胶项目。《合同》签订生效后反诉人认真履行《合同》约定义务。水电项目、泥工项目，经杨江飞先后验收合格，杨江飞已支付款项。因杨江飞订购一套家具，需搬入室内后，商家入室安装。木工吊顶项目、瓷粉乳胶项目，须待家具位置及高度等确定后，反诉人再从事工程施工。由于家具安装师傅未能确定安装期限。尔后，杨江飞置法律、《合同》约定不顾，借口以反诉人张毅违约，双方发生争议。杨江飞于2018年约腊月初，违约单方解除《合同》，将反诉人已承包的木工吊顶、瓷粉乳胶项目工程非法另行发包给他人。杨江飞置法律规定、《合同》约定不顾，其违约程度深重！杨江飞目无法律，视法律保护的《合同》为儿戏，单方解除《合同》，将项目工程擅自发包给他人，明显严重违约！《合同》一方违约与否?违约方承担什么责任?争议解决途径等?《合同》中有明确约定！杨江飞擅自解除《合同》，将工程项目非法另行发包给他人，其行为应当承担违约全部过错责任！《合同》第十一条违约责任第4项约定：“合同生效后…工程进场施工后，因一方擅自解除合同已给对方造成损失的，除按合同价格的20%支付违约金外；已施工部分按实际损失进行赔偿”第十二条约定：“在合同履行过程中发生争议，双方首先可以通过协商解决。协商不成，采用下列方式解决:1、通过当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。2、通过仲裁解决。3、通过诉讼解决。”《合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己义务，不得擅自变更或解除合同，依法成立的合同受法律保护。”第八十八条规定：“当事人一方经对方同意，可以将自已在合同中的权利和义务一并转让给第三人。”第九十三条规定：“当事人协商一致，可以解除合同。”第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义应承担继续履行或者赔偿损失等违约责任。第一百十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金……”。杨江飞不具备单方解除合同的条件。《合同法》第九十三条第二款规定：“在签订合同时，可以约定单方解除合同的条件，条件成就时，即可单方解除。如果双方没有约定单方解除合同的条件，只要出现了《合同法》第九十四条规定的解除合同条件，如不可抗力…。”第九十四条规定：“…1当事人因不可抗力致使不能实现合同目的时可以解除合同……”。杨江飞置法律规定及《合同》约定而不顾，开口闭口自称反诉人违约，未提供证据证明有符合法定解除合同的情形的存在，而单方解除合同，非法将反诉人已承包的项目工程，擅自又另行发包给他人。杨江飞之不法行为严重违约，事实清楚，证据充分确凿，无可置疑，有法可依。针对杨江飞严重违约不法行为，请求法院判决杨江飞赔偿反诉人下列经济损失(人民币)1、违约金:19760元(依据《合同》第十一条第4项约“……工程进场施工后，因一方擅自解除合同，已给对方造成损失，除按合同价款的20%支付违约金外……。”即98800元×20%);2、订货定金:8500元(反诉人张毅陪着杨江飞前往欧美吊顶、博德瓷砖等经营店，由杨江飞亲自选定扣板、电视背景墙、钢化玻璃样品后，由反诉人代表人张毅向经营店主订购上述材料，分别已交纳定金4000元、3000元、1500元，因杨江飞非法解除合同，将工程项目另行发包给他人，定金不能退还经济损失。)上列合计人民币:28260元。为了严肃法律，维护《合同》严肃性，切实维护反诉人合法权益，不致遭受杨江飞非法继续侵害，避免矛盾升级，请求法院实现反诉人反诉请求为谢。经审理查明：原告杨江飞与被告贵州永毅装饰工程有限公司的法定代表人张毅于2018年6月21日签订《装饰工程合同》，合同约定原告杨江飞将位于德江县××南客（地名）自建私房二××××一厅一厨二卫，面积108平方包给贵州永毅装饰工程有限公司装修。合同约定工程总造价98800元，开工日期2018年6月28日，竣工日期2018年9月18日。签订合同时原告杨江飞支付给被告公司定金50000，合同签订后原告杨江飞分四次共支付给被告公司人民币59000元，原告杨江飞共支付64000元给被告公司，至2018年8月29日，原告杨江飞对装饰所做的水电项目验收合格签字；2018年9月16日，原告杨江飞之妻安进霞对装饰所做的泥工项目验收合格签字。2018年10月24日（农历9月16日），被告公司负责人张毅之妻李亚玲因生育小孩，张毅提出需要推延一段时间再进行施工，原告杨江飞予以同意。后被告公司一直未及时施工，原告杨江飞于2018年农历腊月另聘请他人进行装修入住。但未对之前工程进行结算。本院认为：原告杨江飞与被告贵州永毅装饰工程有限公司的法定代表人张毅于2018年6月21日签订《装饰工程合同》合法有效，双方应按合同约定实际履行，按合同约定，应在2018年9月18日完成任务，由于客观原因所致，原告杨江飞同意完工时间顺延，但没有明确具体时间，原告杨江飞提出顺延几天后一直找不到被告公司人员，被告公司负责人张毅提出是因为原告杨江飞要另外安装家具无法确定家具安装完毕时间所致。究竞是谁违约在先？从合同约定看，是2018年9月18日完成装饰装修任务，但原告杨江飞同意顺延又没有具体时间，从原告杨江飞的装修心理状态是希望尽快完成工程。从一般心理状态而论，当前一段工程尚未完工，是不希望另聘他人接着修，从装修工艺而论是两种工艺混合，只能迫于时间压力另请他人。从被告公司负责人张毅之妻李亚玲因生育小孩张毅提出需要一段时间再进行施工来看，张毅之女出生于2018年10月24日（农历9月16日），按土家族风俗护理需要40天，最长的护理期在2018年12月5日（农历10月28日）结束，但原告杨江飞是在2018年农历腊月才另聘他人，2018年农历腊月初一日是2019年1月6日，从被告公司负责人张毅主张的最长护理期结束至腊月开始尚有一个月时间，也就是说被告公司负责人张毅完全可以一个月完成工程或进入施工阶段。更何况，原告杨江飞是与被告公司签约，被告公司负责人张毅之妻生育小孩本不必然导致合同延期，故本院从证据的高度盖然性以及生活常理推定是被告贵州永毅装饰工程有限公司违约在先。由于原告杨江飞在另聘他人装修时未对前面工程量进行评估或结算，本院无法确认已装修量价值，对原告杨江飞主张返还装修款34000元的请求因举证不充分予以驳回；对原告杨江飞主张延误工期宜从被告公司负责人张毅主张的最长护理期结束至腊月开始计算，即30天延误计算；对原告杨江飞主张违约金19760元予以支持。被告贵州永毅装饰工程有限公司提出的反诉请求因其违约所致，本院予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条第二款之规定，判决如下：一、解除原告杨江飞与被告贵州永毅装饰工程有限公司于2018年6月21日签订的《装饰工程合同》；二、由被告贵州永毅装饰工程有限公司在本判决生效后30日赔偿给原告杨江飞违约金19760元；三、由被告贵州永毅装饰工程有限公司在本判决生效后30日赔偿给原告杨江飞延误工期损失费600元；四、驳回原告杨江飞要求被告贵州永毅装饰工程有限公司返还装修款34000元的诉讼请求；五、驳回被告贵州永毅装饰工程有限公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费，本诉部分减半收取602元，由原告杨江飞负担202元，被告贵州永毅装饰工程有限公司负担400元；反诉部分253元，由被告贵州永毅装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省铜仁市中级人民法院。同时，直接向该院预交上诉案件受理费，递交上诉状后上诉期满七日内仍未预交受理费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向本院申请强制执行，申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审判员  何露华二〇一九年十二月十七日法官助理鲁亚林书记员叶美娟