浙江省义乌市人民法院民 事 判 决 书（2018）浙0782民初20163号原告：谌丹，女，1990年7月12日出生，汉族，住江西省高安市。委托诉讼代理人：周斌,浙江一片红律师事务所律师。委托诉讼代理人：楼家利，浙江一片红律师事务所实习律师。被告：义乌市御景园置业有限公司，住所地浙江省义乌市稠城街道工人西路18号义乌市香港大酒店有限公司13楼。法定代表人：吴文化。委托诉讼代理人：丁吕鹏，浙江宁邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈大为，浙江宁邦律师事务所律师（于2019年10月10日解除委托）。委托诉讼代理人：乙笑牛，浙江金道律师事务所律师（于2019年10月10日委托）。原告谌丹诉被告义乌市御景园置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2018年11月8日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人周斌，被告委托诉讼代理人丁吕鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告谌丹向本院提出诉讼请求：一、请求法院依法判令被告义乌市御景园置业有限公司向原告谌丹支付逾期交付权属证书违约金（按日支付已交付房价款万分之三从2018年6月30日至实际交付权属证书或登记证明之日止），违约金暂计43725元。二、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年8月4日，原告与被告签订了《浙江省商品房买卖合同》（合同编号：2017预9032292），被告将位于义乌市产出卖给原告。合同约定：涉案商品房价款1245739元；出卖人承诺于2018年6月30日前，取得土地、房屋权属证书，交付买受人，若约定日期起180日内出卖人交付权属证书或登记证明的，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金。原告已全额付清购房款1245739元，被告于2017年8月4日将涉案房产交付给原告，但被告至今未向原告交付权属证书或登记证明，已构成违约，应承担相应的违约责任。为维护原告合法权益提起诉讼。被告义乌市御景园置业有限公司辩称：权属证书系由业主自行办证取得，我公司只有协助办理的义务，单方不具备办理条件。因此，原告要求我公司交付权属证书的请求不能成立。综上，我公司没有违约，请求驳回原告的诉讼请求。本院对本案事实认定如下：2017年8月4日，原告与被告签订了《浙江省商品房买卖合同》（合同编号：2017预9032292），合同约定：被告将位于义乌市产出卖给原告;涉案商品房价款1245739元；出卖人承诺于2018年6月30日前，取得土地、房屋权属证书，交付买受人，若约定日期起180日内出卖人交付权属证书或登记证明的，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金等内容。原告已按约付清了购房款1245739元。2016年2月24日，被告向义乌市住宅和城乡建设局报告，称案涉商品房项目已开始进行小区市政配套建设施工阶段，交房在即，但宾王路市政建设尚未完善，小区市政建设无法正常投入使用，要求协调市政建设单位加快建设步伐，并告知完成时间。义乌市城市管理委员会于2016年3月24日回复被告，称03省道义乌段改造工程建设指挥部与被告公司人员现场对接后，确认案涉商品房项目有两处雨污水管需接入市政管网，但宾王路管道因土地征用原因尚无法施工，而被告公司临时排水为露天排放，导致03省道主线施工单位无法进行回填工程的正常施工和检测，从而不能移交工作面给市政配套施工单位进行雨污水管道施工，更无法向被告公司提供市政雨污水管道接入条件。义乌市城市管理委员会在回复中表示将主动与03省道义乌段改造工程建设指挥部、北苑街道等单位加强沟通联系，争取宾王路改造工程早日完成。根据市政工程竣工报告及管道压实度试验汇总表记载，03省道与宾王路交叉口改造工程于2015年8月18日开工，于2016年11月24日竣工，该工程中铺设的管道截至2016年10月31日全部进行了压实度试验且检测结果为合格。2016年9月20日，案涉商品房项目通过消防验收，被告已将按合同约定的商品房交付给原告。2019年4月3日，被告向义乌市不动产登记中心申请办理海景花园项目不动产权证，义乌市不动产登记中心于2019年4月17日出具《不动产测量报告》。2019年8月7日，义乌市北苑街道办事处向义乌市自然资源和规划局出具情况说明，称案涉商品房项目因村民阻拦施工、宾王路国贸大道施工及金义东轨道交通影响市政配套接入等原因共影响验收工期60个月，项目实际建设周期为31.5个月，符合土地出让合同关于宗地建设项目建设周期为36个月的约定，建议不予追究被告延期竣工的违约责任。被告未按约向原告交付用于案涉房屋产权转移登记所需的土地使用权证书（或土地使用权证明）、房屋权属证书。上述事实有当事人陈述，原告提供的商品房买卖合同，被告提供的关于《宾王御景园地名命名的申请报告》、关于命名上塘路等地名的通知（义民【2013】165号）、关于尽快完成宾王路建设报告、关于《关于尽快完成宾王路建设报告》的回复、证明、公证书、市政竣工报告、道路压实度试验报告及管道压实度试验汇总表、消防验收意见书、房屋交接单、单体竣工规划核实确认单、工程质量竣工验收记录、照片《关于〈91867部队经济适用房宾王?御景园〉项目建设延期竣工的情况说明》、《义乌市金义东城际轨道交通建设指挥部情况说明》、义乌市建设工程竣工验收备案确认书1份2页、义乌市建设工程竣工验收报告1份8页、《海景花园实测绘汇总表》及《不动产测量报告》（编号：2019-721161号、2019-721163号）1份7页、义乌市国土资源局《关于在土地登记过程中发现的违反出让合同约定有关问题的处理意见》拍照打印件1份2页、《国有建设用地使用权出让合同》1份12页、《义乌市抓项目促发展工作领导小组会议纪要》编号：（2019）24号复印件1份6页等证据在卷佐证。本院认为：原、被告之间签订的《浙江省商品房买卖合同》及补充协议系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，也不违背公序良俗，应认定为合法有效。双方当事人均应依约履行。被告将协议约定房屋交付原告后，未按约向原告交付办理房屋产权转移登记所需的土地使用权证书（或土地使用权证明）及房屋所有权证，距协议约定交付日期即2018年6月30日前早已超过180日；被告虽然以《关于〈91867部队经济适用房宾王?御景园〉项目建设延期竣工的情况说明》和《义乌市金义东城际轨道交通建设指挥部情况说明》等作为证据，欲证明其未按约向原告交付办理房屋产权转移登记所需的土地使用权证书（或土地使用权证明）及房屋权属证书系因政府原因所致，该情况不属违约，但被告提交的上述两份情况说明均属于证人证言，而情况说明中所提及的有关影响被告取得土地使用权证书（或土地使用权证明）及房屋所有权证的事实均无证据证实，故本院对被告的相应辩解不予采信，被告应当自2018年7月1日起按已交付房价款万分之三/日标准向原告支付违约金至实际交付办理房屋产权转移登记所需的土地、房屋权属证书之日止。综上，原告合法的诉请本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告义乌市御景园置业有限公司于判决生效后五日内支付原告谌丹违约金（以房款1245739元为基数，从2018年７月１日起按每日万分之三标准计付至实际交付办理房屋产权转移登记所需的土地、房屋权属证书之日止）；二、驳回原告谌丹其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费894元，由被告义乌市御景园置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。审 判 长  何小甫人民陪审员  王宏大人民陪审员  楼珍富二〇一九年十二月十二日代书 记员  陈 双