河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0191民初31175号原告刘明，女，1979年10月30日出生，汉族，住郑州市金水区。委托代理人杨雅雅，北京德恒（郑州）律师事务所律师。委托代理人刘莹，北京德恒（郑州）律师事务所律师。被告郑州泽龙置业有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区科学大道89号升龙又一城2号院A座25楼329号。法定代表人林挺，总经理。委托代理人胡威，男，1979年8月2日出生，汉族，住河南省原阳县，系公司员工。原告刘明与被告郑州泽龙置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人杨雅雅、刘莹，被告委托代理人胡威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2012年9月10日，原、被告签订《商品房买卖合同》，合同编号为GX12001084932，购买位于郑州市高新技术产业开发区××大道××商铺××套，总价款为6146115元。合同第八条约定被告应于2014年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第5种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：5、该商品房建设工程竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表；配套的基础设施和公共设施按照本合同第十四条约定内容已完成；前期物业管理已落实；合同附件四第6条约定“出卖人应当在2014年8月30日（房屋交付使用后60日内）前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州高新技术产业开发区房产管理局”。合同签订后，原告依约支付购房款，但被告至今未向原告交付符合合同约定条件的房屋，亦未办理房屋产权证。被告的行为违反合同约定，因被告的违约行为，造成房屋收益损失，给原告造成了经济损失，被告应承担相应的违约责任。为维护原告合法权益，请求判令：1、被告协助原告办理位于郑州市高新技术产业开发区××大道××号房屋（以下简称涉案房屋）产权证，并按照合同约定向被告交付房屋；2、被告支付原告逾期办理房屋产权证违约金（以6146115元为基数，自2014年9月1日起按照日万分之0.1计算至实际交付之日止）；4、被告赔偿原告租金损失（自2019年8月29日起按每月43722元计算至被告实际交付涉案房屋止）。被告辩称，1、原告要求被告向其支付逾期办证违约金缺乏合同及法律依据，依法应予驳回。《商品房买卖合同》附件四合同补充协议第六条第一款约定，出卖人应在房屋交付使用后60日内，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州高新技术产业开发区房产管理局。依据该条款，被告仅负有报送初始登记所需资料的义务而无办证义务，且该义务起止时间为房屋交付之日起60日内，逾期承担违约责任，鉴于涉案房屋至今尚未实际交付，被告报送初始登记资料的起始时间尚未开始计算，违约金无从谈起。即便被告未及时报送初始登记资料所需材料应承担违约金，因双方约定的违约金以日为单位累计计算，系继续性债权，依法应当以每个个别的债权分别适用诉讼时效。自原告起诉之日起回溯已超过3年的部分，应认定为已超过诉讼时效期间，不应再予以支持。同时，在合同履行过程中，郑州市产权登记政策发生重大变化，郑州市房管局房屋所有权初始登记行政职能自2016年8月20日起取消，改由市不动产登记中心办理国有建设用地使用权与房屋所有权合二为一的首次登记。鉴于初始登记已无履行的现实可能性，原告诉请被告承担2016年8月20日后逾期办证违约金，无合同及法律依据。2、原告要求被告向其支付逾期交付房屋而造成的租金损失缺乏合同及法律依据，应依法予以驳回。涉案房屋2015年8月26日竣工验收合格，2015年9月16日取得《河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书》，因市政配套基础设施变电站未能配建到位导致未能完成交付。项目配套雪莲变电站2019年8月底方建成，此种情形双方于合同签订时既无法预知，亦无法避免，更非被告故意所为，被告自身不存在任何过错，不应承担由此带来的不利后果，依合同约定房屋交付时间应据实延期，被告不应向原告支付其所主张的赔偿费用。经审理查明：2012年9月10日，原告作为买受人，被告作为出卖人，签订编号为GX12001084932的《商品房买卖合同》一份，约定：1、原告购买位于郑州高新技术产业开发区××大道××房屋××套（即涉案房屋），房屋价款为6146115元，该商品房用途为商业服务。2、被告应当于2014年6月30日前向原告交付商品房，交付房屋需具备以下条件：（1）该商品房建设工程竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表；前期物业管理已经落实；（2）2014年6月30日供水设施、雨污水设施、供配电设施达到使用条件，供水方式为市政管网直接供给，排水方式为接入市政管网，供配电运行方式为市政电力直接供给，并取得公共供水企业、城市管理部门、电力企业出具的验收合格证明文件；电话、网络线路等弱电设施于2014年6月30日敷设到户，达到申请使用条件。3、被告未按照本合同规定期限将涉案房屋交付原告使用，逾期超过60日后，原告有权解除合同，原告解除合同的，被告应当自原告解除合同通知到达之日起60天内退还已付款，并按原告累计已付款1%向原告支付违约金。原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之0.1的违约金。4、被告应当在2014年8月30日（房屋交付使用后60日内）前，将办理房屋权属初始登记的资料报送郑州高新区房产管理局，被告在约定时限内未报送上述申报资料或报送资料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向原告支付总房款万分之0.1的违约金。5、被告在取得该房屋初始登记后，原告自行申请办理转移登记，被告应在原告提出书面申请的15日内提供办理转移登记由其提供的所需资料。2012年9月10日被告分别向原告开具金额为100万元、100万元、100万元、100万元、146115元销售不动产统一发票五张，2012年11月30日，被告向原告开具了金额为200万元的销售不动产统一发票。2012年9月10日，原告与郑州又一城商业管理有限公司（以下简称又一城商业管理公司）签订《商业合作合同书》一份，约定：1、为将该商铺交予又一城商业管理公司参与项目整体商业统一规划和管理，原告同意让渡该商铺使用权给又一城商业管理公司，又一城商业管理公司放弃应向被告收取的商业策划、推广和统一招商、统一管理服务费总额中的1349147元，即原告确认与被告签订的《商品房买卖合同》第四条商品房总价是在被告原定总房价基础上优惠1349147元后的价格。3、原告明确在该商铺使用权让渡期前36个月商铺使用权产生或可能产生的全部收益归又一城商业管理公司所有，后24个月商铺使用权产生的收益由又一城商业管理公司向商铺实际使用人收取，并按照以下约定分配：自该商铺交房之日起算的第37个月至第48个月期间，又一城商业管理公司保证原告每月获得租金收益37476元；第49个月至第60个月期间，又一城商业管理公司保证原告每月获得租金收益43722元。4、又一城商业管理公司同意本条款约定期间，该商铺与实际使用权人签订的租赁合同应收租金无论是否达到上述约定的保证金额或该商铺实际承租人未按租约交租，又一城商业管理公司要保证原告获得约定金额的收益，并在每一季度第一个月的20日前以现金形式支付给原告当季应得收益，原告同意在本条款约定期间，该商铺实际使用权人向又一城商业管理公司实缴租金超过上述保证的租金收益数的部分，归又一城商业管理公司所有。2014年9月6日，原、被告签订《升龙又一城集中商业逾期交房违约金领取书》一份，约定：1、原、被告自愿同意交房时间由2014年6月30日延期至2014年8月29日，共延期60日，合同继续履行。2、根据《商品房买卖合同》规定，涉案房屋逾期交房60日，原告于2014年9月6日自愿领取被告赔付的违约金3688元，不再向被告追索其他任何因上述逾期交房的其他违约责任。2015年9月16日，涉案房屋取得《河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书》。庭审中，原告称涉案房屋已交付但不符合合同约定的交付条件，被告称涉案房屋没有正式供电，无法交付原告。2019年6月19日，又一城商业管理公司向原告转账房屋租赁（2019.6.1-2019.8.28）费131166元。以上案件事实由商品房买卖合同、商业合作合同书、销售不动产统一发票、河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书、升龙又一城集中商业逾期交房违约金领取书、河南增值税普通发票在案佐证。本院认为：原、被告签订的《商品房买卖合同》系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应当受到法律保护，双方均应当诚实信用地履行合同义务。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十条规定：“当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：法律上或者事实上不能履行”。本案中，根据《商品房买卖合同》约定，被告应当于2014年6月30日前将符合该合同约定条件的涉案房屋交付原告，但涉案房屋至今没有正式供电，不符合《商品房买卖合同》约定的交付条件，在事实上不具备交付原告使用的可能性。原告请求被告交付本案争议房产，本案中不予支持。原告请求被告协助办理本案争议房产的不动产权属证书，本院认为，根据原、被告签订的《商品房买卖合同》约定，被告在取得该房屋初始登记后，原告自行申请办理转移登记，被告应在原告提出书面申请的15日内提供办理转移登记由其提供的所需资料。因此，在涉案房屋取得首次登记后，被告应当协助原告办理涉案房屋的不动产权属证书。原告请求被告支付逾期办证违约金（以6146115元为基数，自2014年8月31日起按照日万分之0.1的标准计算至涉案房屋实际交付之日止），本院认为，根据原、被告签订的《商品房买卖合同》约定，被告应当于2014年8月30日（房屋交付使用后60日）前将应由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州高新区房管局，未在约定时限内报送或报送不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日支付总房款万分之0.1的违约金。本案中，《商品房买卖合同》约定的向房管局办理初始登记现已实际变更为向不动产登记中心报送首次登记，涉案房屋至今不具备交付条件，被告向不动产登记中心报送首次登记资料的条件尚未成就。因被告应当在涉案房屋实际交付使用后60日内履行报送首次登记资料的义务，故在涉案房屋至今未交付使用的情况下，原告的该项诉讼请求，本院不予支持。原告请求被告赔偿租金损失（租金损失从2019年8月29日，按照每月43722元计算至涉案房屋交付之日止），本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到因违反合同可能造成的损失”。本案中，根据原、被告签订的《升龙又一城集中商业逾期交房违约金领取书》约定，双方协商同意本案争议房屋延期至2014年8月29日交付原告，但截至本判决作出之日，本案争议房屋仍不符合法定交付条件，被告应当赔偿逾期交房给原告造成的经济损失。原、被告签订《商品房买卖合同》时，原告与又一城商业管理公司签订《商业合作合同书》一份，约定，又一城商业管理公司保证自本案争议房屋交房之日起算的第37个月至第48个月期间，原告获得的月租金收益额为37476元，第49个月至第60个月期间，每月租金收益43722元。现因被告逾期交付本案争议房屋，导致原告无法获得2019年8月29日之后的租金，又一城商业管理公司与被告之间存在关联关系，被告在与原告签订《商品房买卖合同》时应当能够预见到原告的上述租金收益。因此，被告应当赔偿原告2019年8月29日至2019年12月4日期间的租金损失139628.32元（43722元/月×3个月＋43722元/月×6天/31天）。本判决作出之后至实际交付本案争议房屋之日止的租金损失尚未实际产生，本案暂不予处理。被告辩称应当按照《商品房买卖合同》约定的逾期交房违约金标准承担逾期交房的违约金，对原告请求的租金损失不应当予以支持。本院认为，根据《商品房买卖合同》约定，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之0.1的违约金。因涉案房屋的用途为商业，其价值并非居住，而是在于出租或自营获取经济回报，被告作为房地产开发企业，应当预见到逾期交房行为必然造成原告的租金损失。原、被告《商品房买卖合同》中约定的逾期交房违约金标准明显过低，不能完全弥补原告的经济损失，因此，原告请求按照双方能够预见的租金收益标准赔偿租金损失，具有合理性，对被告的该答辩意见，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告郑州泽龙置业有限公司协助原告刘明办理位于郑州市高新技术产业开发区科学大道89号4幢1层附92号房屋的不动产权属证书，于上述房屋取得首次登记后30日内协助办理；二、被告郑州泽龙置业有限公司于本判决生效后10日内，支付原告刘明租金损失139628.32元；三、驳回原告刘明的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务及其他义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息及支付迟延履行金。案件受理费1727元，由被告郑州泽龙置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  胡向楠二〇一九年十二月四日书记员  董 越