宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）宁0106民初3321号 原告:银川市兴庆区彩虹霓虹广告装饰部，住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区。 经营者：刘国峰，男，1974年9月3日出生，回族，住宁夏回族自治区贺兰县 被告:宁夏吉泰房地产开发有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区。 法定代表人：侯智斌，该公司董事长。 委托诉讼代理人：丁涛，宁夏合天律师事务所律师。 原告银川市兴庆区彩虹霓虹广告装饰部诉被告宁夏吉泰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年4月20日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告银川市兴庆区彩虹霓虹广告装饰部的经营者刘国峰，被告宁夏吉泰房地产开发有限公司的委托诉讼代理人丁涛到庭参加诉讼。庭后被告宁夏吉泰房地产开发有限公司向本院提供答辩意见及证据并提出鉴定申请，后被告撤回鉴定申请。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告工程款117026元，利息21064元，以上合计138090元；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2011年8月20日，原告与被告签订《安装工程合同》一份，约定由原告负责某制作安装工程，合同金额211834元。2012年4月10日，原告与被告签订《安装工程合同》一份，约定金额188362元。上述合同签订后，原告按约履行了全部制作安装义务，在此施工期间增加部分项目，被告未履行支付工程款义务，截止目前为止尚欠原告工程款合计117026元。原告认为，原告按约履行了合同义务，被告亦应按合同约定支付工程款，但经原告多次催要，被告均以各种理由推诿，已构成违约，应当承担违约责任，故原告诉请法院，请依法判决，支持原告的所诉请求。 被告宁夏吉泰房地产开发有限公司辩称：被告就吉泰润园一期亮化施工工程已足额支付了工程款,按目前结算甚至是超付,不存在拖欠工程款的情形,更不存在拒绝结算的情况。根据合同约定,原告必须严格按照被告确认的效果图制作并安装,不得改变或更换图示的材料规格及尺寸。合同(6.7条)并且还约定工程竣工后,原告应申请被告组织验收,并移交竣工图；合同中(7.3条)付款方式为:合同签订后支付部分工程款,剩余工程款待工程验收合格后除预留保修款外一次性付清；合同中(8.2条)然而在实际施工过程中,原告不仅未按约定限期完工,而且未经允许擅自变更合同约定的图示规格及尺寸,也未按图示数量制作安装。后经被告据实审核结算,该工程结算总价为284834元,截止目前,被告包括顶房在内已实际支付331824元。因此不存在拖欠工程款的情形。另外双方就工程施工中的实际制作安裝数量及质量问题已多次进行核对结算,被告也多次以通知原告进行结算确认,但原告始终未在结算书签字确认,因此被告根本不存在拒绝结算的情形。二、皮之不存,毛将焉附。被告既没有拖欠工程款,也没有拒绝结算,因此原告主张利息更没有法律依据。综上所述,原告的诉讼请求没有事实及法律依据,恳请贵院查明事实,驳回其诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织双方进行了证据交换，对于双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，具体包括：1.原告提交的证据一、《xx广告喷绘制作安装工程合同》一份，合同承包审批表复印件一份，吉泰润园广告项目制作复印件一份，《安装工程合同》一份，合同承包审批表复印件一份，XX号楼顶发光字制作复印件一份；2.被告提交的证据一、1.《XX安装工程合同》一份(附效果图及项日制作规格数量详单)，《XX安装工程合同》一份(附效果图、定价说明及项目制作规格数量详单)，证据二、1.工程款支付凭证复印件四份，《商品住宅房抵顶工程款协议》一份，《顶房确认单》一份。对于有争议的证据，本院认证意见如下：1.原告提交的证据二、通话录音记录两份，刻录光盘一张，证据四、工程验收单一张，证据五、零星工程项目单复印件一份、大功率射灯安装单复印件一份、照片一张、图纸三张（原告出具）,证据六、被告给原告出具结算说明复印件两份、结算汇总一份（张XX出具的汇总表一张，剩余没有签字）、工程结算通知函一份，被告对以上证据真实性认可，本院予以确认；2.原告提交的证据三、工程情况说明一份有被告方人员签字，后被告不申请鉴定并认可被告方人员签字的真实性，本院予以确认；3.被告提交的证据三、《安装结算汇总》一份，《安装工程结算书》一份(附验收情况说明及图片8页)，《安装工程结算书》1份(附验收情况说明及图片7页)，原告对以上证据不认可，以上证据系被告单方制作，本院不予确认；4.被告补充提交的证据一份，被告公司总经理王红与吴海艳、高丽、王军三人通话录音各一份，刻录一张光盘，原告对真实性认可，本院予以确认。 根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2011年8月20日，原告与被告签订《XX安装工程合同》一份，约定由原告负责XX彩灯、楼体广告喷绘制作安装工程，约定合同金额为211834元，工程期限自2011年8月20日至2011年9月16日。2012年4月10日，原告与被告签订《XX制作安装工程合同》一份，约定合同金额为188362元，工程期限自2012年4月15日至2012年5月18日。庭审中被告自认零星项目价格为12858.93元。2018年6月21日，原告找到施工合同期间被告的工作人员吴某某、高某、王某三人，该三人给原告出具工程施工情况说明，证实原告按约履行了全部制作安装义务。被告共计支付给原告工程款331824元。现原告诉至法院，请求判如所请。 本院认为，当事人应当按照合同约定严格履行合同义务。原告给被告提供安装工程，被告应当及时支付款项，故对原告起诉要求被告支付工程款本院予以支持。关于工程款的数额，总价款为413055元（会所工程款211834元+楼顶工程款188362元+被告自认的零星工程款12858.93元），扣减被告已经支付的331824元，下剩81231元被告应当支付。原告无证据证明其所干零星工程的具体价值，对其要求的2万元多零星工程款本院不予支持，本院按照被告自认的数额确定原告所干零星工程12858.93元。双方无具体的结算依据，故对原告要求的利息本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告宁夏吉泰房地产开发有限公司于本判决书生效后五日内支付原告银川市兴庆区彩虹霓虹广告装饰部工程款81231元； 二、驳回原告银川市兴庆区彩虹霓虹广告装饰部的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3062元，原告银川市兴庆区彩虹霓虹广告装饰部负担1261元，被告宁夏吉泰房地产开发有限公司负担1801元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长  张国华 人民陪审员  杨生明 人民陪审员  汪淑庆 二〇一九年一月十一日 书 记 员  刘佩佩 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。