广东省清远市清城区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤1802民初7335号原告：深圳市建侨建工集团有限公司，住所地：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号安骏仓储大厦4层。法定代表人：张广胜，该公司总经理。委托代理人：危斌，广东富群律师事务所律师。委托代理人：冯泳成，广东富群律师事务所律师。被告：深圳市商企业联投资管理有限公司，住所地：深圳市福田区莲花街道深南大道6006号华丰大厦2303室。法定代表人：熊海涛。委托代理人：蒋振，广东大观律师事务所律师。原告深圳市建侨建工集团有限公司（以下简称深圳建侨公司）与被告深圳市商企业联投资管理有限公司（以下简称深圳商企联公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告深圳建侨公司的委托代理人危斌，被告深圳商企联公司的委托代理人蒋振到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告深圳建侨公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付工程结算款人民币43万元及利息（利息按年利率6％，自2016年11月28日起计算至债务清偿完毕之日止，暂计至2018年9月27日为47300元）；2、请求判令被告赔偿原告损失254454元；（以上金额合计人民币731754元）。3、判令被告承担本案的诉讼费、保全费等。事实与理由：2016年7月1日原告深圳建侨公司与被告深圳商企联公司签订《装饰工程施工合同》，约定原告深圳建侨公司承揽被告深圳商企联公司发包的清远市清城区××号汇达商务大厦爱莱依主题婚庆酒店的装饰工程，承包方式为包工包料，合同价款为9686281．89元，工期为110天，接工期支付工程款。双方还约定，由于甲方原因导致工程中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方3000元。甲方不接合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的0．1％支付滞纳金。原告深圳建侨公司在施工过程中被告深圳商企联公司增加工程量，签证给原告，增中工程量价款为465750元。在后续施工过程中，由于被告深圳商企联公司未接约定工期支付工程款，导致施工无法继续，工地于2016年8月15日开始停工。2016年11月28日，原告深圳建侨公司与被告深圳商企联公司对工程量结算，并签订《清远爱莱依婚庆主题酒店装饰工程量结算书》，确认工程量结算价为99．6万元，扣除被告已付工程款21．6万元，被告还需向原告支付工程款78万元。此后，被告支付部分工程款后，仍欠原告43万元工程款未支付。由于被告违约，导致工地停工，给原告造成损失30多万元。现原告向被告追讨，被告已人去楼空。为维护原告的合法权益，特向贵院提请诉讼，请求贵院支持原告的请求。被告深圳商企联公司答辩称：一、深圳市爱琴海酒店管理有限公司应对本案酒店装修的工程款承担连带清偿责任。2015年10月13日，答辩人与深圳市爱琴海酒店管理有限公司等人签订了一份《股东投资协议书》，约定共同出资设立公司，公司暂定名为深圳市爱琴海主题婚庆酒店投资管理有限公司（清远旗舰店）。为了设立上述公司并对公司经营场所进行装修，2016年7月1日，答辩人以自己的名义与本案原告签订了《装饰工程施工合同》，约定由原告装修清远市清城区××号汇达商务大厦爱莱依主题婚庆酒店，即深圳市爱琴海主题婚庆酒店投资管理有限公司（清远旗舰店）。但之后因各方面原因，答辩人与深圳市爱琴海酒店管理有限公司等人未能成立一述公司，导致酒店装修工程停工，部分工程款未付。根据公司法的相关规定，发起人应当承担连带清偿责任。二、原告主张损失费30多万元没有依据，不应当支持。本院经审理认定事实如下：2016年7月1日以被告深圳商企联公司为发包方（甲方）、原告深圳建侨公司为承包方（乙方），双方签订了一份《装饰工程施工合同》。合同约定，甲方将位于清远市清城区××号汇达商务大厦的爱莱依主题婚庆酒店发包给乙方进行装修，合同约定的工程价款为9686281.89元。合同期从2016年7月1日至2016年10月20日。合同第8.1条约定，甲方因未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方原因造成乙方经济损失，乙方可依照合同有关条款进行索赔。8.2条约定，乙方未按合同约定支付装饰产品或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方经济损失，甲方可依照合同有关条款进行索赔。8.3条约定了索赔程序：索赔事件发生7天内，索赔方向被索赔方发出要求索赔的通知书，索赔方在发出索赔意向后7天内，向索赔方提交全部和详细的索赔资料，被索赔方在接到资料后7天内给予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据，被索赔方在7天内未作答复，视为该项索赔已被认可。合同第10条约定了违约责任：甲方或者乙方未按本协议条款约定内容履行自己各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。由于甲方原因导致工程中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方3000元。甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付额的0.1%支付滞纳金。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方3000元违约金。2016年7月1日，原告进场施工，2016年8月15日原告停工退场。2016年11月28日，原、被告签订了一份《清远爱莱依婚庆主题酒店装饰工程量结算协议》，确认装修工程款总额为996000元，已付216000元，余款为780000元。协议约定，被告需在2016年11月28日下午向原告支付300000元，并约定如其他装修公司进场施工，其他公司进场之前，被告必须结清应付给原告的所有工程款。2016年12月15日，被告深圳商企联公司的法定代表人熊海涛向原告出具一份《承诺书》，承认因其个人原因违反合同，属于个人责任，愿意承担偿还欠款责任，与原告深圳建侨公司无关。原告陈述称，被告总共支付了566000元工程款，尚欠430000元未付。被告则称，除了支566000元外，另外还支付了80000元，总共支付了646000元。被告提供了2016年7月25日微信转账支付10000元和2016年8月10日微信转账18000元的记录。原告认为，被告并没有向其另外支付80000元，两次微信转账的款项已在2016年11月28日结算清楚才签订协议书，并不是另外付款。原告为证明其损失，制作了一份《清远爱莱依婚庆主题酒店装饰工程》表，停工工人工资损失170700元，停工工人工资时间从2016年8月15日开始计算，至2016年10月2日，管理人员工资损失83754元，工资从2016年8月16日开始计算至2016年11月22日，房租和水电费损失45000元，房屋租金、水电费从2016年7月1日至2016年11月22日。以上合共299454元。被告认为，这只是原告单方制作，并没有经过被告确认，而且损失费在签订结算协议时已经计算在里面。诉讼中，被告深圳商企联公司申请追加深圳市爱琴海酒店管理有限公司为本案被告，要求其承担连带责任，并提供《股东投资协议书》等证据。原告不同意追加被告。本院认为，原告深圳建侨公司与被告深圳商企联公司之间签订的《装饰工程施工合同》是双方在自愿基础上签订的，合同有效。涉案装修工程款为996000元，有双方签订的结算协议予以证实，原告自认被告已支付566000元，构成自认，本院予以采纳。减去被告已付的566000元，被告尚欠原告430000元，现原告主张被告支付430000元，本院予以支持。原告要求从2016年11月28日起，按年利率6%计算利息，因双方已于2016年11月28日结算，故被告应当从结算之日起向原告支付利息，原告主张按年利率6%计算也是合理，本院予以支持。被告答辩认为已另外向原告支付了80000元，总共支付款项为646000元，但被告并没有提供支付总款项646000元的依据，也没有提供另外支付80000元的依据，因此，被告主张已支付646000元，证据不足，本院不予采信。至于被告所提供的两次微信转账记录，均是在双方结算之前的，证明不了其已付款646000元。关于原告主张的损失费问题。从原告提供的由被告深圳商企联公司法定代表人熊海涛出具的《承诺书》可以看出，不能继续施工的原因确实是因被告违约造成，原告可以主张损失费。但原告所提供的工人工资和管理人员工资损失、房租、水电费损失，均是其单方制作的，并没有提供相应的证据，且被告也不予认可，故证据不足，原告以此为证据主张损失费，本院不予采纳。损失费应当参照合同第10条约定每天3000元计算。本案工程已于2016年8月15日停工，停工窝工损失应当从停工之日计算至合同约定的期满之日，即至2016年10月20日，共66天，因此，损失费为198000元（66天×3000元）。被告深圳商企联公司要求申请追加深圳市爱琴海酒店管理有限公司为本案被告，因原告与深圳市爱琴海酒店管理有限公司并没有合同关系，原告也没有主张要求深圳市爱琴海酒店管理有限公司承担责任，根据合同相对性原则，本院不予追加。至于被告深圳商企联公司与深圳市爱琴海酒店管理有限公司之间的关系，属于另外的法律关系，不属本案审查处理范围。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告深圳市商企业联投资管理有限公司于本判决生效之日起10日内向原告深圳市建侨建工集团有限公司支付装修工程款430000元以及利息（利息从2016年11月28日起，按年利率6%计至还清之日止）；二、被告深圳市商企业联投资管理有限公司于本判决生效之日起10日内赔偿原告深圳市建侨建工集团有限公司损失费198000元；三、驳回原告深圳市建侨建工集团有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5559元，由原告深圳市建侨建工集团有限公司负担605元，被告深圳市商企业联投资管理有限公司负担4954元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判员  盘润畴二〇一九年一月三十日书记员  林婉媚附有关法律条款：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。