广东省广州市增城区人民法院民 事 判 决 书（2017）粤0183民初179号原告：广州市绿润园林有限公司，住所地广东省广州市海珠区。法定代表人：林辉洪。委托代理人：梁成锋、杜冠鹏，广东辅安律师事务所律师。被告：广州新发实业有限公司，住所地广东省广州市增城区新塘镇。法定代表人：江新林。委托代理人：甘云，广东永航律师事务所律师。原告广州市绿润园林有限公司（以下简称绿润公司）诉被告广州新发实业有限公司（以下简称新发公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告绿润公司的委托代理人梁成锋，被告新发公司的委托代理人甘云到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告绿润公司诉称：2013年9月，新发公司与绿润公司就观云阁毛石浆砌挡土墙工程签订一份《新都盛世名门观云阁毛石浆砌挡土墙工程施工合同》，双方约定工程造价为80万元及工程款支付及违约责任等内容。工程于2015年3月18日验收合格，并交付使用。绿润公司向新发公司提交结算文件，但新发公司不予结算。至今新发公司只付工程款444623元，欠付工程款355377元未付。经绿润公司催促无效后，为维护绿润公司利益，诉至法院，请求法院判令，一、新发公司向绿润公司支付工程款355377元及利息（以315377元为本金，从2015年9月15日按中国人民银行同期同类贷款利率计至付清之日止，以40000元为本金，从2016年3月17日按中国人民银行同期同类贷款利率计至付清之日止）；二、本案诉讼费用由新发公司负担。被告新发公司辩称：一、涉案工程的工程结算款及质保金的支付条件未成就。绿润公司要求支付工程款、质保金及利息的诉讼请求均应驳回。（一）绿润公司未提供证据证明涉案工程何时完成结算，因此结算价格未确定。（二）质保金的合同约定需要满足两个条件，质保期届满及结算金额确定。（三）合同约定请款时应提供发票，绿润公司未能举证证明其提供发票的先行义务。二、绿润公司的证据《律师函》不能构成诉讼时效的中断。新发公司并未收到该律师函。且该律师函载明的工程款与绿润公司主张的欠付工程款金额不一致。三、因为绿润公司逾期完工460天，逾期完工违约金应在工程款中抵扣，经核算，延期竣工违约金已经超过新发公司应付工程款。经审理查明：2009年6月19日，广州市市政园林局向绿润公司核发资质证书，该证书显示绿润公司的资质等级为城市园林绿化叁级。2013年9月26日，新发公司（甲方）与绿润公司（乙方）签订一份《新都盛世名门观云阁毛石浆砌挡土墙施工合同》，合同约定，“1、项目名称、地点、内容工程名称观云阁毛石浆砌挡土墙工程……工程承包范围及方式：毛石浆砌挡土墙工程施工图全部内容本工程承包方式采用竣工后据实结算方式……2、合同价款本合同总金额800000元，最终价款按实际工程量据实结算……8、合同价款的支付工程进度款按月计付，乙方每月向甲方报送当月的完成工程量及报表，经甲方、监理方审核后作为当月工程价款支付的依据，甲方按审核后的工程进度款支付当月应付工程款进度款的80%；工程竣工验收并且备案资料完成及结算后付至合同价款的95%；余下合同价款的5%作为质保金在工程保修期满后一年后无息付清。乙方向甲方请款时须提供等额合法有效的发票。……10、竣工验收及结算……10.4工程竣工日期为乙方递交的竣工报告经各方验收合格之日。……12、违约12.1……（2）甲方不按合同的约定支付工程竣工结算价款，逾期56天仍不支付，每延迟一天付款，甲方必须按中国人民银行同期贷款利率支付所欠款项的利息；……”。绿润公司出具一份《观云阁毛石浆砌挡土墙工程竣工验收报告》，报告内附《观云阁毛石浆砌挡土墙工程质量竣工验收评定表》，表内载明开工日期为2013年10月15日，“施工单位自检意见”栏载明“我司在该项目的施工中严格按照设计及有关规范要求，在施工过程中精心组织，确保各项工程的质量，经自检，本工程均符合设计及规范要求。”，绿润公司在该栏盖章并落款“2015年3月18日”；监理单位在“监理单位意见”栏盖章并落款“2015年3月19日”；新发公司在“建设单位意见”栏盖章。2017年1月4日，本院立案受理本案。本案在审理过程中，一、关于竣工交付日期，新发公司表示是2015年3月19日，绿润公司表示是2015年3月18日。二、绿润公司提供一份其自制的《新都盛世名门收款进度明细表（绿润）》，该表显示新发公司向绿润公司支付涉案工程款共444623元，新发公司支付涉案工程的最后一笔工程款为2014年4月10日。绿润公司表示，其一直有向新发公司追讨工程款，由于出于对新发公司的信赖以及新发公司的负责人表示过不会赖账的情况下，绿润公司才至今提起诉讼。三、新发公司陈述以下，对《新都盛世名门收款进度明细表（绿润）》中记载的（2017）粤0183民初179号案的工程进度款的支付时间及支付金额予以确认。四、绿润公司就涉案工程申请工程造价鉴定。经法院摇珠选定的广东华审造价工程师事务所有限公司于2018年12月25日作出工程造价鉴定报告，鉴定意见为，本受鉴项目广州市增城区新塘镇新都盛世名门观云阁毛石浆砌挡土墙的工程鉴定造价为614518.87元。新发公司与绿润公司对上述鉴定意见不持异议。本院认为：新发公司与绿润公司签订的《新都盛世名门观云阁毛石浆砌挡土墙施工合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容和形式没有违反国家法律、行政法规的效力性强制性规定，应为有效合同，双方均应恪守履行。《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时间期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。”，第一百九十五条规定“有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。”，新发公司支付涉案工程的最后一笔工程款时间为2014年4月10日，绿润公司于2017年1月4日提起本案诉讼，因此新发公司提出诉讼时效已过的抗辩并无依据，本院不予采纳。至于应付工程款问题。因新发公司和绿润公司对工程造价鉴定报告记载的涉案工程的工程造价为614518.87元均无异议，本院对此予以确认。新发公司已付工程款444623元，故新发公司应向绿润公司支付未付工程款169895.87元。至于绿润公司主张超出上述金额的部分，缺乏依据，本院不予支持。至于工程款利息问题。因双方并未对工程款进行结算，因此绿润公司主张的起计工程款利息时间并无依据，利息应以169895.87元为本金，从本案立案之日即2017年1月4日起，以中国人民银行同期同类基准贷款利率计至付清之日止。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、第一百九十五条，《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款以及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告广州新发实业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款169895.87元给原告广州市绿润园林有限公司；二、被告广州新发实业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款利息（以工程款169895.87元为本金，从从2017年1月4日起计，按中国人民银行同期同类基准贷款利率计至付清之日止）给原告广州市绿润园林有限公司；三、驳回原告广州市绿润园林有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6968元，由原告广州市绿润园林有限公司负担3835元，被告广州新发实业有限公司负担3133元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  赖雯丽人民陪审员  周伟权人民陪审员  赖葵花二〇一九年一月三十日书 记 员  王燕芳附法律条文：《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时间期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。第一百九十五条有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。