陕西省安康市汉滨区人民法院   民 事 判 决 书                 （2019）陕0902民初2507号   原告（反诉被告）:安康天境园林绿化装饰设计工程有限公司。住所地:陕西省安康市汉滨区。    统一社会信用代码:91610900MA70J0B38J。    法定代表人:党宁。    委托代理人：刘金成、左远苗，陕西宁康律师事务所律师。    被告（反诉原告）:赵涛，男，汉族，1982年9月6日出生，住安康市汉滨区，身份证号码：612XXXXXXXXXXXXXXX   原告（反诉被告）安康天境园林绿化装饰设计工程有限公司与被告（反诉原告）赵涛装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理,原告（反诉被告）安康天境园林绿化装饰设计工程有限公司委托代理人刘金成、左远苗,被告（反诉原告）赵涛到庭参加庭审，本案现已审理终结。   原告安康天境园林绿化装饰设计工程有限公司（以下简称天境园林公司）向本院提出以下诉讼请求：1、依法解除原、被告于2018年10月19日签订的《天境装饰服务合同》，对合同中尚未完成的项目不再履行；2、判令被告支付拖欠原告的室内装修工程款共计304586.8元，并自2019年1月1日起按照中国人民银行同期贷款利率支付至清偿时止的利息；3、判令被告向原告支付违约金1万元(以235000元为基数，自2018年12月1日起按日2‰支付至被告实际付清时止)；4、本案诉讼费用由被告负担；5、鉴定费1万元，由被告承担。   事实和理由：原、被告双方于2018年10月19日签订了《天境装饰服务合同》，合同约定由原告负责装修被告经营的位于XX街XX号宾馆以及酒庄(后起名汉水坊酒庄)两处工程的室内装修工程，并就工期、合同价款、工程款的支付方式以及违约责任等均作了详细约定。其中，合同第一条第4款工程期限约定为90个工作日，开工日期为2018年10月27日，竣工日期为2019年1月27日。第十条第1款关于工程款支付方式约定为:第一次付三万元;第二次在开工后至12月1日付壹拾万元;第三次在完工后付壹拾万元。第十一条第1.4项约定:发包方未按期支付每次工程进度款的，每延误一天向对方支付违约金发包价2％，七天后乙方可中止合同。另，在合同的附件一《室内装饰装修工程施工项目预算表》第十六条第4项中约定:以上工程项目及数量、数值如有出入，按实际发生量计算，多退少补;第12项约定:此预算中的项目如有增减项或漏项均按变更项目处理。合同签订后，原告即按合同约定的内容开始对两项工程进行施工，在完成了前述两处工程装饰外，还额外完成了合同外的部分工程，原告承包的工程已经交付被告使用。2019年4月25日，经决算，宾馆装修项目工程款总价为202524.8元;酒庄装修项目工程款总价为261718.81元，合计共464243.61元。目前，两项工程均早已交付被告使用，然而被告仅支付了第一次3.5万元工程款后，均未按合同约定如期支付相应工程款，经原告催要，又陆续分三次向原告支付了6万元，之后再未支付。综上所述，原被告双方签订的合同合法有效，原告已按合同约定完成了相应的义务，而被告却故意拖欠工程款不子以支付，其行为已构成违约，且严重损害了原告的合法权益。原告现依据事实和相关法律提起民事诉讼，请求贵院依法审理，判如所请!   原告安康天境园林绿化装饰设计工程有限公司为支持其诉讼请求向本院提交以下证据：   1、《天境装饰服务合同》证明原、被告双方就宾馆和酒庄两项工程签订合同，并约定开工时间、竣工时间、工程价款支付方式、违约责任等事项。   2、《酒庄装修预算书》、《宾馆装修预算书》证明（1）第十六条第4项中约定以上工程项目及数量、数值如有出入，按实际发生量计算，多退少补；（2）第12项约定此预算中的项目如有增减项或漏项均按变更项目处理；（3）依据《天境装饰服务合同)第15.4条规定《室内装饰装修工程施工项目预算表》是合同的组成部分与合同具有同等效力。   3、工程造价司法鉴定补充意见书（陕俊杰工字2019第247号），证明原告所完成的两处工程总造价为399586.8元。   4、被告付款凭证，证明（1）被告累计付款95000元，实际下欠原告304586.8元未支付；（2）被告未按合同约定的工程款支付方式支付相应的工程款，已构成违约，因承担逾期付款的违约责任，按照合同确定的付款时段，被告应以235000元为基数，自2018年12月1日起按日2‰支付至被告付清时止。   5、2019年4月25日项目结算文件的函、微信记录，证明告知被告我们已经决算，如有异议可以提出且被告已经收到该函。   6、证人证言，证明增加的工程量和没有完成的工程量，还有变更的工程量。   被告赵涛辩称： 一、解除合同这个的事情我不同意解除，我们签的23.5万元的工程我一样都没有验收。二、我不同意支付工程款，我们签的合同价款是23.5万元，剩余的16.5万元我们没有签装饰合同，我对16.5万元的项目不了解也不知道。我跟原告签合同的人今天才第三次见面我们从来没有沟通过装修过程中的纠纷，也没有沟通过装修工程过程中的增量和减量。三、违约金一万元，我们没有违约，我们签订的23.5万元的合同里包含我们酒店和酒庄的两个工程款，第一期付的工程款3.5万元是酒店的，我们酒店工程款跟原告协商是8万元，3.5万元是在施工前支付的，酒庄总工程款是15万元，原告在施工的时候我们已经支付了6万元，期间我们停止支付剩余的工程款，是因为在施工的过程中原告偷工减料，我们之间产生了分歧。原告不安施工要求施工，不按合同的总量施工。四、诉讼费和鉴定费我们不能承担，工程没有经过我们验收。   被告赵涛为支持其答辩意见，向本院提交以下证据：   1、天境园林装饰服务合同，证明合同内容有装修工程的项目预算表，工程量、水电、油漆、人工材料都包括在内是8万元。   2、酒店照片，证明原告没有按合同约定施工，没有按合同约定的质量施工，没有验收单。    反诉原告赵涛向本院提出以下诉讼请求：1、依法判决被反诉人支付因其装修给反诉人造成的各项损失共计329200元；2、请求依法判决被反诉人支付反诉人违约金13113元。47元×279天(截止2019年11月1日)；3、反诉费由被反诉人承担。   事实与理由：2018年10月19日，反诉人与被反诉人签订了《天境装饰服务合同》。工程施工地点位于汉滨区XX街XX号的汉水坊商务酒店(原嘉华商务酒店)以及位于汉滨区XX村的汉水坊酒庄。合同约定总工程款为235000元，工期共计90天，约定交工时间为2019年1月27日。工期介至后因被反诉人原因导致无法向反诉入交工验收，且至今该装修工程也未完全施工完毕，至今未实际验收交工。在此次施工过程中，反诉人多次发现被反诉人施工中偷工减料，不按工程施工要求进行施工，为此反诉人多次找到被反诉人商谈关于施工中发现的问题，但被反诉人却并不在意，反而要挟反诉人必须支付完所有的工程款才继续施工，在此情況下，反诉人只能与被反诉人就工程的施工情况进行实地勘测，不料被反诉人却虚报施工面积，再重新丈量过程中，与其所报的施工面积和质量相差甚大，在协商无果的情况下，被反诉人无故停工导致反诉人汉水坊酒庄无法在正常时间内开业经营，据此反诉人于2019年4月找到被反诉人并提出整改意见，但被反诉人却并不在意，而将反诉人一纸诉状诉至贵院。2019年1月其反诉人发现，被反诉人给反诉人所施工的汉水坊商务酒店(原嘉华商务酒店)有6间客房卫生间陆续发现有漏水现象，汉水坊酒庄有一间卫生间也出现有漏水现象，且墙壁多处出现滲水，掉墙皮，木工材料差异很大，油漆颜色不均等情况，并且施工的多处部位严重不符合合同要求，给反诉人造成了巨大的经济损失。为此反诉人多次找到被反诉人要求其就出现的问题进行重做或维修，并对反诉人的损失进行计算，但被反诉人却不予理睬，认为其无任何过错。无奈反诉人只得就此事提出反诉请求，请求人民法院依法维护反诉人的合法权益，判决被反诉人承担其给反诉人造成的损失。   反诉原告赵涛为支持其诉讼请求向本院提交以下证据：   1、与安康景岩宏建筑工程有限公司签订的装饰装修工程承包合同，证明反诉原告正在重新装修酒庄，部分施工已经完成了。   2、证明（复印件），证明酒店的防水出现问题，反诉原告重新施工。   3、微信聊天记录，证明反诉被告在施工过程中，因管理不当将门锁丢失。   4、宾客退房结算单，证明因反诉被告施工不当，造成的营业损失   5、汉水坊餐饮公司工资表，证明因反诉被告一直未交付使用造成的员工工资损失。   6、汉水坊酒庄的部分装修材料收据，证明反诉被告的施工是不合格的，反诉原告重新找人施工造成的损失大概有7万元左右。   反诉被告安康天境园林绿化装饰设计有限公司辩称，反诉人的反诉请求无任何事实依据和法律依据依法不能成立。一、关于迟延交付的工程问题，宾馆并未迟延交付答辩人按照合同的约定时间及时进行了交付，酒庄延迟交付的原因不在答辩人，而是由于反诉人的原因造成的，反诉人并未按约定的工程支付进度支付工程款，由反诉人自己提供的材料不能及时运到位，由于新增了一些合同外工程。二、答辩人所完成的工程不存在任何质量问题，即使存在质量问题也是由于他人二次破坏所造成的与答辩人无任何关联性。三、反诉人提出的反诉请求的损失额及违约金无任何依据，答辩人不承担反诉人所诉的任何责任。   反诉被告安康天境园林绿化装饰设计有限公司就反诉未向本院提交证据材料。   经审理查明， 2018年10月19日，原、被告双方签订《天境装饰服务合同》，合同约定：工程地点解放路XX街XX号酒庄；工程承包方式为承包方包工、部分包料（承包方提供装饰装修材料）、发包方提供部分材料（发包方提供装饰装修材料表）；合同价款235000元；工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期；工程款支付方式：第一次叁万元整，第二次壹拾万元整（开工后到12月1日），第三次壹拾万元整（完工后10天内）；发包方未按期支付每次工程进度款的，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰，七天后乙方可终止合同。   如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费8330元，由被告周明、陕西鼎承园林工程有限公司、安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室承担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。      审 判 长  黄 蓁   人民陪审员 唐章乾   人民陪审员 付长泽      二〇二〇年七月九日   书 记 员 郑明玥         《中华人民共和国合同法》   第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。   《中华人民共和国担保法》   第三十一条依法保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。   最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》   第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。   未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：   （一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；   （二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。               1