新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院民 事 判 决 书（2020）新4223民初933号 原告（反诉被告）:上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路499号秦郡1栋13层办公4。统一社会信用代码：91650103564360394U。负责人：王正云，系该分公司总经理。委托诉讼代理人：余文龙（特别授权），新疆国法律师事务所律师。被告：新疆天北万佳建设工程有限责任公司第一分公司，住所地新疆维吾尔自治区沙湾县沙城北路东侧**。负责人：王有根，系该分公司经理。委托诉讼代理人：孙练和（特别授权），该公司项目负责人。被告（反诉原告）：新疆天北万佳建设工程有限责任公司，住所地，住所地新疆维吾尔自治区沙湾县三道河子镇奎屯路**iv>统一社会信用代码：91654223751663569Q。法定代表人：杨永祯，系该公司董事长。委托诉讼代理人：刘永琴（特别授权），新疆初维律师事务所律师。被告：沙湾县人民医院，住所地新，住所地新疆维吾尔自治区沙湾县三道坝河子镇世纪大道v>统一社会信用代码：12654223458367293U。负责人：陈伟，系该院院长。委托诉讼代理人：管军（特别授权），系该院保卫科主任。原告（反诉被告）上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司（以下简称石化消防工程乌鲁木齐分公司）与被告新疆天北万家建设工程有限责任公司第一分公司（以下简称天北万佳一分公司）、被告（反诉原告）新疆天北万佳建设工程有限责任公司（以下简称天北万佳公司）、被告沙湾县人民医院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，依法适用简易程序于2020年6月23日公开开庭审理，原告石化消防工程乌鲁木齐分公司委托诉讼代理人余文龙，被告天北万佳一分公司委托诉讼代理人孙练和，被告天北万佳公司委托诉讼代理人刘永琴，被告沙湾县人民医院委托诉讼代理人管军到庭参加。本案现已审理终结。原告石化消防工程乌鲁木齐分公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付原告工程款1 860 650元。2、请求判令被告支付原告拖欠工程利息75 433.86元，合计1 936 083.86元。3、请求判令被告以未付工程款为基数承担自2020年5月20日起至实际付清欠款之间按照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算的利息。4、请求判令第一、二被告在对所欠工程款及利息承担连带给付责任，第三被告在未付工程款范围内承担连带给付责任。5、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2012年5月22日，原告与第一被告签订建设工程施工合同，约定由原告承建沙湾县人民医院病房消防工程，合同价款采取大包干价406万元，同时约定了价款支付方式。合同签订后，原告依约完成了工程，该工程于2018年6月1日通过塔城地区公安消防支队的消防验收，并由消防部门出具了《建设施工消防验收意见书》。但被告向原告支付了2 199 350元工程款后，剩余工程款1 860 650元至今未向原告支付，现诉至本院。原告石化消防工程乌鲁木齐分公司为支持其诉讼请求向法庭提供以下证据：书证1，建设工程施工合同一份（出示原件提交复制件），证明：原告在本案中主体适格，根据合同相对性，原告是本案合同主体之一，也是本工程实际施工人，原告作为诉讼主体是事实法律依据。涉案工程价款是包干价，总价款是406万元。合同约定付款方式，原告要求被告支付工程款，按照合同约定付款条件已经形成。书证2，银行支付凭证6份（出示原件提交复制件），证明：被告向我方已支付工程款2 199 350元，书证3，建设工程消防验收意见书一份（提交复印件），证明：工程验收合格，该工程在验收过程中已经将全部资料交付给建设单位，由建设单位向消防验收部门提交资料。利息计算方式一份。被告天北万佳一分公司辩称，原告延迟交工，至今未结算，往来账户资金未核对，已付工程款数额不对，原告延期造成我们的损失，我们是分公司，不是独立法人，以总公司的意见为准。被告天北万佳一分公司未向法庭提供证据。被告天北万佳公司辩称，原告诉讼主体不适格，原告是以上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司作为诉讼主体中的原告提起诉讼，根据相关规定分支机构作为民事案件的主体包括的情形，法定只有八项，本案原告不属于法定的分支机构可以作为诉讼主体的八项内容之一，同时公司法规定，公司可以设立分支机构应当领取营业执照，但分公司不具备法人资格，其民事责任由总公司承担。本案涉案工程牵涉未付工程款情形，主张权利的原告应当是上海石化消防工程有限公司，而不是乌鲁木齐分公司。在原告五个诉讼请求中，原告诉讼请求不明确，诉讼请求第四项，请求判令第一、二被告在对所欠工程款及利息承担连带给付责任，第三被告在未付工程款范围内承担连带给付责任。其他诉讼请求是判令被告给付工程款或利息，或承担利息。由谁承担给付责任？到现在为止该工程未进行最后的决算，上海石化公司未与被告进行算账，对于欠付工程款的情况，双方不明确，因此诉讼请求不明确。工程实施过程中，根据双方签订的合同，在合同中约定的付款方式中第四项付款开始都是以工程交工并经消防部门验收合格为准，合同约定上海石化公司的施工必须跟上第一被告的施工进度，不得耽误工期，根据原告自认的建设工程消防意见书形成的时间是2018年6月1日，期间工程经过了数次消防预验收，消防部门提出了整改要求，第一、二被告以各种方式通知原告但未处理。请求驳回原告的诉讼请求。对于第一被告不能独立承担责任的意见是认可的。被告天北万佳公司为支持其诉讼请求向法庭提供以下证据：书证1，建设工程施工合同一份（出示原件，提交复制件），证明：合同约定了工程的名称，工程内容。合同符合国家规范。工程必须取得消防部门组织验收。质保期一年，自竣工验收合格之日起计算。保修期没开始。书证2，收条1份（出示原件，提交复制件），2013年1月7日我方向原告方支付50万。证明：施工过程中发生事故向受害人赔偿的，是以工程款的形式支付。现场负责人打的收条，原告加盖公章。被告沙湾县人民医院辩称，对于第三被告在未付工程款范围内承担连带给付责任的诉讼请求不予认可，原告消防工程做的不到位，屡次验收未通过，不符合国家消防标准。三年验收五、六次，每次通知原告都不来人处理，不承担连带给付责任。被告沙湾县人民医院未向法庭提供证据。反诉原告天北万佳公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令反诉被告向反诉原告支付因未承担保修责任，反诉原告产生的各种费用，合计216 751元。2、请求判令反诉被告向反诉原告支付违约金812 000元，3、本案反诉的诉讼费、送达费由反诉被告承担。事实与理由：2012年5月22日，反诉被告于反诉原告的下属一分公司签订《建筑工程施工合同》，约定由反诉被告承建沙湾县人民医院病房的消防工程。合同采取大包干总价406万元，合同约定反诉被告必须跟上反诉原告下属一分公司的装修工程进度，不得耽误工期及施工进度，工程质量约定为合格，以消防验收部门验收报告为准。如因反诉被告原因造成工期延误的，每逾期一日，反诉被告向反诉原告支付合同总价5%的违约金，并赔偿反诉原告因此受到的损失。合同签订后，由于反诉被告未按约定交付工程，直到2018年6月1日才取得《建设工程消防验收意见书》，导致该工程到2018年6月1日以后，才进入竣工验收及工程结算阶段，给反诉原告造成经济损失，现诉至本院。反诉原告天北万佳公司为支持其反诉请求，向法庭提供以下证据：书证1一组（均提交复制件），沙湾县人民医院消防存在问题相关事宜的函、邮件页面、验收汇报。证实：2016年8月12日下发消防检验28条整改清单，发给反诉被告但未解决。消防验收相关资料的函，至今未提供资料。病房标准化验收汇报，两次都不合格。书证2，维修费用证据一组共33页（出示原件，提交复制件），证明：反诉原告主张的维修费用。反诉被告石化消防工程乌鲁木齐分公司辩称，对于反诉请求认为不成立，我方在保修期内未收到反诉原告通知我方对工程进行维修，因此，我方认为根据合同约定保修期已过，我方未收到反诉原告维修的通知，不存在维修费用。反诉原告要求承担违约责任没有事实与法律依据，我方工程按照合同约定是根据反诉原告的装修进度进行施工，因此我方施工是符合合同约定，不存在违约行为。反诉原告要求我方承担812000元违约金，即使存在违约，我方认为违约金计算方式过高，请求法庭降低违约金数额。反诉被告石化消防工程乌鲁木齐分公司就反诉部分，向法庭提供以下证据：公安消防大队出具的沙湾县人民医院存在重大火灾隐患整改情况报告一份，证明：2015年6月7日关于被告沙湾县人民医院存在消防隐患的报告，明确列举消防存在的问题，共64项，其中54项是设计存在缺陷，10项是未正式验收。医院有火灾隐患是设计缺陷造成的。该报告中的第52项、53项、60项是医院外科楼，不是我方施工范围。2014年年初被告就已经在未经过消防验收情况下，进行投入使用。本院经审理认定事实如下，2012年5月22日，原告石化消防工程乌鲁木齐分公司与沙湾县天北建筑安装有限责任第一分公司（现更名为新疆天北万佳建设工程有限责任公司第一分公司）签订建筑工程施工合同。约定由原告称包被告天北建筑公司承建的沙湾县人民医院消防工程，工程内容包括火灾报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘门系统、气体灭火系统、应急照明系统。承包方式为包工包料，质量要求为所有设备及材料必须符合国家规范、标准，通过消防局等相关部门的检查和验收，合同工期根据装修工程进度进行安排，乙方必须跟上甲方装修工程进度不得耽误甲方工期，不得影响甲方工程进度。验收标准及质量等级约定按消防部门相关规范、标准及消防系统施工图，由甲方及消防部门组织验收，工程质量标准为合格，以消防部门验收报告为准。合同价款为大包干价406万元，合同签订三日内乙方支付甲方施工单位配套费，按合同总价4%计算，即162 400元；合同签订后，甲方支付乙方合同总价的16%的预付款646 900元；工程量完成50%，甲方支付乙方合同总价的30%，即1 218 000元；本工程经消防部门验收合格后三日内，甲方支付乙方合同总价的30%，即1 218 000元；留20%竣工后年底付10%，即406 000元；留10%质量保证金406 000元，质保期届满，无质量问题不计利息一次性付清质保金，质保期为一年，自甲方及消防部门验收合格以资料日为准计算。结算方式为大包干固定价合同，图纸以外的变更及签证另行计取。合同签订后，原告进行消防工程的施工，后消防工程于2018年6月1日通过消防验收，双方对未能按期通过消防验收的原因产生分歧，被告未向原告支付剩余工程款。关于已付款情况：①2012年6月21日，被告天北万佳建筑公司通过新疆新都房产开发有限责任公司富苑售房部向原告付款649 550元；②2012年10月8日，被告天北万佳建筑公司通过新疆新都房产开发有限责任公司富苑售房部向原告付款199 950元；③2013年1月10日，被告天北万佳建筑公司通过吴爱祥个人账户向原告付款549 950元；④2013年11月15日，被告天北万佳建筑公司通过新疆新都房产开发有限责任公司富苑售房部向原告付款199 950元；⑤2014年8月20日，被告天北万佳建筑公司通过新疆新都房产开发有限责任公司富苑售房部向原告付款499 950元；⑥2017年1月19日，被告天北万佳建筑公司通过新疆新都房产开发有限责任公司售房部向原告付款10万元；另，2012年6月21日的付款中扣减162 400元的配套费，实际收据金额为812 000元，银行汇款手续费250元。2013年1月7日，因施工过程中发生事故向受害人支付50万元的赔偿费用，以工程款形式支付，原告对此无异议。综上被告天北万佳建筑公司向原告支付工程款合计2 862 050元，被告欠付工程款1 197 950元。本案争议焦点如下：1、原告诉讼主体是否适格？2、合同履行过程中双方是否存在违约行为？剩余工程款给付条件是否达到双方签订的合同约定？3、反诉原告主张的维修费用事实依据？本院认为，原、被告签订的沙湾县人民医院消防工程施工合同，是双方当事人真实意思表示，应认定为有效。双方均应按照合同的约定履行各自的义务。对于原告的诉讼主体问题，原告为上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司，根据《中国人民共和国民事诉讼法》第四十八条规定，公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十二条规定，民事诉讼法第四十八条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，包括：（五）依法设立并领取营业执照的法人的分支机构。本案原告属于依法设立并领取营业执照的法人的分支机构，故原告的诉讼主体资格适格。关于合同履行过程中双方是否存在违约行为的问题。庭审中，被告天北万佳建设公司辩解双方合同约定的付款以工程交工并经消防部门验收合格为准。原告未按进度施工，未及时取得消防部门的验收报告，未提供整套消防系统技术资料。原告于2018年6月1日才取得工程消防意见书，耽误被告施工工期。被告对该辩解意见向法庭提供的2016年8月27日，被告天北建筑公司工作人员向邮箱号为924923447@qq.com的邮箱发送的邮件，邮件名称为《关于沙湾县人民医院病房楼消防工程需要整修相关事宜函》，邮件附件包括《特此函告》、《问题清单一》、《问题清单二》，原告对该证据三性均不认可。结合被告的2017年12月11日，由沙湾县公安局消防大队向沙湾县人民政府出具的《关于沙湾县人民医院病房楼-标准化病房楼第三次验收情况汇报》（沙公消﹝2017﹞101号），以及原告提供的2015年6月7日，由沙湾县公安局消防大队向沙湾县人民政府出具的《关于沙湾县人民医院存在重大火灾隐患的情况报告》（沙公消﹝2015﹞57号），上述两份文件中可以证实本案所涉及的沙湾县人民医院病房楼的消防工程未能及时验收合格的原因，即包括工程设计不符合《建筑设计防火规范》的规定，亦包括原告在消防施方面工的问题，因此消防工程未能如期验收合格，原告双方均存在违约行为，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定。当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。本案中，涉案消防工程已于2018年6月1日通过消防验收，因此原告主张按照合同约定要求被告支付除10%质保金以外的剩余工程款，本院予以支持。对于合同约定的10%质保金，原告称被告从未向其要求维修，对此结合原、被告提供的沙湾县公安局消防大队的两份文件及邮件，对原告的辩解意见本院不予采信，对原告主张给付质保金的诉讼请求本院不予支持。结合前述，被告天北万佳建筑公司向原告支付工程款合计2 862 050元，被告欠付工程款1 197 950元。合同约定质保金为工程总价的10%，即406 000元。故被告应向原告支付工程款791 950元，对原告主张的工程款利息，按照相关法律规定，原告主张的利息应按照全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，利息为32 002.69元。对于被告天北万佳一分公司，系被告天北万佳公司的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定，公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。故被告天北万佳公司应承担给付义务。对于原告主张被告沙湾县人民医院在未付工程款范围内承担连带给付责任的诉讼请求，原、被告未向法庭提供被告沙湾县人民医院欠付工程款数额的证据，故对原告的该项诉讼请求本院不予支持。反诉部分，对于反诉原告主张维修费用，反诉原告提供的证据反诉被告均不认可，并且支付费用的收据中所载明费用并非反诉原告支付，故对反诉原告主张维修费用的诉讼请求本院不予支持。对于反诉原告主张的违约金，结合前述，涉案消防工程未能如期验收，反诉原、被告双方均存在违约行为，故对反诉原告主张的违约金，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第一百二十条、第一百一十二条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十八条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十二条之规定，判决如下：一、被告新疆天北万佳建设工程有限责任公司在本判决生效之日起十五日内支付原告上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司工程款792 000元。二、被告新疆天北万佳建设工程有限责任公司在本判决生效之日起十五日内支付原告上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司工程款利息32 002.69元（利息计算至2020年5月19日，之后的利息按照贷款市场报价利率计算至本判决确定给付之日）。三、驳回原告上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司对被告新疆天北万佳建设工程有限责任公司第一分公司的诉讼请求。四、驳回原告上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司对被告沙湾县人民医院的诉讼请求。五、驳回反诉原告新疆天北万佳建设工程有限责任公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案争议标的1 936 083.86，案件受理费适用简易程序减半收取11 112元，由原告上海石化消防工程有限公司乌鲁木齐分公司负担多诉部分6383元。被告新疆天北万佳建设工程有限责任公司负担4729元。投递费80元，由被告新疆天北万佳建设工程有限责任公司负担。反诉标的1 028 751元，反诉费适用简易程序减半收取7029元，由反诉原告新疆天北万佳建设工程有限责任公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院。审  判  员   张琼 二 〇 二 〇 年 八 月 二 十 七 日书  记  员   王佳