湖北省大冶市人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0281民初6928号原告（反诉被告）：中国电信股份有限公司黄石分公司（以下简称电信公司）。住所地：黄石市团城山开发区杭州西路**。法定代表人：杨才正，系该公司总经理。委托诉讼代理人：张文、石钧中，湖北群力律师事务所律师。被告（反诉原告）：湖北省威赛尔科技有限公司（以下简称威赛尔公司）。。住所地：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城一期）第3.4.6幢8层1号房。法定代表人：胡咏来，系该公司总经理。委托诉讼代理人：陈琳，女，该公司员工。第三人：广州市英隆电脑科技有限公司（以下简称英隆公司）。。住所地：广州市天河区天河北路**高科大厦A119法定代表人：占增兵，系该公司总经理。委托诉讼代理人：王洲，国浩律师（武汉）事务所律师。原告（反诉被告）电信公司与被告（反诉原告）威赛尔公司、第三人英隆公司合同纠纷一案,本院于2019年12月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）电信公司委托诉讼代理人石钧中、被告（反诉原告）威赛尔公司委托诉讼代理人陈琳、第三人英隆公司委托诉讼代理人王洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）电信公司向本院提出诉讼请求：1、解除电信公司与威赛尔公司签订的［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同(合同编号HBHSA1801834BGN00)；2、判令威赛尔公司向我公司支付违约金1499915.83元（以合同总价款为基数按照每天0.3%从2019年1月28日起计算至2019年11月13日）。事实和理由：2018年，我公司与威赛尔公司签订［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同，合同约定标的1724041.18元，威赛尔公司应于2018年12月30日前完成项目系统集成。并约定由于威赛尔公司原因使得初验、试运行、终验、保修期任一阶段工作延误的，威赛尔公司应当每天按合同总价款0.3％的标准支付违约金，延迟违约金的数额累计达到合同总价的10％或延迟达7天时，我公司有权解除合同。我公司于项目初验后向威赛尔公司支付了合同款项1206828.83元，但威赛尔公司逾期完工，直至2019年11月18日才完成竣工终验。由于威赛尔公司逾期完工，没有完全完成本案合同设备的采购，并将项目非法转包，给我公司造成严重的负面影响和经济损失，为维护我公司合法权益，提起诉讼。被告（反诉原告）威赛尔公司辩称，我公司与电信公司签订［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同后，按合同约定完成了项目设备的采购和安装等主要义务，初验、终验都已完成，合同不应解除。我方完成采购后，电信公司予以确认并进行了初验，支付了70％合同款1206828.83元，试运行期结束后我方申请终验，但电信公司拖延不组织终验，我方不存在逾期行为。我公司履行了相关的管理义务，不存在非法转包，电信公司作为总包方将整个项目肢解成7个部分分别转包，在整个工程施工中没有做任何工作，如果认定非法转包源头在电信公司，电信公司也应承担违约责任。我方向第三人主要是进行设备采购，即使项目有逾期的行为也是第三人逾期采购安装所导致，责任应由第三人承担。电信公司没有提供任何损失的证据，约定违约金过高。现提出反诉，要求判令电信公司在终验合格且审计后的15日内支付我方合同款431010.30元。第三人英隆公司述称，我公司是大冶社会治安平台前端设备采购系统集成项目实际施工人，全部设备采购、安装、调试均由第三人完成。因威赛尔公司没有按期向第三人支付款项，导致项目延期，威赛尔公司违反了与电信公司的合同。请求剩余未支付的价款由电信公司直接支付给第三人。经审理查明，2017年，电信公司取得大冶市公安局大冶市平安城市A类监控及视频卡口工程建设项目后，作为甲方将该项目前端设备采购项目通过招标分包给乙方威赛尔公司，双方于2018年签订［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同(合同编号HBHSA1801834BGN00)，合同主要内容：1.合同标的及项目进度计划。标的1724041.18元（含税）；乙方应于2018年12月30日前完成本项目系统集成；工程和设备免费质保三年；乙方按本合同及附件约定的内容进度交付，在每项交付一个工作日前以书面方式通知甲方，甲方在接到交付通知后及时安排交付事项；竣工验收标准为通过湖北省电子信息产品质量监督检验院工程检验，达到合格要求，取得检验报告，并通过大冶市公安局的竣工验收，取得终验报告；项目竣工后,乙方应以书面形式通知甲方进行竣工验收，竣工验收时，乙方应当向甲方提供完整的验收资料和竣工报告，并协助甲方进行验收；甲方收到竣工验收通知后十五个工作日内出具竣工验收报告或提出整改意见，甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出修改意见的，自期限届满之日起视为本项目验收合格。工程进度乙方应于合同签订之日起30日内对系统工程主要设备进行交货，在120日内完成项目货物的供应、布线、安装、调试等服务并交付甲方验收、使用；因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方书面确认后，乙方工作期可以顺延，顺延的日期与甲方造成乙方不能正常工作的日期相等。2.支付。首付款甲方应于设备到场后且在收到乙方提供的付款通知书、设备签收单、增值税发票后支付合同总价款50％；初验付款甲方应于本项目试运行并收到乙方提供的付款通知书、增值税发票、大冶市公安局签署的全网项目初验通过报告后支付合同总价款支付合同总价款的20％；终验付款甲方应于本项目终验并经湖北省公安厅安全技术防范管理办公室验收合格和审计部门审计后且收到乙方提供的付款通知书、增值税发票、大冶市公安局签署的全网项目终验证书后的十五日内，向乙方支付本合同总价款的25％计431010.30元；质保满两年和满三年时分别支付合同总价款的2％和3％。3.方案认可与验收。乙方依合同约定向甲方提交系统设计及实施方案，甲方应当及时进行评审鉴定及认可。甲方接到乙方初步验收书面申请后，应在5个工作日内指派工程技术人员和代表与乙方共同进行初验测试，经测试符合湖北省公安厅安全技术防范管理办公室关于平安城市项目验收规定的标准，由甲方向公安局申请初验；初验合格后，系统进入运行阶段，试运行期为大冶市公安局要求的试运行期；试运行期结束后，按湖北省公安厅安全技术防范管理办公室关于平安城市验收规定的标准进行终验。4.技术支持与服务。乙方自大冶市公安局签署终验证书之日起，为甲方提供为期36个月的免费技术支持和服务。5.违约责任。由于乙方原因使得初验、试运行、终验、保修期等任一阶段工作延误的，乙方应每天按相当于合同总价0.3％的标准支付违约金；违约金数额累计达到合同总价的10％或延迟达7天时，甲方有权解除本合同；保修期内，如乙方未能按合同规定提供服务，除本合同规定的不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价5‰的违约金。双方并就上述条款的具体操作及甲方提供条件、培训、不可抗力、税费、法律适用和争议解决、保密、软件权利归属和侵权处理等进行了详细约定。期间，威赛尔公司于2019年12月31日与英隆公司签订“大冶公安局平安城市卡口监控项目合作协议书”，约定对威赛尔公司从电信公司取得的“大冶公安局平安城市卡口监控项目”双方进行合作，由英隆公司完成大冶公安局平安城市卡口监控项目的深化设计与项目实施工作，威赛尔公司行使监督管理的职责，协议总额12880381.00元，其中包含了［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同(合同编号HBHSA1801834BGN00)设备的采购集成。在上述合同及协议达成后，威赛尔公司及英隆公司组织施工建设。2018年12月13日，大冶市平安城市A类监控及视频卡口工程项目设备采购、安装及相关服务项目工程完成初步验收，其中包含本案［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同的设备采购及集成，电信公司在威赛尔公司开具增值税发票后，于2019年1月25日向威赛尔公司汇付本案诉争总价款70％的工程款1206828.83元。2019年9月6日，电信公司组织威赛尔公司、英隆公司及另一分包公司武汉虹信技术服务有限责任公司召开协调会，经过会议讨论，电信公司、虹信公司、威赛尔公司对以下事项达成一致意见：1.三方一致同意推进大冶平安城市四期终验工作，威赛尔公司承诺主动承担完成终验工作。2.关于施工项目和设备提供事宜，三方要与电信公司进行确认。3.关于设备的质保维护事宜,威赛尔公司提出由实际提供方承担维保责任，需要签订四方协议予以明确。4.关于威赛尔公司支付英隆公司前期150万款项事宜，威赛尔公司与英隆公司未就协议达成一致，会议协调失败。威赛尔公司要求走法律途径解决。5.关于后期合同款项，威赛尔公司放弃权益，无条件配合结算工作。6.电信方主张对虹信公司、威赛尔公司追究法律责任的权利。电信公司、虹信公司、威赛尔公司的代表在会议纪要签字。2019年10月17日，威赛尔公司对其承揽的工程向电信公司提供竣工资料整改报告、完工报告、工程竣工验收申请表等项目终验总结资料，电信公司随后向大冶市公安局申请终验，2019年11月18日通过终验，终验验收文件载明项目实际完工时间2019年9月1日。其中本案诉争合同约定的设备采购及集成包含在内。以上事实，有电信公司举出的证据［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同(合同编号HBHSA1801834BGN00)、银行转账1206828.83元凭证、大冶平安城市四期项目协调会议纪要、终验验收文件，威赛尔公司举出的设备（材料）现场签证表、初步验收报告、增值税专用发票、中国工商银行业务回单、草拟的终验验收文件及签收单，英隆公司举出的证据专家初验评审专家验收签到表、威赛尔公司与英隆公司签订的大冶公安局平安城市卡口监控项目合同协议书在卷佐证证。本院认为，1.电信公司与威赛尔公司签订的［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同(合同编号HBHSA1801834BGN00)，是双方真实意思表示，未违反法律规定，对合同双方当事人具有约束力。2.电信公司举出的终验验收文件证明本案诉争合同设备采购及集成工作已经完成，工程和设备为期三年的免费质保电信公司不再要求威赛尔公司承担，2019年9月6日会议纪要对设备的质保维护事宜,威赛尔公司亦已明确表示由实际提供方承担，对电信公司提出解除其与威赛尔公司签订的［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同(合同编号HBHSA1801834BGN00)的诉讼请求本院予以支持。3.［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同(合同编号HBHSA1801834BGN00)约定威赛尔公司应于2018年12月30日前完成本项目系统集成,但工程实际完工时间经终验确认为2019年9月1日，威赛尔公司没有提供证据证明系因电信公司的原因造成不能按期完成工作，应承担逾期完工违约责任。合同约定的逾期完工违约责任以合同总价款为基数按照每天0.3%计算违约金过高，本院根据公平、诚信原则酌情予以调整，调整为以合同总价款1724041.18元为基数按年6％计算逾期完工的违约责任，按电信公司主张的违约起算时间2019年1月28日计算至终验确认的完工时间2019年9月1日止，逾期完工违约金计62065.48元。根据合同约定，项目竣工后应由威赛尔公司应以书面形式通知电信公司进行竣工验收并提供完整的验收资料和竣工报告，而威赛尔公司直至2019年10月17日才向电信公司提交终验资料，威赛尔公司抗辩电信公司拖延不组织终验的理由不能成立。威赛尔公司提出其向第三人采购设备，即使有逾期的行为也是第三人逾期采购安装所导致，责任应由第三人承担。因威赛尔公司与英隆公司属另一合同关系，本案不予合并审理。4.威赛尔公司反诉要求电信公司在终验合格且审计后的15日内支付25％合同款431010.30元，因大冶市公安局大冶市平安城市A类监控及视频卡口工程建设项目尚在审计之中，合同约定的验收合格和审计部门审计后支付合同总价款25％计431010.30元价款的条件尚未完全成就，对威赛尔公司的反诉请求本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、解除中国电信股份有限公司黄石分公司与湖北省威赛尔科技有限公司签订的［大冶社会治安平台前端设备采购项目］系统集成合同(合同编号HBHSA1801834BGN00)；二、湖北省威赛尔科技有限公司于本判决生效之日起十五日内支付中国电信股份有限公司黄石分公司违约金62065.48元；三、驳回中国电信股份有限公司黄石分公司的其他诉讼请求；四、驳回湖北省威赛尔科技有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费用18300元，由中国电信股份有限公司黄石分公司负担16950元，湖北省威赛尔科技有限公司负担1350元。反诉费7750元，由湖北省威赛尔科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省黄石市中级人民法院。审 判 长  陈 红人民陪审员  陆建霞人民陪审员  罗国营二〇二〇年八月二十四日书 记 员  曹晶晶