济南市槐荫区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0104民初3025号原告：北京圣轩环保科技有限公司威海分公司，住所地威海市。法定代表人：张速环，经理。委托诉讼代理人:陈庆水，男，1969年10月22日出生，汉族，该公司员工，住山东省章丘市。被告：齐志峰，男，1962年5月13日出生，汉族，住济南市。原告北京圣轩环保科技有限公司威海分公司（以下简称圣轩科技威海分公司）与被告齐志峰装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月25日立案后，依法适用简易程序，分别于2020年7月13日、8月14日公开开庭进行了审理。原告圣轩科技威海分公司的法定代表人张速环、被告齐志峰到庭参加第一次诉讼，原告圣轩科技威海分公司的委托诉讼代理人陈庆水、被告齐志峰到庭参加第二次诉讼。本案现已审理终结。圣轩科技威海分公司向本院提出诉讼请求：1.要求齐志峰给付圣轩科技威海分公司工程中期款5880元；2.要求齐志峰给付圣轩科技威海分公司施工二名农民工人人工费6天×700元/天=4200元；3.齐志峰承担案件受理费用；4.齐志峰承担圣轩科技威海分公司误工费2000元。事实和理由：2020年3月23日，圣轩科技威海分公司与齐志峰签订《济南家庭隔声降噪工程协议》经过8天施工，在还有1天即将结束时，齐志峰还是未按合同付中期工程款5880元。致使工程暂时停工，齐志峰还是以各种理由拒绝支付，无奈诉至法院。齐志峰辩称，一、圣轩科技威海分公司所列请求和事实理由与事实不符。二、圣轩科技威海分公司合同违约在先。1.圣轩科技威海分公司偷工减料使用违反合同约定的材料；2.圣轩科技威海分公司偷工减料违反合同约定的施工做法；3.圣轩科技威海分公司施工过程质量不合格，违反了《中华人民共和国民法通则》（2009修正）第八十八条之规定，违反相关的法规及专业技术规范标准。三、圣轩科技威海分公司诉求再给付30%（?5880元）与事实不符。四、圣轩科技威海分公司要求给付工人工资违背合同约定。五、圣轩科技威海分公司要求齐志峰承担误工费实属荒谬。六、本案从始至终都是因为圣轩科技威海分公司合同违约和施工质量不合格且不整改造成。七、圣轩科技威海分公司所出具的隔声门定购合同不能证明用于齐志峰的装修工程中，且违反合同法之规定。八、圣轩科技威海分公司工期延误。九、圣轩科技威海分公司的其他违法违约行为。综上所述，圣轩科技威海分公司违约在先，圣轩科技威海分公司作为被国家列为失信惩戒被执行人对象，不思悔改，在此又用被吊销的施工资质证书骗取了齐志峰的信任，且在施工中也不符合相关的专业技术规范标准规定，所施工的工程量达不到付款的条件下，为逃避应负的整改责任和义务，恶意擅自停工提前索要工程款，在没有达到目的后又恶意起诉齐志峰，想借法律的名义为自己的违法违规违约行为进行逃脱，性质实属恶劣。圣轩科技威海分公司未按合同履行应尽的义务，无权要求获得所谓的诉讼请求，肯定法庭查清事实并裁定驳回圣轩科技威海分公司的起诉或判决驳回圣轩科技威海分公司的诉讼请求；请求法院判决圣轩科技威海分公司赔偿齐志峰的损失。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据，本院经审查予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下：2020年3月23日，齐志峰与圣轩科技威海分公司签订《济南家庭隔声降噪工程协议》，约定：一：工程名称：家庭隔声降噪工程（含中央空调隔声处理）；二、工程地点：本市某房产；三、工程期限：暂定七天；四、工程造价：19600元；五、工程内容：居室内隔声降噪的全部施工及隔声门；六、工艺及做法：轻钢龙骨内置一层环保吸音棉、一层石膏板、一层阻尼隔声毡、二层龙骨内置二层环保吸音棉、二层阻尼隔声板、二层石膏板、外饰面聚酯吸音板（相关软连接、密封等声学技术要求）；七、材料的品牌规格及等级：材料名称轻钢龙骨品牌国标规格75等级一级；材料名称吸音棉品牌苏州规格5㎝等级优；材料名称石膏板品牌泰山规格1.2㎝等级优；材料名称阻尼隔声毡品牌苏州规格0.2㎝等级优；材料名称阻尼隔声板品牌苏州规格15㎝等级优；材料名称聚酯吸音板品牌苏州规格9㎝等级Ｂ。八、工程款支付：材料进场首付工程材料款50%（9800元）、中期30%（5880元）、工程结束检测合格即付20%（3920元）。九、工程结果：达到室内噪声检测30Ｄb(A)。十、材料选择符合国家行业环保标准。十一、如不达标公司免费整改，直至检测合格。十二、争议解决（1）双方协商解决，（2）向当地法院起诉。十三、本合同一式二份，双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。十四、附外饰面聚酯吸音板颜色待施工时待定。十五、附件：营业执照及资质证书复印件（加盖红章）。合同签订当日，齐志峰支付首付工程款9800元。圣轩科技威海分公司于2020年4月5日进场施工，圣轩科技威海分公司未施工完毕。齐志峰自述已自行完成施工。圣轩科技威海分公司、齐志峰对协议约定的齐志峰应支付中期工程款30%5880元的时间产生争议。圣轩科技威海分公司主张中期工程款应在工程进行到工程量的50%时支付，并表示已完成工程量的50%，因齐志峰未支付中期工程款而停工。齐志峰辩称中期工程款应在工程进行到工程量的80%即付款占总工程款的同等比例时支付，且圣轩科技威海分公司未完成工程量的50%。涉案协议系双方协商一致达成，双方对工程中期是何时产生争议，双方均未提交证明工程中期为何时的国家标准或行业标准，亦未提交相关行业的习惯规定，故本院认定，工程中期根据字面解释至少为完成工程量的50%，但圣轩科技威海分公司仅提交部分现场照片，未提交其它证据证实其已完成工程量的50%，亦未申请鉴定，故对圣轩科技威海分公司主张完成涉案工程量的50%，本院不予确认。圣轩科技威海分公司主张因齐志峰要求增加一层隔音吊顶故应支付人工费4200元，其按每个工人一人一天350元计算6天。齐志峰对涉案工程未经圣轩科技威海分公司增加了一层隔音吊顶不予认可。圣轩科技威海分公司提供陈庆水的证明，拟证明人工费，证明载明“本市某房产，隔音降噪工程人工费6000元整（不含增加一层吊顶）改造空调口”。但证人陈庆水未出庭作证，齐志峰认为该证明与其无关，因该证明内容也非增加一层吊顶的人工费，故对圣轩科技威海分公司主张涉案工程系双方协商增加一层隔音吊顶，本院不予确认。本院认为，《济南家庭隔声降噪工程协议》系圣轩科技威海分公司与齐志峰协商一致签订，未违反法律或行政法规强制性规定，合法有效，合同双方均应依照协议履行。圣轩科技威海分公司主张齐志峰支付中期工程款5880元，但提交的证据不足以证明涉案工程已达到合同约定的工程量，故对圣轩科技威海分公司该项主张，本院不予支持，圣轩科技威海分公司可另行主张。圣轩科技威海分公司主张齐志峰支付人工费4200元，主张涉案工程增加工程量，但提交的证据不足以证明增加工程量及因增加的工程量产生了4200元的人工费，故对圣轩科技威海分公司该项主张，本院不予支持，圣轩科技威海分公司可另行主张。圣轩科技威海分公司主张因齐志峰不让其施工产生误工，故要求齐志峰支付误工费2000元，齐志峰不予认可，圣轩科技威海分公司未提交证据证实其主张，故对圣轩科技威海分公司该项主张，本院不予支持，圣轩科技威海分公司可另行主张。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：驳回北京圣轩环保科技有限公司威海分公司的诉讼请求。案件受理费102元，减半收取计51元，由北京圣轩环保科技有限公司威海分公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。?审判员  李振花二〇二〇年八月二十五日书记员  董 恺