江苏省扬中市人民法院 民 事 判 决 书 (2020)苏1182民初211号 原告：连云港盈兵电气销售有限公司，统一社会信用代码913207225668309196，住所地江苏省连云港市东海县牛山镇人行天桥南侧。 法定代表人：戴海宾，执行董事。 委托诉讼代理人：邹金俊，江苏鸿创律师事务所律师。 被告：镇江市蒙缘电气有限公司，统一社会信用代码91321182058622136Y，住所地江苏省扬中市三茅街道翠竹北路**。 法定代表人：陆坤，执行董事。 委托诉讼代理人：刘士刚，江苏苏瑞律师事务所律师。 委托诉讼代理人：景钟，江苏苏瑞律师事务所律师。 原告连云港盈兵电气销售有限公司（以下简称盈兵公司）与被告镇江市蒙缘电气有限公司（以下简称蒙缘公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案后，依法适用普通程序，于2020年7月30日公开开庭进行了审理。原告盈兵公司的委托诉讼代理人邹金俊，被告蒙缘公司的法定代表人陆坤及委托诉讼代理人刘士刚、景钟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 盈兵公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿损失930815元；2.本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：原被告于2018年12月28日签订《配电设备采购合同》和《母线槽安装总包协议书》，约定被告供货2368295元母线槽，在2019年5月15日供货安装到位。合同签订后，被告一直未能及时供货，致使原本应在最先完成的母线槽安装工作在消防管道、排风管道等安装完成后再进行，由于需要绕开消防管道、排风管道等，造成母线槽用量增加1500米，损失337500元。2019年3月30日，被告擅自撤回安装人员，经过原告多次催促，被告拒绝安排人员安装，原告不得已另行寻找安装人员，多支付安装费用593315元。由于被告的违约行为，给原告造成了930815元的损失。 原告盈兵公司为证明自己的主张，向本院提供了下列证据： 1、湖南安喆电力建设有限公司（以下简称安喆公司）发给原告的工作联系函4份，证明安喆公司因母线槽安装延迟发给原告工作联系函，案涉母线槽在安装过程中存在严重的安装逾期问题； 2、配电设备采购合同及附件、母线槽安装总包协议书，证明原、被告双方约定在2019年5月15日之前全部安装完毕； 3、安喆公司现场负责人出具的安装情况说明，证明被告的施工队在安装过程中存在安装质量问题和延迟问题，经现场负责人协调，将安装交给了另外队伍进行安装； 4、现场安装照片1组，证明被告的安装存在严重的质量问题； 5、原告与张胜根安装协议1份、费用结算单14份及微信付款记录17份，证明被告撤场后原告与第三人张胜根签订安装协议，安装完毕后经结算安装款合计650520元，原告已实际付款275451元； 6、2020年1月17日关于双河湾项目母线槽结算协议1份，证明由于存在产品质量问题及安装延迟问题，安喆公司要求原告承担70万元赔偿责任。 被告蒙缘公司辩称，1、没有在2019年5月15日安装完成的原因是原告未按照合同约定支付货款造成供货时间与合同约定时间相比滞后，并且产生了增补；2、不存在安装质量不合格的问题，双方对安装款已经结算完毕，且双方协调一致最后的部分安装由原告自己完成。综上，请求驳回原告的诉讼请求。 被告蒙缘公司为证明自己的主张，向本院提供了下列证据： 1、原、被告法定代表人2019年4月26日至28日的微信聊天记录及催款函各1份，证明被告发送催款函要求原告于2019年4月30日前支付款项，因原告未按约定支付货款导致被告延期供货； 2、2019年5月1日原、被告签订的合同补充协议及2019年7月4日原告出具的欠条，证明双方协商一致被告在原告支付欠款后供货，但直至2019年7月4日原告仍未支付货款； 3、（2020）苏11民终948号民事判决书一份，证明被告未逾期供货，无法在约定时间安装完成的原因是原告自身未及时支付货款导致的； 4、原、被告法定代表人2019年5月23日至24日的微信聊天记录，证明双方对安装期限后推达成一致，原告对之前陈扬安装予以确认并同意继续由被告继续进行安装，支付了3万元安装费，被告并未擅自撤场； 5、2019年7月12日说明1份，证明原告对2019年5月23日至2019年7月被告的安装工作予以确认并结算，此后原告自行更换安装人员； 6、供货单1组，证明出具欠条后双方出现了大量的增补，安装期限顺延后，在原告未按约付款的情况下，被告仍在持续供货以保证安装的顺利进行； 7、原告在（2020）苏11民终948号案件中提交的往来账目表，证明安装费的支付情况，双方安装费已经支付完毕，原告对被告的安装认可未提出异议。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告盈兵公司系自然人独资的有限责任公司，股东及法定代表人为戴海宾。被告蒙缘公司系自然人独资的有限责任公司，股东及法定代表人为陆坤。2018年12月28日，盈兵公司与蒙缘公司签订《配电设备采购合同》和《母线槽安装总包协议书》各一份。 《配电设备采购合同》约定：盈兵公司（需方）就湖南长沙双沟湾农民安置房母线项目向蒙缘公司（供方）采购空气型母线槽、连接器、吊架及弹簧支撑器等产品，价款合计2368295元，结算按实际供货数量计算。合同载明:二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按设计图纸和国家标准生产，供方对产品质量保修期为一年，终生负责维修，合理收取成本。三、交货地点、方式：供方送货到需方工程所在的现场。四、运输方式及到达站和费用负担：汽车运输，费用由需方承担。六、包装标准、包装物的供应与回收：按照国家和行业标准，负责包装。七、验收标准、方法及提出异议期限：货到现场后，需方按照国家标准验收，提出异议期限为验收后10天。八、随机备品、配件工具数量及供应方法：出厂试验报告、合格证和相关技术资料齐全。九、结算方式及期限：预付450000元，货到付到每批供货的80%，安装结算后付总货款的95%，留5%质保金送电后一次性付清（安装结束后三个月内）。十、违约责任：依据国家经济合同法规；供方如不能按现场实际需求时间交货，罚供方该批产品总额的每日千分之五，如影响工期壹周仍未完成交货，需方有权终止合同重新订货，罚款从货款中扣除；需方未能按期付款，罚需方该批产品总额按每日千分之五罚款，供方有权终止供货，由此而产生的一切责任由需方承担。十四、质量要求及技术标准：14.2供方提供的产品和供方提供给需方的样品一致，并提供空气型合金母线槽“3C”证明；14.3供方应及时提供与本合同材料有关的技术性文件；14.4供方交付货物应当向需方提供所有产品出厂合格证、有关产品质量证明书、相关国家检测机构出具的检验报告；14.5质保期为送电之日起一年。十五、合同的变更、修改、终止：15.1合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提供变更、修改、取消或补充的建议，该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认；15.2如果需方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，供方将书面通知对方，需方在接受到通知3个工作日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正……十六、合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同附件载明：1.本报价含16%税、含运费。2.品牌为美联电力公司。3.母线槽主材为合金铝母线。4.供方提供美联的3C认证及全套报验资料。 《母线槽安装总包协议书》约定：盈兵公司（甲方，发包方）将空气母线槽及弹簧支架吊架等相关配套设备安装工作分包给蒙缘公司（乙方，总包方）。协议载明：四、双方责任要求：1.甲方负责按时将货物及配件运至工地，负责卸车及现场各方面协调并保证甲方具备安装条件，乙方负责二次搬运及相关安装工作。五、安装工期：自施工之日（货到现场之日）起至2019年5月15日全部安装完毕，如因现场原因导致无法正常施工致工期延误，再由甲、乙双方商定调整工期。六、总包价格：单价35元/米，总数8921米，总价312235元，按实际安装米数结算。七、付款方式：人员进场之前预付50000元，安装完成总量的60%付120000元，剩余142234.7元，安装结束后一周内全部付清。八、……如有一方违约赔偿对方所有损失。 上述合同签订后，被告蒙缘公司实际供货2717062.85元，截止2019年8月20日，原告盈兵公司合计支付货款2210400元。 关于案涉母线槽的安装，原、被告均认可由三个工程队先后进行安装，分别为陈扬、戴进国及张胜根。关于安装费，原告盈兵公司主张已支付被告蒙缘公司280000元安装费，其中2018年12月29日支付了现金50000元。被告蒙缘公司认可原告盈兵公司实际支付230000元安装费，其中陈扬收取170000元，被告蒙缘公司实际收取60000元。原告盈兵公司还主张，盈兵公司与张胜根于2019年7月4日签订安装协议，将案涉母线槽交由张胜根安装，经结算，安装费为650520元，盈兵公司已支付275451元。 另查明，就本案所涉合同纠纷，蒙缘公司于2019年10月24日向本院提起诉讼要求盈兵公司和戴海宾：1.盈兵公司给付货款506662.85元及逾期利息；2.戴海宾对上述货款及逾期利息承担连带担保责任；3.诉讼费、保险费、保全保险费由盈兵公司、戴海宾承担。审理中，盈兵公司向本院提起反诉要求蒙缘公司：1.提供母线槽出厂合格证、检验报告和3C证明；2.退还货款65779元；3.承担运费65300元；4.承担违约金297690元；5.本案诉讼费用由蒙缘公司承担。2020年1月16日本院作出（2019）苏1182民初4142号民事判决：一、盈兵公司支付蒙缘公司货款506662.85元及逾期付款利息；二、盈兵公司支付蒙缘公司保全保险费损失1650元；三、戴海宾对上述第一项、第二项债务承担连带清偿责任；四、蒙缘公司支付盈兵公司运输费损失32650元；五、驳回蒙缘电气的其他诉讼请求；六、驳回盈兵公司的其他反诉请求。蒙缘公司从此裁决，盈兵公司、戴海宾不服提起上诉，镇江市中级人民法院于2020年5月24日作出(2020)苏11民终948号民事判决：驳回上诉，维持原判。 本院认为，原告盈兵公司与被告蒙缘公司签订的《母线槽安装总包协议书》系双方真实意思表示，合法有效，双方承揽合同关系成立，本院依法予以认定。原告盈兵公司主张，按照《母线槽安装总包协议书》的约定，被告蒙缘公司应在2019年5月15日前全部安装完毕，因被告未能按期安装，造成母线槽用量增加1500米计337500元，后被告擅自撤回安装人员，原告另行寻找安装人员多支付安装费用593315元，合计损失930815元。对此，首先：《配电设备采购合同》和《母线槽安装总包协议书》具有关联性，母线槽的安装以供货为前提，根据本院生效的（2019）苏1182民初4142号民事判决，原、被告双方于2019年7月4日就母线槽的供货及付款情况进行结算，原告盈兵公司出具欠条明确欠货款433347.85元，被告蒙缘公司于2019年4月28日就已向原告盈兵公司发送催款函主张过权利，依据《配电设备采购合同》第十三条的约定：“需方未能按期付款，罚需方该批产品总额按每日千分之五罚款，供方有权终止供货，由此产生的一切责任由需方承担”，因盈兵公司未能按照合同约定的期限付款，蒙缘公司延期供货，系其对合同约定权利的行使，不属于逾期供货行为。其次，《母线槽安装总包协议书》第五条约定：“自施工之日（货到现场之日）起至2019年5月15日全部安装完毕，（如因现场原因导致无法正常施工致工期延误，再由甲、乙双方商定调整工期）。”因盈兵公司未能按照合同约定的期限付款，蒙缘公司2019年5月15日后仍陆续进行供货，属于合同约定的因现场原因导致无法正常施工致工期延误的情形，原、被告双方应协商调整工期，故蒙缘公司未能在2019年5月15日前安装完成不构成违约。最后，原告盈兵公司主张被告蒙缘公司擅自撤回安装人员给其造成损失，但未能提供证据证明被告蒙缘公司存在擅自撤回的行为，而根据《母线槽安装总包协议书》的约定，双方按实际安装米数进行结算，如蒙缘公司擅自撤回安装人员，盈兵公司于2019年7月4日与蒙缘公司进行结算并在当日另行与张胜根再签订安装协议，异于常理。 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告盈兵公司诉请要求被告蒙缘公司赔偿损失，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，原告盈兵公司未能提供证据证明被告蒙缘公司存在不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的违约情形，应承担举证不能的不利后果，对其诉讼请求，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百五十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下： 驳回原告连云港盈兵电气销售有限公司的诉讼请求。 案件受理费13108元，由原告连云港盈兵电气销售有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一份，上诉于江苏省镇江市中级人民法院。 审 判 长  陈志敏 人民陪审员  顾红梅 人民陪审员  夏 香 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理  缪 莹 书 记 员  施 婧