云南省景洪市人民法院民 事 判 决 书(2020)云2801民初2207号原告：西双版纳格调装饰有限公司。统一社会信用代码：915328000974778593。住址：云南省西双版纳州景洪市告庄西双景景真寨2栋1808室。法定代表人：唐俊霞，职务执行董事。诉讼诉讼代理人：付云，云南云润律师事务所律师。特别授权代理。被告：西双版纳海诚旅游发展有限公司。统一社会信用代码：91532800563172121D。住址云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道江北告庄西双景综合楼七楼。法定代表人：周昆，职务：执行董事。委托诉讼代理人陈昭，建纬（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人高磊，建纬（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。原告西双版纳格调装饰有限公司（以下简称“格调装饰公司”）与被告西双版纳海诚旅游发展有限公司（以下简称“海诚旅游公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月14日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年7月2日公开开庭进行了审理。原告格调装饰公司的委托诉讼代理人付云、被告海诚旅游公司的委托诉讼代理人陈昭、高磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告格调装饰公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告履行《告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗施工合同》，向原告支付工程款59518.06元及支付利息自2015年6月3日起至该款付清之日止（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、依法判决本案的一切诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年10月15日，原、被告双方经协商一致，约定被告将告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗制作安装工程发包给原告进行施工。约定合同暂估价及计量方式，说明结算时以甲乙双方盖章确认的实际完成理及合同单价为结算依据，以实际完成量乘以合同单价计算。双方还约定了详细的工程款支付方式和双方的权利义务。2015年1月15日，双方协商一致将大巴停车场厕所入口木质套装门制作增加到该工程范围内，2015年3月17日双方再次协商一致将酒吧沟金水片区27-32栋入户木质套装门工程增加至该工程内。该工程竣工扣，双方在监理单位的在场下进行了工程验收，并制作了竣工验收证明书。同时，双方制作了竣工结算造价确认书，明确该工程双方确认最终审定结算造价1099000元。经核算，被告从开工以来陆续向原告支付工程款共计1039481.94元，现剩余59518.06元未支付给原告，原告多次向被告催要，被告均以种种理由推脱，不给原告结算。为维护原告的合法权益，起诉至人民法院。被告海诚旅游公司答辩称，1、依据被告与原告所签订的《告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗施工合同》第三条及第十一条约定，2014年12月20日完工，并达至验收要求。原告于2015年8月30日竣工验收合格，共逾期252天，按照每延误一天处罚违约金1000元（合同约定的违约责任惟内），并累计计算，原告应当向被告支付违约金52000元。2、《施工合同》第九条第（三）款“本合同范围内的安装产生的建筑垃圾由乙方负责清除”由于原告怠于履行其合同范围内的安装产生的建筑垃圾导致原告为此花费清运费7280元，应当从原告工程款里予以抵销。被告实际已支付的工程款为人民币1044050元，与原告主张付款相差4568.06元。根据《九民纪要》43条：“抵销权既可以通知的方式行使，也可以提出抗辩或者提起反诉的方式行使，也可以提出抗辩或者提起反诉的方式行使。”进行抵销后，被告无须支付原告工程款。5、争议的款项属《施工合同》项下的质保金，根据《施工合同》附件1第四条的约定，质保金是在质保期满、无质量问题、完成退质保金手续的情况下无息退还，目前原告尚未完成质保金退还申请、双方查验后确认退还的手续；原告现要求被告直接支付工程款不仅不符合合同约定的付款条件也不符合约定的付款形式，其要求支付工程款的诉请不应得到支持。6、2015年6月，原告向被告借款729500元并承诺以后期进度款及尾款进行偿还，被告有权在借款范围内就该笔工程款进行抵扣。7、本案并非借款合同纠纷、也非建设工程合同纠纷，本案案由为承揽合合同，原告要求被告支付利息，无事实及法律依据。本院经审理确认证据如下：双方当事人没有争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告向本院提交的《告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗施工合同书》原件1份、《工程竣工验收证明书》原件1份、《竣工结算造价确认书》原件1份、《付款清单》原件1份，内容真实，来源合法，能证实原、被告双方签订工程施工合同的情况、双方对工期、质量要求、付款方式及权利义务进行了约定、双方已经对工程进行了验收并对工程款进行了结算、被告已付工程款的情况，本院予以采纳，并在卷佐证。被告向本院提交的《告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗施工合同书》原件1份、《劳务分包竣工验收证明书》原件1份、《记账凭证》、《银行转账》支票原件、收条原件各1组、《借条》原件1份、内容真实，来源合法，能证实原、被告双方签订施工合同的情况、工程验收的情况、被告向原告支付工程款的情况、被告出借借款的事实，本院予以采纳。被告提交的《关于告庄西双景项目2015年5月份零工费用支付申请的审批》打印件1份，该文件是被告公司的内部审批文件，未能提交其他的证据予以证明清除建筑垃圾的实际支付情况，真实性，关联怕，本院不予以采纳。被告提交的《承诺书》原件1份、《商品房买卖合同》原件1份，该合同、承诺书与本案的工程款的支付不存在必然的联系，对关联性，本院不予以采纳。本院经审理确认事实如下：2014年10月15日原告（乙方）与被告（甲方）签订《告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗施工合同》，约定：被告（甲方）将告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗施工发包给原告（乙方）安装，进场时间，以甲方下发通知为准，于2014年12月20日前安装完工，并达至验收要求。合同暂估总价款为815226.87元；合同签订后支付合暂估总价30％的预付款；单栋号材料进场支付至进场栋号总价款的60％，按完成栋号所完成工程量经甲方、监理公司共同现场收方确认后，支付至完成工程量款的80％。甲方代表为王其标，乙方派驻的项目负责人为潘文庆。乙方必须按栋号按规定的工期时间完工，如因承包人原因致延误工期，一天罚款5000元，并累计计算。合同还对其事项进行了约定。”，当日双方签订《告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗制作安装工程保修书》一份，约定：“工程质量保修期2年。本工程：提供2年的质量保证，质保期满后，若（2年内）因乙方施工原因出现质量问题，维修产的全部费用由乙方承担。竣工验收之日起1年后，，若无质量问题，并办理完相关手续后15日内，甲方办理5％的保修金一次性无息返还。2015年1月15日原告与被告签订《大巴停车场厕所入口木质套装门制作安装补充协议》，约定：“被告将大巴停车场厕所入口两樘木质门交付给原告安装制作，规格90cm×210cm，数量2樘，单价1726元，合计3452元，涉及至工程项条款及约定，全部参照告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋实木门窗施工合同执行。”2015年3月17日原告与被告签订《告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋入户木质套装门工程补充协议》，约定“被告就告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋木质门增加工程量，材料1、木质套装门规格1000mm×2100mm，数量89樘，单价1726元，合计153614元；2、木质套装门规格2400mm×2400mm,数量5.76平方米，单价627，合计3611.52元，合价157225.52元。”2015年8月10原告将告庄西双景酒吧沟金水片区27-32栋木质门窗等工程完工后交付给原告验收，因存在部分的质量问题，需要整改，经原告整改后，最终于双方于2015年8月30日验收合格。后双方于2015年12月16日对工程款进行了结算，并出具了《竣工结算造价确认书》份，载明：双方确认最终审定结算造价1099000元。被告于2014年10月28日向原告转账付款244568.06元、于2015年1月26日现金支付50000元、于2015年2月4日转账支付18万元、于2015年3月24日转账支付45000元、于2015年4月21日现金支付5万元、于2015年4月30日转账支付30170元、于2015年6月3日转账支付30834元、于2015年5月6日通过原告借支方式支付1万元，通过以房抵款方式分别支付154859.12元及244050.04元，合计支付1039481.94元。后被告未向原告支付完剩余的承揽工程款，遂引发纠纷，原告起诉至本院。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”、第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的对方可以要求其支付价款或者报酬”、第二百五十一条“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同”的规定，本案系原告格调装饰公司按照被告海诚旅游公司的要求完成告庄西双景酒吧沟金水片区27-32实木栏杆工程、大巴停车场厕所入口木质套装门制作安装工程、告庄西双景酒吧沟金水片区27-32入户木质套装门工程工作，双方依法成立承揽合同法律关系，原告于2015年8月10日完成以上三项工程交付给被告验收，因工程存质量问题，经过原告的整改，于2015年8月30日最终双方验收合格，2015年12月16日经双方结算工程造价款1099000元，被告已向原告支付1039481.94元，尚欠59518.06元未付。被告辩称已向原告支付工程款1044050元，其中2017年1月29日以房抵款的工程款403477.22元，原告认为以房抵款的工程款为398909.16元，双方之间相差4568.06元，本院认为，被告没有提交证据予以证明双方对以房抵款的具体的金额双方予以确认，应当承担举证不能的后果，对被告的辩解本院不予以采纳。本院认定已支付的工程款为1039481.94元。被告辩称涉案的工程于2015年8月30日才完成竣工验收合格，双方约定的完工时间2014年12月20日，逾期252天，按每天处罚违约金1000元的约定，原告应当向被告支付违约金252000元，本院认为，本案中双方的约定涉案的告庄西双景酒吧沟金水片区27-32实木栏杆工程应于2014年12月20日前完工，原告于2015年8月10日交付该工程给被告验收，因质量问题，经过原告整改，于2017年8月30日验收合格，原告的行为已构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款、第二款：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条：当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。”之规定，被告要求按每日1000元计算252天的违约金从工程款中予以扣除，要求的违约金标准过高，本院结合原告的过错程度以及被告的实际损失情况，根据公平原则，对违约金进行适当调整，违约金本院予以扣除8000元。综上，扣除原告应当向被告给付的违约金8000元。被告还应当向原告支付承揽工程款59518.06元-8000元=51518.06元。并且被告向原告支付依尚欠工程款51518.06元为基数按中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率自2017年8月31日（验收合格两年后）起计算至2019年8月19日的利息和按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至该笔款项付清之日止的利息。关于被告辩称清除建筑垃圾费7280予以扣除的问题。本院认为，双方在施工合同虽然约定了安装产生的建筑垃圾由乙方负责清除，但是被告并未提交证据证明建筑垃圾费用的支付情况，故对被告要求支付扣除建筑垃圾费7280元的辩称本院不予采纳。关于被告辩称2015年6月原告向被告借款729500元从工程款中抵扣的问题。本院认为借款关系系另一法律关系，不宜在本案中处理，被告可另案起诉查明处理。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百五十一条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条的规定，判决如下：一、被告西双版纳海诚旅游发展有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告西双版纳格调装饰有限公司支付工程款51518.06元；并支付依工程款51518.06元为基数按中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率自2017年8月31日（验收合格两年后）起计算至2019年8月19日的利息和按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至该笔款项付清之日止的利息。二、驳回原告西双版纳格调装饰有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1288元，减半收取644元（实收），由被告西双版纳海诚旅游发展有限公司负担。原告西双版纳格调装饰有限公司预交的案件受理费由被告西双版纳海诚旅游发展有限公司径付原告西双版纳格调装饰有限公司，本院不再另行清退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院。双方当事人在上诉期限内均未提起上诉的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人，可在本判决书确定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行。申请强制执行的期限为两年。审判员 骆 伟二〇二〇年八月六日书记员 柴劲豪