天津市红桥区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0106民初1792号原告（反诉被告）：张春香，女，1958年5月5日出生，汉族，住天津市红桥区。被告（反诉原告）：黄莉莉，女，1983年10月21日出生，汉族，无职业，住安徽省安庆市潜山县。委托诉讼代理人：明生芳，天津致方律师事务所律师。原告（反诉被告）张春香与被告（反诉原告）黄莉莉装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）张春香，被告（反诉原告）黄莉莉及其委托诉讼代理人明生芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张春香向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令原、被告《天津市住宅装饰装修工程施工合同》解除，并判令被告向原告返还装修款14000元；2.请求依法判令被告向原告支付违约金6000元；3.请求判令被告返还装修定金2000元；4.本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年9月21日，原告与天津市南开区盛世艺堂装饰装修中心（以下简称盛世艺堂装修中心）签订了《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，公司的负责人为黄莉莉，2019年12月10日盛世艺堂装修中心注销。合同中约定：“盛世艺堂装修中心对天津市红桥区本溪路昌图楼38-403号进行装修，工程的期限为50日，工程费按照合同的约定分期支付。若因被告责任延误工期的，应当按日向原告支付工程造价总金额千分之二的违约金，但累计不得超过总金额的20%。双方的水电暖改造由被告施工完成，若被告不予施工则被告须承担合同款30%的违约金。”原告在签订合同之日将首期的工程款12000元支付完毕，2019年10月25日，原告将中期的工程款7000元支付完毕，原告自己的义务履行完毕。2019年10月1日，被告开始施工，但是被告仅对房屋的地砖等部位进行了装修，而房屋的水电暖改造、电器、灯具等生活用具未装修完毕，并且被告的改装不合理，存在质量缺陷。2019年12月份，被告就不再继续装修，截至到今日，被告也未完成装修工程。原告之后多次催促被告完成施工，但是被告不予理会，原告无奈，只能起诉来院，望判如所请。黄莉莉辩称，原、被告的装饰装修工程施工合同已经全部履行，被告履行了自己全部的合同义务，原告的诉讼请求没有事实及法律依据，请求法院予以全部驳回。黄莉莉向本院提出反诉请求：1.请求依法判决反诉被告给付反诉原告工程款1000元；2.依法判决反诉被告自2020年1月9日起至实际付款日止迟延付款部分1000元为基数，按照每日2‰的标准支付违约金，计算至2020年6月9日为304元；3.反诉费用由反诉被告承担。事实及理由：反诉原告与反诉被告是装饰装修合同关系。双方于2019年9月21日签订合同，反诉原告按照双方的约定履行了合同，2020年1月5日，最后一项不计入合同施工期限的装修项目橱柜安装完成，反诉被告签署了验收合格证明，应当在三日内向反诉原告支付工程款1000元。反诉被告至今都没有给付，应当向反诉原告支付迟延付款违约金。综上，反诉原告依法诉至贵院，请求人民法院依法裁判。张春香辩称，不同意被告的反诉请求。2019年9月21日签订的装修合同，装修期限为50天，但2019年12月10日被告就注销了盛世艺堂装修中心，至今装修工程没有完工，被告应该按照合同约定按照每日2‰的标准支付违约金。而且施工项目没有按照合同完成，所以1000元尾款不应该支付，应该全部施工完成验收合格后再支付。根据当事人陈述和经审查认定的证据，本院认定事实如下：盛世艺堂装修中心系从事室内装修业务的个体工商户，负责人是黄莉莉，成立于2019年8月23日，注销时间为2019年12月10日。张春香有天津市红桥区昌图楼XXX门XX室独单一套需要装修，与黄莉莉进行协商，就房屋装修工程达成一致。2019年9月21日，张春香与盛世艺堂装修中心签订了《天津市住宅装饰装修工程施工合同》以及附件（一二三），约定工期50天（以实际工作日计算），工程造价20000元。装修内容包括拆改墙体、水、电、暖改造、吊顶、铺地砖、铺瓷砖、折叠门安装、橱柜安装等。合同附件约定装修项目不包含踢脚板安装，坐便器、柱盆、灯具、插座开关、窗帘杆、小五金件等安装另行结算。主材向供货厂家下单订货，主材工期不计算在主合同工期内。对工程款的支付，双方约定签订合同当日付款60%，中期工程验收通过3日内付款35%，竣工通过3日内付款5%。合同另约定了其他事项。2019年9月16日，张春香儿子蒋首龙向盛世艺堂装修中心支付了装修定金2000元。9月21日，张春香向盛世艺堂装修中心支付工程首期工程款12000元。9月28日，被告进场施工，10月25日，张春香支付中期工程款7000元。直至2020年1月初已完成的工程项目主要有拆除墙体、水电改造、暖气改造、地面铺砖、墙壁粉刷、阳台及厕所铺瓷砖、吊灯、推拉门、橱柜安装。双方对施工部分价值各执己见，但均不申请鉴定。案件审理过程中，张春香增加一项诉讼请求为要求黄莉莉返还装修定金2000元。上述事实，有《天津市住宅装饰装修工程施工合同》及附件（一二三）、收据、现场照片及视频、施工照片、采购材料票据、黄莉莉与施工工人结算的微信截屏及双方当事人的陈述在案佐证。本院认为，根据庭审调查，归纳本案争议焦点如下：（一）涉案装饰装修合同是否应予解除。张春香与盛世艺堂装修中心签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》以及附件（一二三）系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，上述合同合法有效，双方均应本着权利义务对等、诚实信用原则，按照合同约定履行各自义务。盛世艺堂装修中心于合同履行期间注销，并不导致合同效力的消灭，其负责人黄莉莉作为个体工商户的经营者应继续对上述合同履行相应义务。张春香主张解除涉案装饰装修合同，但其当庭认可黄莉莉已经完成了地面铺砖、墙面粉刷、阳台及厕所铺瓷砖、吊顶、橱柜及门的安装，结合现场视频及施工照片，可以认定对于合同约定的项目已经施工完毕。至于张春香提到的灯具、厨具、水龙头等生活用具的安装属于合同附件（三）中约定收费安装的项目，不在项目清单的施工范围内。故张春香要求解除涉案装饰装修合同，并返还装修款14000元的主张，没有事实和法律依据，本院不予支持。（二）双方当事人是否存在违约情形。1、关于工程款问题。张春香按照合同约定支付了工程首期和中期款共计19000元，尾款1000元尚未支付。根据本院查明的事实，合同项目清单内的施工项目已完工，且张春香对最后一项橱柜安装合格进行了签字确认，能够认定双方约定的施工项目完成并经过验收合格，张春香应当向黄莉莉支付工程尾款1000元，黄莉莉反诉请求支付工程款的主张，本院予以支持。在本案装修合同签订前，张春香的儿子蒋首龙向黄莉莉支付了装修定金2000元。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。因此，该定金2000元应当首先冲抵1000元装修尾款，剩余1000元应返还张春香。黄莉莉主张该笔定金属于设计费，但收据显示的交款名目为装修定金，且黄莉莉不能举证证明制作了设计方案及装修效果图，故对于其主张不予采信。黄莉莉收取的定金足以弥补张春香未支付的工程尾款，故对于黄莉莉反诉张春香违约金的请求，理据不足，本院不予支持。2、关于工期问题。合同约定的工程期限为50日（以实际工作日计算），主材向供货厂家下单订货，主材工期不计算在主合同工期内。由于钛合金门和橱柜需要定做，不计算在50天的工期内，而其他施工项目均在2019年12月前完工，故黄莉莉未违反合同关于工期的约定，张春香主张支付违约金6000元的诉讼请求不能成立。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）黄莉莉于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）张春香返还装修定金1000元。二、驳回原告（反诉被告）张春香的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）黄莉莉的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费300元，减半收取150元，由原告（反诉被告）张春香负担。案件反诉受理费25元，由被告（反诉原告）黄莉莉负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  齐欣二〇二〇年八月六日法官助理林楠书记员裴梦瑶附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1.《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。3.《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果。