济南高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0191民初2846号原告：济南美思酒店管理有限公司，住所地山东省济南市历下区文化东路**兰悦中心**，统一社会信用代码91370102MA3QUJ1B87。法定代表人：张修民，执行董事。委托诉讼代理人：李明飞，山东泉兴律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡修谱，山东泉兴律师事务所律师。被告：山东富舍尔家具有限公司，住所地山，住所地山东省济南高新区丁豪广场**楼**信用代码913701000761966609。法定代表人：王坤，执行董事。被告：王坤，男，1960年11月16日出生，汉族，住济南市天桥区。原告济南美思酒店管理有限公司（以下简称济南美思公司）与被告山东富舍尔家具有限公司（以下简称富舍尔公司）、王坤买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告济南美思公司的委托诉讼代理人李明飞，被告富舍尔公司的法定代表人暨被告王坤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。济南美思公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令解除济南美思公司与富舍尔公司于2019年12月22日所签订的《加工订购合同》；2.请求法院判令富舍尔公司依据每日1500元标准计算，自2020年1月13日起至合同解除之日止向济南美思公司支付违约金（截止起诉之日2020年5月14日止，共123天，违约金暂计1845000元），王坤对上述违约金承担连带赔偿责任；3.请求法院判令富舍尔公司、王坤赔偿济南美思公司固定家具安装费1000元，沙发购置费18600元，共计19600元；4.本案诉讼费、保全费等各项费用均由富舍尔公司、王坤承担。事实与理由：2019年12月，济南美思公司委托王坤订购一批加工家具。2019年12月22日，王坤以富舍尔公司名义与济南美思公司就家具订购事项签订《加工订购合同》一份，约定富舍尔公司于2020年1月12日前交货，济南美思公司分三次支付全部货款，收款人为王坤所提供的个人账户，且双方约定任何一方违约按照每天2000元承担违约责任。合同签订后，济南美思公司按照合同约定将预付款62720.00元通过转账方式转至王坤个人账户，截止2020年1月12日，济南美思公司要求富舍尔公司与王坤依约供货，富舍尔公司与王坤以各种借口拖延送货期限。直至2020年4月15日，富舍尔公司与王坤在济南美思公司的不断催促下将合同中所约定的家具固装部分送货完成，却未按约定予以安装，剩余可移动家具至今未供货，为避免经营损失不断扩大，济南美思公司重新采购可移动家具，富舍尔公司与王坤的违约行为导致济南美思公司原本定于2020年春节前投入运营的计划推迟至今，且损失巨大，故向法院提起诉讼。富舍尔公司、王坤辩称，一、富舍尔公司与济南美思公司于2019年12月22日签订《加工订购合同》，合同签订后，济南美思公司即通知富舍尔公司、王坤对所订购产品中3项进行了重大变更，变更项目如下：1、原订购的床屏为全部是皮革硬包，改为上部为20公分宽的木饰面，此项改动不仅增加了制造成本，因需要贴木皮做油漆，也造成实际生产周期加长；2、原订购的电视背景墙，合同载明尺寸为1600*850*120，济南美思公司要求改为2650*1240*120，此项改动同样造成生产成本的增加和生产周期的加长；3、原订购的二人沙发，沙发脚是四根木脚，后济南美思公司要求改成卡座形式，因此要全部加工底座，造成成本大幅增加和生产周期加长。由于上述对订购产品的变动，致使所加工的产品无法在合同约定的时间内完成，富舍尔公司、王坤曾多次在电话中告知济南美思公司，同时也在微信中留言，要求济南美思公司承担因此而增加的成本。根据《加工订购合同》第一条约定：本合同一经签署，报价单所列订制品不得退换，如需要更改，则应承担相应的置换费用。因此，工期的延误是由济南美思公司要求更改产品而造成的，应该由济南美思公司承担违约责任与增加的成本。二、富舍尔公司、王坤尽力缩短增加的工期，并在2020年1月19日开始进行产品安装，但由于临近春节，安装无法完成，济南美思公司同意春节后再安装。春节后因受到疫情影响，安装工人都来自农村，村庄封村，工期受到影响。富舍尔公司、王坤想办法在2020年3月15日安排人员到现场安装，因此耽误的工期不应当由富舍尔公司、王坤承担。三、济南美思公司至今尚有20703元未支付富舍尔公司、王坤。因变更产品而增加的费用（仅仅是成本）每间500元，此项合计为11500元，富舍尔公司、王坤为济南美思公司加工的经十西路财富中心的一套样品，价值为5320元，三项合计37523元，至今未支付。按照合同约定，济南美思公司应先付清余款后富舍尔公司再发货，故富舍尔公司、王坤未交付剩余沙发。综上所述，富舍尔公司、王坤请求驳回济南美思公司诉讼请求，判定济南美思公司继续履行合同，支付剩余货款，富舍尔公司、王坤将剩余货物交付济南美思公司，同时请求不将王坤列为本案被告。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：济南美思公司为酒店经营向富舍尔公司订购家具一宗。2019年12月22日，济南美思公司（需方）与富舍尔公司（供方）签订《加工订购合同》，合同约定：一、供方产品报价单：客房家具，26套，总价156800.00元；本合同一经签署，报价单所列订制品不得退换，如需要更改，则应承担相应的置换费用。二、本合同产品总金额人民币：壹拾伍万陆仟捌佰元整（小写：人民币156800.00元）。三、需方应在本合同签订时，给付供方总货款的40%及人民币陆万贰仟柒佰贰拾元整（人民币：62720.00）为预付款，在供方将全部货物的毛坯加工完成并经需方验收合格后，需方再付总货款的30%计人民币肆万柒仟零肆拾元整（人民币47040.00），在供方将固装部分的家具（床屏、电视框、挂衣板）安装完成后，需方将余款计人民币肆万柒仟零肆拾元整（人民币47040.00）一次性付清后，供方即组织将剩余货物发货、安装。四、交货时间：2020年1月12日前交货（需方需在2019年12月22日支付预付款）。……十一、违约责任：1、供方除因不可抗拒因素（如战争、地震、水灾、风灾、地震自然灾害）而不能按照合同约定的日期交货，供方须按照贰仟元整/天承担违约责任。2、需方逾期付款，则应支付贰仟元整/天的违约金承担违约责任。十二、订货明细表和技术要求均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。济南美思公司与富舍尔公司均在该合同上加盖公章。2020年1月1日，济南美思公司向富舍尔公司追加订购大床房2套、写字台8台，价格合计人民币17160.00元，付款方式为济南美思公司预付总金额的40%计人民币6860元，其他均按照原合同条款执行，付款方式与原合同相同，与原合同货物同步。济南美思公司的法定代表人张修民向富舍尔公司的法定代表人王坤通过银行转账汇款及手机银行转账共计支付货款160130元。其中2019年11月18转账汇款14780元、2019年12月22日转账汇款57790元、2020年1月1日转账汇款6860元、2020年1月8日转账汇款50700元、2020年3月30日共计转账汇款5000元、2020年4月16日共计转账汇款20000元，2020年4月1日，张修民通过手机银行向王增志转账5000元。诉讼中，济南美思公司认可2019年11月18日付款中包含样板间装修费9850元，2020年1月1日付款中包含天泰预付款1980元，予以扣除后，济南美思公司主张其向富舍尔公司实付款为148300元，绿城兰悦公寓项目剩余货款20700元未支付。2020年4月15日，富舍尔公司向济南美思公司交付了部分货物，双方的法定代表人签署《货物交接确认函》一份，载明：供货单位（富舍尔公司）根据《加工订购合同》约定，截止2020年4月15日将收货单位（济南美思公司）所订购固装部分的家具（含床屏、电视柜、挂衣板，共计28套）全部安装完毕。剩余可移动货物于收货单位付清余款后3日内完成全部发货、安装。诉讼中，双方均认可富舍尔公司尚未向济南美思公司交付的货物为二人沙发23件、三人沙发2件、椭圆大理石台面2个。济南美思公司主张富舍尔公司未对交付的固装部分家具进行安装，济南美思公司委托案外人刘同生安装了22个客房内挂衣板、换鞋凳软包及底座的固定，支付费用1000元，应由富舍尔公司承担；因富舍尔公司未向济南美思公司交付沙发25件，济南美思公司从案外人天桥区剑桥家具经销处购买沙发25个，支付费用18600元，应抵充济南美思公司未支付富舍尔公司的尾款。富舍尔公司对此不予认可，认为固装家具已全部安装完毕，有《货物交接确认函》为证；济南美思公司未向其支付尾款，其亦未向济南美思公司提供沙发，沙发购置费由其承担无依据。本院认为，济南美思公司与富舍尔公司签订的《加工订购合同》系双方真实意思表示，且未违反法律、法规的强制性规定，合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定:“有下列情形之一的,当事人可以解除合同:“……(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；……”，本案中，济南美思公司订购家具的目的是用于酒店经营，富舍尔公司未按合同约定的期限完成家具的安装与供货，且在济南美思公司多次催告后，其表示无法继续提供剩余的沙发及大理石台面，济南美思公司为防止损失继续扩大，而另行选定其他供货商购买了沙发，现合同亦无继续履行的可能及必要。故济南美思公司要求解除与富舍尔公司签订的《加工订购合同》，于法有据，本院予以支持。关于支付违约金的问题，济南美思公司要求富舍尔公司按照每日1500元标准计算，自2020年1月13日起至合同解除之日止(截止起诉之日2020年5月14日)支付违约金。富舍尔公司辩称因济南美思公司变更产品造成工期延误，且济南美思公司未将尾款全部支付，其不应支付违约金。本院认为，双方约定的供货时间为2020年1月12日前，即使存在变更产品的情况，双方也未重新约定供货时间，故对富舍尔公司的抗辩意见，本院不予采纳。富舍尔公司直至2020年4月15日才将固装家具提供给济南美思公司，可移动家具一直未供货，故本院确定富舍尔公司未按约定时间供货，确已构成违约。富舍尔公司虽辩称济南美思公司未足额支付尾款，其才未提供沙发等家具，但在双方微信沟通中，济南美思公司多次表示只要确认装车后即可付款，在富舍尔公司前期违约的情况下，济南美思公司行使不安抗辩权并无不妥，故对其该项抗辩，本院不予采纳。但在2020年4月23日富舍尔公司不能提供剩余沙发的情况下，济南美思公司已告知富舍尔公司不再购买，已另行采购，因此违约期间应计算至2020年4月23日止。因济南美思公司购买家具系为经营酒店，故本院考虑新冠疫情对酒店经营的影响及济南美思公司的实际损失，兼顾合同履行情况、当事人过错程度及预期利益等综合因素，本院酌定调整违约金为50000元。关于济南美思公司要求赔偿固定家具安装费1000元，沙发购置费18600元的诉讼请求，本院认为，双方在2020年4月15日的签署《货物交接确认函》中已确定固装部分的家具（含床屏、电视柜、挂衣板，共计28套）已全部安装完毕，故济南美思公司主张的固定家具安装费1000元，本院不予支持。对于沙发购置费18600元，济南美思公司自认尚有货款20700元未予支付，并要求该费用在未支付的货款中充抵，本院认为，因济南美思公司尚未将货款全部支付完毕，且数额大于沙发购置费18600元，富舍尔公司亦未向济南美思公司提供相应货物，双方可就实际供货对应的货款进行结算处理。济南美思公司从案外人处另行购买沙发支付款项，并未造成其损失，故济南美思公司要求富舍尔公司赔偿其沙发购置费18600元，于法无据，本院不予支持。济南美思公司主张王坤作为富舍尔公司的股东及法定代表人，以其个人账户私自收款，属于恶意转移公司资产，损害了公司债权人的利益，故要求王坤对富舍尔公司的债务承担连带责任。本院认为，依照《中华人民共和国公司法》第三条规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任”，富舍尔公司系有限责任公司，济南美思公司要求王坤对富舍尔公司债务承担无限连带责任的依据是作为股东的王坤滥用公司的独立人格和有限责任。《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任”。本案中，济南美思公司提交的支付凭证可以证明其支付的款项均为其法定代表人张修民向王坤个人账户转账支付，王坤对该事实并无异议，济南美思公司已进行了初步举证。王坤作为公司股东及法定代表人，完全有可能也有义务对富舍尔公司是独立法人、拥有独立财产，能够独立承担民事责任承担举证责任。但王坤既未对该款项为何汇入其个人账户及该款项的去向作出合理解释，亦未提交其个人财产独立于公司财产的相应证据，故济南美思公司主张王坤滥用公司独立法人地位和股东有限责任，损害债权人利益的理由成立，对于济南美思公司要求王坤对富舍尔公司债务承担连带责任的诉讼请求，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第三条、第二十条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下：一、解除原告济南美思酒店管理有限公司与被告山东富舍尔家具有限公司于2019年12月22日签订的《加工订购合同》；二、被告山东富舍尔家具有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告济南美思酒店管理有限公司违约金50000元；三、被告王坤对被告山东富舍尔家具有限公司的上述给付义务承担连带清偿责任；四、驳回原告济南美思酒店管理有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计2181元，由原告济南美思酒店管理有限公司负担1581元，被告山东富舍尔家具有限公司、王坤负担600元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审判员  王卉二〇二〇年八月二十日法官助理崔来运书记员韩菁