安徽省芜湖市弋江区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖0203民初2979号原告:陈瑶，女，1978年2月17日出生，汉族，本科文化，公司员工，住安徽省芜湖市弋江区。被告:芜湖尺寸装饰有限责任公司，住所地安徽省芜湖市弋江区复地南都荟一分区**，统一社会信用代码91340203MA2TL3DF5R(1-1)。法定代表人:陈金海，董事长。委托诉讼代理人：陈鸿浩，公司员工。委托诉讼代理人：陈春伟，公司员工。原告陈瑶诉被告芜湖尺寸装饰有限责任公司（下称尺寸公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月14日受理后，依法适用简易程序于2020年8月13日公开开庭进行了审理，原告陈瑶、被告尺寸公司委托诉讼代理人陈鸿浩、陈春伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告陈瑶诉请：1.判令被告赔偿保洁费500元、水电安装以及建筑垃圾清理费用950元（因原告已经自行找人完成了上述工作）；2.判令被告赔偿自2019年12月15日始至2020年6月15日止违约金共计5490元整（按30元/天计算）；3.判令被告提供原告于2019年8月11日至2019年11月7日期间累计转账给陈伟及陈鸿浩共计66435元的发票及收费明细；4.判令被告根据合同规定提供伟星管业50年质保证书。事实与理由：原告及被告于2019年8月26日签订装修合同,约定2019年12月15日项目完工。但被告施工中墙角垂直度不合格,多次交涉后被告拒不整改,还劝说原告“不能轻信墙布铺贴师傅的话”,导致原告后期铺贴的墙布起泡,又经多次交涉后,被告推诿无果索性拒不回应。后该项目施工方王宏叶(340223197412014616)以个人身份主动承担了原告墙布损失及墙面返工责任,并于2020年6月15日完成墙面返工。现要求被告赔偿违约金5490元（自2019年12月15日期间至2020年6月15日期间每天按30元计算）。2019年8月11日，原告根据被告要求微信转账2000元至被告设计师陈伟账户,后根据被告要求于2019年8月26日、2019年10月8日、2019年11月7日通过支付宝三次分别转账20400元、30715元、13320元至被告总经理陈鸿浩账户。现要求被告提供这四笔款项的发票及收费明细。根据合同约定被告在装修中使用的伟星橙色管,质保50年,要求被告提供伟星管业质保证书。被告尺寸公司辩称：一、我公司已经完全履行合同义务，案涉合同已经明确规定是半包，以油漆工结束作为本合同结束。对于原告的第一项诉请，我公司非常积极的配合她来完成所有的工作。原告所提出的第二项赔偿违约金我公司觉得不成立，因为在2019年11月30日油漆工就已经结束了。第三项诉求所需要提供发票收费明细没有问题，但是需要等待所有事情结束以后，所有尾款清算结束以后，我公司提供发票。第四项诉求提供质保证书我公司同意。二、我公司只是对原告诉请的第二项提出异议，并且觉得是不合理，同时我公司也有相应的证据。原告自行将保洁和水电安装另请他人完成了，没有与我公司沟通，因为原告还有3%的尾款1680元没有支付，我公司可以用这个尾款进行抵付原告的第一项诉请。经审理查明：2019年8月26日，陈瑶（甲方）与尺寸公司（乙方）签订《尺寸装饰室内装修合同书》一份，约定陈瑶将芜湖市柏庄丽城33幢3单元802室房屋交由尺寸公司装修。该合同载明：施工地点为柏庄丽城33幢3单元802室，以半包形式交给乙方，即乙方包工，包部分材料，甲方提供其余部分材料；合同预算总造价为56000元，开工时需付物业的押金由甲方支付，合同签订时甲方需缴纳40%合同款22400元整，水电完工验收后，木工进场时甲方需缴纳40%合同款22400元整，木瓦完工验收后，油漆工进场时甲方需缴纳17%合同款9520元整，整体安装完工后，甲方需缴纳3%合同款1680元整；工程总工期90+15天，自2019年8月28日起开工，至2019年12月15日止竣工，半包工程时间以油漆工工程结束截止；工程竣工后，乙方通知甲方验收，自甲方接到验收通知3日内验收完毕，到期未提出异议的视为合格工程，若甲方未经验收擅自入住，则视为合格工程，而且入住后所造成的质量问题由甲方承担；由于甲方原因导致延期开工或中途停工甲方应补偿乙方停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方30元，由此类推；甲方在工程验收2日内付单项工程款及增减项目款，到期时无故延迟付款的，每延误一天向乙方支付30元作为违约金，以此类推；因为甲方延迟付款超过3天乙方可以单方面停工，所有造成损失由甲方全部承担；若乙方无故迟延工期，则每迟延一天向甲方支付30元作为违约金，以此类推。2019年8月11日、8月26日，陈瑶向尺寸公司分别支付2000元、20400元作为第一笔装修进度款。2019年10月8日和11月7日，陈瑶向尺寸公司分别支付30715元、13320元，其中包含合同约定的装修进度款22400元和9520元，多余款项为双方在施工过程中因增加项目而产生的装修款。根据合同约定仍有总价款的3%共1680元未支付给尺寸公司。尺寸公司于2020年12月2日完成了墙面油漆工作，此后陈瑶即安排他人于2020年元月3日左右完成了张贴墙布事务。因疫情原因，陈瑶一直未进入房屋查看。后来发现墙布起泡，认为系墙角垂直度不合格引起，双方为此发生争执。经多次交涉，尺寸公司安排的实际施工人王宏叶向陈瑶承担了墙面返工事务（于2020年6月15日完成）并赔偿陈瑶墙布损失7400元。陈瑶认为尺寸公司返工而延期完工且后续水电安装、保洁收尾工作未完成，同时未能提供发票及质保证书的附随义务，故成诉。另查明，陈瑶已自行将装修房屋后续水电安装及保洁收尾等工作请人完成，为此共花费1450元，尺寸公司对此予以认可，表示可以陈瑶未支付的3%尾款1680元予以抵扣，但陈瑶予以拒绝，理由是该1680元工程尾款应作为质保金，不应当在本案中处理。本案审理过程中，尺寸公司主动履行了陈瑶诉请的第三、四项义务，即将装修款发票、收据，收费项目明细及伟星管业50年质保证书交付给了陈瑶。以上事实有原告向本院提交的装修合同复印件、微信聊天记录复印件、返工协议复印件、转账记录复议、收款收据两张，被告提交的工程验收单三份、聊天记录截图两份复印件，原、被告当庭陈述等在卷证实。本院认为：当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告诉请被告支付案涉房屋装修的后续水电安装及保洁收尾等工作产生的费用1450元，被告无异议，本院予以支持。被告要求以原告尚未支付的3%工程尾款1680元予以抵扣，因原告不同意，且被告未提起反诉，故本院对被告该抵扣主张不予支持。被告于2019年12月2日将墙面油漆工作完工，至此，被告合同义务已履行完毕。墙面垂直度不合格，属装修质量瑕疵，双方磋商不一致，后由王宏叶于2020年6月15日予以墙面返工。原告据此认为2020年6月15日系案涉合同的完工时间，与案涉合同约定不符，故原告诉请被告赔偿工程延期违约金5490元（自2019年12月15日计算至2020年6月15日，按30元/天计算）本院不予支持。被告于诉讼期间已将装修款发票、收据、收费项目明细及伟星管业50年质保证书交付给了原告，即原告第三、第四项诉请已实现，故本院对原告第三、第四项诉请不再赘处。综上，为维护当事人合同权益，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告芜湖尺寸装饰有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告陈瑶保洁费、水电安装以及建筑垃圾清理费用共计1450元；二、驳回原告陈瑶其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取105元，原告陈瑶负担25元，被告芜湖尺寸装饰有限责任公司负担80元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。审判员  朱顺旺二〇二〇年八月三十一日法官助理李文杰书记员何丽附本案适用的法律规定或条款《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。