吉林省辽源市龙山区人民法院民 事 判 决 书（2020）吉0402民初504号原告（反诉被告）：吉林省福瑞特环保设备有限公司，住所地长春市经济开发区东南湖大路**办公楼。法定代表人：韩树辉。委托诉讼代理人：李金才，该公司员工。委托诉讼代理人：郭玉秋，吉林达信律师事务所律师。。被告（反诉原告）：辽源经济开发区友谊热源有限公司，住所，住所地辽源市经济开发区友谊工业园区财富北路div>法定代表人：侯会武。委托诉讼代理人：包亮，该公司员工。委托诉讼代理人：王世平，该公司法律顾问。原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司与被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月11日立案后，依法适用简易程序公开开庭审理本案，原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司委托诉讼代理人李金才、郭玉秋，被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司委托诉讼代理人包亮、王世平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省福瑞特环保设备有限公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告辽源经济开发区友谊热源有限公司给付货款193万元。2、案件受理费由被告承担。事实与理由2018年9月1日，原、被告双方签订供货安装承包合同。原告按照合同约定给被告供货并安装锅炉整套、布袋除尘器（详个见技术协议)。原告按被告要求进行生产、加工、安装并保证质量，安装调试连续正常运行，现合同履行完毕。截止2019年9月1日，被告陆续给付原告部分货款后，现被告尚欠款193万元，经原告催要未果后，来院告诉，要求被告立即给付欠款。原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司向本院提交了营业执照、资质证书、总承包合同、转账记录证据。辽源经济开发区友谊热源有限公司辩称，人民法院应驳回原告的诉讼请求。理由如下，一、双方的承包合同明确约定，付款方式为被告支付总金额10%作为预付款，同时原告收到预付款后3日内，应向被告开具16%的增值税专用发票，并且全部货款全部货物，到被告处被告在支付合同总价款的10%，这是双方合同第六条第二款、第三款明确规定的二是至今被告仅收到了100吨,即40吨的锅炉配套布袋除尘器,合同约定的75吨，锅炉配套布袋除尘器至今被告也没有收到，并且被告收到的100吨及40吨布袋除尘器至今无法使用，合同约定的质保期为设备正常运行后，四年合同第九条约定，如蚁如原告违约,则支付给被告,每日违约金为2000元。并且原告应支付本合同标的30%的违约金及相应赔偿，故依据合同关于货物交付、货款支付方式等约定，人民法院应驳回原告诉讼请求。辽源经济开发区友谊热源有限公司反诉请求一、给付违约金每天5000.00元;二、给付布袋除尘器底座建设费暂定10万元(待鉴定后确定具体数额);三、给付合同约定的布袋除尘器与实际安装的布袋除尘器差价款暂定10万元（待鉴定后确定具体数额);四、赔偿供热损失暂定10万元（待鉴定后确定具体数额);五、赔偿返工费用暂定5万元(待鉴定后确定具体数额);六、反诉诉讼费用由被反诉人承担。事实和理由一、给付违约金每天5000.00元:2018年9月1日双方签定了《EPC总承包项目布袋除尘器总承包合同》，按照合同约定应于2018年10月15日投入运行并正式使用,本诉被告拒不履约，并向我公司签定了两份承诺书，用以保证该工程的工期，最终本诉被告还是构成违约，使我公司延期供热，最终导致大量居民上访,现按照2018年9月25日本诉原告给我公司作出的《承诺书》，依据承诺本诉被告应当支付延迟交工每天罚款5000元。具体金额待鉴定后确认。二、给付布袋除尘器底座建设费暂定10万元(待鉴定后确定具体数额):按照合同约定:“第四条:75T炉布袋除尘器底座已部分施工完成，甲方将按现有施工完成部分核算造价,甲方在实际付款时作价扣除”,现本诉原告要求在结算时扣除多支付的金额。(待鉴定后确定具体数额):三、给付合同约定的布袋除尘器与实际安装的布袋除尘器差价款暂定10万元（待鉴定后确定具体数额);按照合同约定:“第二条:布袋品牌:必达服、脉冲喷吹阀:澳大利亚高原”,，现本诉原告发现本诉被告未按合同约定品牌供货，安装的是普通国产产品,所以本诉原告要求本诉被告返还因品牌不一致所产生的差价。（待鉴定后确定具体数额）四、赔偿供热损失暂定10万元（待鉴定后确定具体数额);由于本诉被告未按合同约定时间完工,导致本诉原告的锅炉无法使用，最终造成大量居民上访，企业被接管，给本诉原告造成巨大经济损失,现要求本诉被告赔偿损失暂定10万元。(待鉴定后确定具体数额)。五、赔偿返工费用暂定5万元（待鉴定后确定具体数额）按照双方合同约定:“第八条:质量保证及保修期:第2条，免费负责更换或维修、及第5条，质保期为肆年”，2019年本诉原告又新购买的大量布袋,所以本诉原告现要求本诉被告赔偿返工费（包括材料费、人工费等）用暂定5万元。（待鉴定后确定具体数额）。被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司向本庭提交了总承包合同、福瑞特环保设备有限公司承诺书证据，同时向本庭提出包括布袋除尘器质量等五项内容的司法鉴定申请。经审理查明：2018年9月1日，原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司与被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司签订总承包合同。合同主要内容：原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司为被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司供货并安装75t除尘系统、100t除尘系统、40t除尘系统设备，总价款520万元，总工期45天。合同履行过程中，原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司为被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司供货并安装了40t除尘系统、100t除尘系统。被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司七次总付款187万元，对40t除尘系统、100t除尘系统仍有193万元款未付。75t除尘系统没有供货安装。合同履行过程中，原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司承诺“（安装完毕交付使用）延迟一天罚款5000元”。以上事实有原告提交的总承包合同、转账记录证据，被告提交的福瑞特环保设备有限公司承诺书证据及当事人陈述在案佐证。本院认为，原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司与被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司签订的总承包合同有效，双方应全面履行。福瑞特环保设备有限公司的承诺书是合同的补充，亦应履行承诺。被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司应提交原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司延迟安装完毕交付使用天数的有效证据。对40t除尘系统、100t除尘系统供货安装所欠的193万元款，被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司应予给付。75t除尘系统没有供货安装，原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司的理由“40t除尘系统、100t除尘系统供货安装所欠193万元款”本院予以支持。被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司向本庭提出的包括布袋除尘器质量等五项内容的司法鉴定申请，因鉴定条件原因，被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司可另行告诉时再提出申请。因鉴定不能的原因，被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司申请撤回反诉请求，本院裁定准许，可另行起诉。本院依据《中华人民共和国合同法》第六十条规定，判决如下：被告（反诉原告）辽源经济开发区友谊热源有限公司在本判决生效后5日内给付原告（反诉被告）吉林省福瑞特环保设备有限公司供货安装款193万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11085.0元，由辽源经济开发区友谊热源有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽源市中级人民法院。审判员  张焕成二〇二〇年八月二十七日书记员  刘禹良