安徽省六安市叶集区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖1504民初703号原告：刘合金，男，1978年10月17日出生，汉族，住安徽省六安市叶集区。委托诉讼代理人：丁红鑫，安徽国天律师事务所律师。被告：安徽巧成建筑劳务有限责任公司，住所安徽省合肥市庐阳区凌湖路**荣城花园南苑**团**，统一社会信用代码91340100MA2NW2YF0N。法定代表人：陈胜巧，执行董事。委托诉讼代理人：谢少坤，安徽善维律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵露露，安徽善维律师事务所实习律师。原告刘合金与被告安徽巧成建筑劳务有限责任公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年6月1日立案后，依法由审判员黄求华适用简易程序独任审判，于2020年7月22日公开开庭进行了审理。刘合金及其委托诉讼代理人丁红鑫，安徽巧成建筑劳务有限责任公司的委托诉讼代理人谢少坤、赵露露到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘合金向本院提出诉讼请求：安徽巧成建筑劳务有限责任公司支付刘合金工程款236000元，并以236000元为基数从2019年2月5日起至付款之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息。事实与理由：2017年11月16日，刘合金与安徽巧成建筑劳务有限责任公司签订一份建设工程施工分包合同，刘合金承包施工六安市叶集区小微企业园建设工程的外架、内架工程。安徽巧成建筑劳务有限责任公司应支付刘合金工程款3270470元、项目外计时劳务费58700元、增加工程工程款17000元、钢管损失费51100元、超期补偿费用300000元，合计3697270元，已经支付3459800元，抹去零头，安徽巧成建筑劳务有限责任公司下欠236000元未付。安徽巧成建筑劳务有限责任公司辩称，刘合金请求支付的钢管损失费已经包括在补偿金中，不应再重复主张。刘合金未按约定施工，应承担罚款。安徽巧成建筑劳务有限责任公司已经支付3528800元，下欠工程款39200元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对双方当事人有异议的证据，认证如下：1.刘合金提交的工作证明，有安徽巧成建筑劳务有限责任公司项目现场管理人员签名，予以确认。2.安徽巧成建筑劳务有限责任公司提交的班组承诺书，承诺内容与本案不具有关联性，不予确认；关于工程款支付的函，付款方发函给收款方，称已经履行付款义务，无支付工程款的相关证据证明，不能达到其主张的证明已经付款的效力，不予确认；整改通知单、会议记录，为复印件，微信聊天记录，未提供原始载体，不予确认；梁兵于2018年7月13日出具的收条，为复印件，不予确认；窦祖平出具的收据，与本案不具有关联性，不予确认。根据当事人陈述和本院经审查确认的证据，本院认定本案如下事实：2017年11月16日，安徽巧成建筑劳务有限责任公司与刘合金签订一份《建筑工程施工分包合同》。合同约定，安徽巧成建筑劳务有限责任公司将其承包的叶集小微创业园建设项目劳务工程中的外架搭设、内满堂架工程分包给刘合金施工；面积86000平方米；工程款按照38元每平方米计算，计3268000元；工期180日；逾期每日按0.1元每平方米支付钢管、扣件等材料租赁费；开工后三个月支付70%工程款，主体结构封顶30日内支付15%，内堂架拆除后20日内支付5%，外架拆除后30日内付清全部工程款；安徽巧成建筑劳务有限责任公司安排刘合金雇佣的员工做临时工作，按每人每日200元支付工程款；等等。2018年3月6日至2018年11月16日，安徽巧成建筑劳务有限责任公司安排刘合金雇佣的员工做临时工作293.5个工作日，工程款58700元。2018年5月10日至2018年7月30日，经安徽巧成建筑劳务有限责任公司现场管理人员签订签证确认，刘合金施工的增加劳务工程工程款17000元。2018年6月5日至2018年8月21日，经安徽巧成建筑劳务有限责任公司现场管理人员签订签证确认，安徽巧成建筑劳务有限责任公司在施工过程中造成刘合金租用的钢管毁损，价值51100元。2018年11月17日，六安中建国际投资发展有限公司（建设项目劳务工程发包方）、安徽巧成建筑劳务有限责任公司、刘合金签订一份备忘录。安徽巧成建筑劳务有限责任公司承诺，因工程施工延期，安徽巧成建筑劳务有限责任公司一次性补偿刘合金钢管、扣件租赁费等相关费用300000元；剩余工程款（总合约额+补偿款150000元+变更签证，截止2018年11月10日）于拆除全部外架后一个月内付清，若2018年12月31日前拆除外架，于2019年2月5日前付清所有工程款；剩余补偿款150000元于2019年2月5日后六安中建国际投资发展有限公司支付安徽巧成建筑劳务有限责任公司的第一笔款项到账后付清；安徽巧成建筑劳务有限责任公司与刘合金之间，不得就2018年11月10日前任何事项再申请索赔；等等。刘合金承诺，300000元补偿款为一次性补偿，刘合金不得再以架体延期、钢管扣件损坏等原因提起任何索赔；2018年12月31日前完成全部施工内容；刘合金与安徽巧成建筑劳务有限责任公司之间，不得就2018年11月10日前任何事项再申请索赔；等等。2019年1月1日，刘合金拆除项目工程外架，完成劳务工程。2018年2月12日至2019年9月12日，安徽巧成建筑劳务有限责任公司先后支付刘合金工程款、补偿金等费用3474800元。本院认为，承包人刘合金未取得建筑施工企业劳务承包资质，与安徽巧成建筑劳务有限责任公司签订建设工程劳务分包合同，应认定无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”刘合金完成案涉劳务工程，请求安徽巧成建筑劳务有限责任公司支付工程款、逾期付款利息损失，理由正当，予以支持；但是，逾期付款的利息损失，应当按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。安徽巧成建筑劳务有限责任公司应支付刘合金工程款3268000元、项目外计时劳务工程款58700元、增加工程工程款17000元、材料损失费51100元、补偿金300000元，合计3694800元，已经支付3474800元，尚应支付220000元。因双方未举证证明2019年2月5日后六安中建国际投资发展有限公司支付第一笔工程款的具体时间，本院酌定从2019年2月5日顺延一个月，安徽巧成建筑劳务有限责任公司从2019年3月6日起承担逾期支付补偿金的违约责任。安徽巧成建筑劳务有限责任公司辩称钢管损失费属于重复主张，因备忘录明确剩余工程款包括总合约额、补偿款、变更签证等款项，经签证确认的款项属于未支付款项，不构成重复主张，其辩解理由不能成立，不予采纳；辩称刘合金应承担罚款，证据不足，辩解理由亦不能成立，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条之规定，判决如下：安徽巧成建筑劳务有限责任公司支付刘合金工程款220000元，并以70000元为基数从2019年2月6日起至工程款支付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期付款利息损失，以150000元为基数从2019年3月6日起至工程款支付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期付款利息损失，于判决生效后十五日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4840元，减半收取2420元，由刘合金负担120元，安徽巧成建筑劳务有限责任公司负担2300元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。审判员  黄求华二〇二〇年八月二十一日书记员  叶乃红附：适用法律、司法解释条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。