河北省兴隆县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0822民初45号 原告（反诉被告）：兴隆县健和药房连锁有限公司，住所地兴隆县兴隆镇**大街路**，统一社会信用代码91130822335908336T。 法定代表人：刘福悦，公司总经理。 委托诉讼代理人：韩丽梅，女，公司员工。 被告（反诉原告）：亿和时空（北京）科技有限公司，住，住所地北京市石景山区石景山路**瀚海长城大厦**一社会信用代码91110107675740146P。 法定代表人：谷军，公司董事长。 委托诉讼代理人：韩雪玲，女，公司员工。 原告兴隆县健和药房连锁有限公司（以下简称健和公司）与被告亿和时空（北京）科技有限公司（以下简称亿和公司）合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案后，被告提出反诉，予以合并审理，依法适用普通程序，于2020年5月19日通过网络视频公开开庭进行了审理。原告健和公司的法定代表人刘福悦、委托诉讼代理人韩丽梅、被告亿和公司的法定代表人谷军、委托诉讼代理人韩雪玲出庭参加诉讼。本案现已审理终结。 健和公司向本院提出诉讼请求：1.依法解除原、被告双方签订的《电子商务协同系统使用许可及服务协议》；2.判令被告向原告返还软件使用服务费用人民币12.5万元并承担诉讼费。事实和理由：原告为开发药品零售服务平台软件系统，于2018年12月27日与被告签订了《电子商务协同系统使用许可及服务协议》及《实施方案》，协议明确了双方的权利义务，实施方案明确了软件系统应具备的内容及功能。原告依照协议向被告支付了前期费用12.5万元，但被告所提供的软件系统关键功能与实施方案的描述不一致，导致软件系统功能不能满足原告方的基本要求，即被告方提供的软件系统原告方不能使用。原告方多次与被告协商，被告方长时间不能弥补和解决软件的功能缺陷问题，使得原、被告双方签订的软件使用及服务协议没有存在的必要。原告特此起诉。 亿和公司辩称，不同意原告的诉讼请求，要求继续履行合同。 亿和公司提出反诉请求：1.要求继续履行双方签订的《电子商务协同系统使用许可及服务协议》及《实施方案》；2.反诉被告支付第二笔合同款10万元；3.反诉费由反诉被告负担。事实和理由：2018年12月27日双方签订了《电子商务协同系统使用许可及服务协议》及《实施方案》，我公司按约进行履行，至2019年6月底主体软件产品已经达到技术验收状态，主体内容已交付完成，满足上线验收条件，应当支付第二笔合同款，但经我公司多次催促上线验收并支付工程款未果，反诉原告迟延履行构成违约，特此提起反诉。 健和公司对反诉辩称，亿和公司提供的软件，我公司从未上线使用，因为亿和公司对专项开发部分根本没有做，经过沟通也没有达成一致意见，亿和公司提供的产品和服务不能满足我公司的要求，且拒绝就进一步履行签订补充协议，明确履行期限，致使合同不能履行。我公司无违约行为，请求驳回亿和公司的反诉请求，支持我公司的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.2018年12月27日原告健和公司（甲方）与被告亿和公司（乙方）签订了兴隆县健和药房连锁有限公司《电子商务协同系统使用许可及服务协议》及《电子商务系统项目方案》，约定甲方依托乙方的商务协同系统电子商务协同系统V2.0（简称BCS）软件使用许可，搭建B2C电商平台，乙方提供系统产品、系统部署、系统实施系统培训、ERP接口的系列服务；双方约定总价款为25万元，付款方式为签订合同后三个工作日内付50%，即12.5万元，甲方电商平台完成技术上线一个月内支付40%，即10万元，甲方电商平台项目竣工后三个工作日支付10%，2.5万元。协议第六章项目验收，“项目验收分为系统上线验收和项目竣工验收。1.系统上线验收，项目实施过程中，乙方完成了系统扩展、人员培训工作后，乙方项目组根据《项目实施方案》提交系统交付验收报告，双方组织人员进行验收及确认。2.项目竣工验收，甲方电商平台上线试运行一个月后，系统达到基本稳定运行状态时，由甲方组织在双方约定的时间内进行系统竣工验收，也称最终验收”。在项目方案第6-7页，1.4专项开发中，约定项目基于现有标准功能，还需对以下功能进行专项开发，包括医学基础知识与药学基础知识的专项开发及前端展示功能，并附有项目专项开发功能清单，约定“由于专项开发需求涉及需求研讨、变更以及实施单位的研发周期，因此以上内容的实现进度由项目双方另行约定，不作为项目交付验收内容，但若无特殊情况或重大变更，实施单位需在项目竣工验收前完成相关内容的实施”。2.协议签订后，原告向被告支付第一笔款项12.5万元，被告向原告开具了增值税专用发票。被告在原告的服务器上安装了软件，并对原告的员工进行了培训，于2019年5月31日培训结束。此后双方对合同约定的专项开发进行了多次沟通，但对如何履行、费用确定等事项，未能达成一致意见。2019年9月26日，原告的法定代表人向被告的法定代表人发短信要求进一步沟通，被告未答复，双方合同履行未能继续进行。原告提起本案诉讼，被告提起反诉，要求继续履行合同。 本院认为，依法成立的合同，自成立时生效；当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原被告签订的协议是双方真实意思表示，不存在法定无效事由，应当按约履行。双方合同的履行内容包括产品及系列服务、专项功能开发，由于专项开发的内容和进度约定不明确，另行协商未能达成一致意见，原告与被告沟通无果，合同在事实上无法继续履行，原告要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。被告要求继续履行，因双方不能达成新的约定，事实上无法继续履行，对被告的反诉不予支持。关于合同不能继续履行，主要由于合同约定内容不完善，未能一次性协商一致，对此被告作为专业性公司，具有业务优势和经验，应当承担主要责任，原告也有一定失误，应当承担次要责任。根据合同履行的进度和款项支付情况，在合同解除后，酌定由被告将实际收取款项的60%返还给原告。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第二项、第九十七条、第一百一十条的规定，判决如下： 解除原告兴隆县健和药房连锁有限公司与被告亿和时空（北京）科技有限公司于2018年12月27日签订的《电子商务协同系统使用许可及服务协议》； 二、被告亿和时空（北京）科技有限公司于判决生效后十日内返还原告兴隆县健和药房连锁有限公司7.5万元价款； 三、驳回原告的其他诉讼请求； 四、驳回被告的反诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2,800.00元，由原告兴隆县健和药房连锁有限公司负担1,120.00元，由被告亿和时空（北京）科技有限公司负担1,680.00元；反诉费1,150.00元，由被告负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。 审 判 长  马建民 人民陪审员  王素荣 人民陪审员  韩晓凤 二〇二〇年八月五日 书 记 员  刘 雨 附页 一、相关法律条款 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外： （一）法律上或者事实上不能履行； （二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高； （三）债权人在合理期限内未要求履行。 二、上诉期限及上诉费用 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，预交上诉费（按一审数额及上诉范围确定），上诉于承德市中级人民法院。（开户行中国建设银行股份有限公司承德市车站路支行；户名：河北省承德市中级人民法院；账户：13×××02，到账查询电话为：0314-21××××5。上诉人交款后将交款凭条一并提交） 三、申请执行的期限及逾期不申请执行的法律后果 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，申请执行的期限为二年，本案权利人自判决生效后，自动履行期届满之日起两年内应向本院申请立案执行。逾期不申请，人民法院即不再强制执行。 ——