广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0122民初27号 原告:南宁桑德环境治理有限公司，住所地：南宁市武鸣区新兴社区江滨路江滨一小区**，统一社会信用代码：91450122MA5N2KX968。 法定代表人：谭伟，该公司董事长。 委托诉讼代理人：郭红君，北京大成（广州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：曾雅妮，北京大成（广州）律师事务所律师。 被告：南宁市武鸣区住房和城乡建设局，，住所地：南宁市武鸣区城厢镇起凤路**统一社会信用代码：1145011055229430X2。 法定代表人人：褚明电，该局局长。 委托诉讼代理人：黄小峰，该局村镇股副股长。 委托诉讼代理人：张海裕，广西法严律师事务所律师。 原告南宁桑德环境治理有限公司与被告南宁市武鸣区住房和城乡建设局合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告法定代表人谭伟及委托诉讼代理人郭红君，被告委托诉讼代理人黄小峰、张海裕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判决确认被告于2019年9月12日向原告发出的《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目解除合同通知书》无效；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告于2018年2月28日签订《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》。2019年9月16日，被告以项目注册资金未全部到位，项目开工时间未能落实为由，依据合同第十五章第15.8条约定，向原告发出解除合同通知书。其发出的解除合同的依据不足，解除合同通知书无效。 依照合同法第九十六条的规定，发出通知要求解除合同，必须具备合同法第九十三条第二款或者第九十四条规定的条件，即通知解除方必须享有合同解除权，才能发生通知解除合同的法律效力。合同法第九十四条规定，判断一方违约行为是否导致合同目的不能实现构成根本违约，应当根据合同目的和违约形态，结合违约部分的价值或金额与整个合同金额的比例、违约对合同目的实现的影响程度，时间因素对合同目标的影响程度以及违约后果、损害能否得到修补等因素予以综合判断。但被告所述的项目注册资金未全部到位，项目开工时间未能落实的两点理由，并不符合合同第十五章第15.8条规定的“乙方违约事件导致的提前终止”的合同约定情形，也不符合合同法关于合同解除的法定条件，故其行为属于滥用合同终止权的行为。 项目注册资金未全部到位，不构成合同的根本违约。合同确实约定了项目公司注册资本到位时间，项目注册资金截止2018年5月前已到位450万元，而作为被告方授权的政府出资方广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司（以下简称富鸣城投公司）却至今未履行出资义务，被告的责任不可推卸。何况注册资金是否到位并不是合同约定的构成合同根本违约的必然条件。公司法也明确规定公司的注册资本由公司章程规定，允许各股东可以根据公司发展需要确定出资时间。故以资本金未到位为由解除项目合同是没有事实和法律依据的。 项目开工时间未能落实，不构成合同的根本违约。合同并未约定落实项目开工时间是原告的义务，且开工时间不是原告主观能够决定的。按合同第二章2.6（2）及第六章6.2（1）的约定，征地拆迁工作由被告负责，目前项目进展困难的主要原因在被告负责相关的土地征用及拆迁未能如期完成，尤其是教育园区污水处理厂及配套管网工程因政府未完成征地，三河两岸流域综合整治项目未完成征地，直接导致项目的土地证、开工许可证等相关开工手续未能办理。而且原告非常重视并实质性地推动了本项目的实施：三河两岸综合整治项目施工单位已进驻现场，正在建设办公场地，施工现场已围挡；乡镇污水处理厂及配套管网建设中两江镇、马头镇、灵马镇三个场地施工单位已进驻，现场已围挡。为了项目顺利推进，做好了开工前的准备工作。中国市政工程华北设计院的设计工作已经完成并拿到批复文件，目前处于施工图设计阶段。两江、马头、灵马三个乡镇施工图电子版已有华北设计院提供。江苏亿名负责施工的两江、马头、灵马三个乡镇技术人员和管理人员皆已进驻，并在当地租了民房作为临时项目部；前期施工机械已进场；；地方材料等皆已询价完毕测绘人员来现场移交坐标控制点；现场青苗、坟墓和杆线迁移等问题也跟乡镇进行了衔接。中建五局负责施工的三河两岸河道治理工程准备工作正在进行。江苏聚惠科技公司主要人员已入住武鸣，准备工作已开展。两江镇场内已清表，并经测量人员对厂区位置进行放样，厂区临时围挡正在安装，门楼已经立好，临时用水用电已报装完毕；马头镇对厂区位置进行了放样，已经开始清表，厂内围栏、门楼等已委托广告公司进行设计加工；灵马镇厂址，已经开始清表，厂内围栏、门楼等已委托广告公司进行设计加工；宁武镇现场已完成清表，因征地面积不够暂未进场。现场实施总投入约80万元。香山河段围栏已安设，门楼已经搭建，项目部已经基本搭建完成，投入约300万元。故开工前的准备工作已基本就绪，但开工时间受客观条件的限制，并非原告的故意违约。故开工时间不是构成合同实质性违约的必然条件。 被告在解除合同通知书中说“原告没有到被告单位协商避免合同提前终止的措施”的陈述并非事实。原告在收到被告任何函件以及任何要求后，本着对项目负责的态度，积极想办法协调解决目前存在的困难和风险。2019年6月18日、7月5日、9月16日、10月29日、11月1日都进行了书面的工作联系。特别是原告总部相关人员在8月中旬、11月底到达南宁与被告有关人员进行了多次有效沟通，9月8日武鸣区区委书记带队到启迪环境考察指导，双方就该PPP项目存在的问题进行了有效交流，达成了积极推动该项目的共识。故被告的陈述并非事实，也不是合同解除的条件。依据合同法第九十三条、第九十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十四条规定，请求判决确认被告解除合同的行为无效。 原告为证实自己主张，提交以下证据：1、营业执照、法定代表人身份证，证明原告的诉讼主体资格；2、《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目解除合同通知书》，证明被告于2019年9月12日向原告发出了解除合同通知；3、《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》，证明原、被告双方在合同中约定了双方关于合同的出资、关于合同解除的情形，但均没有被告解除合同通知书陈述的解除理由；4、关于《关于尽快落实南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目项目注册资本金等问题的函》的复函、关于《关于尽快落实南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目项目注册资本金等问题的函》复函的说明函、关于南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目解除合同通知书的回复、关于尽快落实南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同解除相关事宜的回复、联系函，证明原告对被告的函件有5份，并证明原告针对项目公司的注资及开工事项与被告进行了多次的书面沟通；5、银行回单，证明原告依照章程及合同约定己依法出资445万元，并非被告所称的未按合同出资义务进行出资；6、华北设计院《工程设计费请示函》、华北设计院《工程设计合同(二）》、武鸣区发改局《关于南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目初步设计的批复》，证明华北设计研究总院己完成了相应的设计等部分工作，并进行了审查，设计图纸交给了政府部分并审批通过；7、社会信用代码信息，证明被告地址等信息；8、付款凭证、发票，证明原告在该项目进行了多项开支；9、光盘（现场施工照片），证明现场施工情况；10、官方网站信息截图，证明被告已经在相关官网发出了招标预审公告，不合常理，同时侵害了原告的合法权益。 被告辨称：一、原告、被告及富鸣城投公司、启迪桑德环境资源股份有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司共同组成的联合体于2018年2月28日签订《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》的合同为有效合同。二、原告至今为止，未按合同约定完成注册资本出资义务，已构成根本违约，被告按照合同约定解除合同符合法律规定。2018年2月28日签订《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》，约定由富鸣城投公司与联合体共同出资（注册资本）78955.87万元设立原告公司，负责投资建设武鸣区流域水环境综合整治工程；其中富鸣城投公司出资7895.59万元，持有10%的股权；联合体出资71060.28万元，持有90%的股权、另按合同第2章基本权利义务2.3乙方的承诺（2）约定“丙方和丁方在乙方成立后90日内一次性注入到位”，根据原告营业执照记载原告成立时间为2018年11月2日，那么原告最迟要全部完成的注资时间为2019年2月1日，而事实上至今为止，原告才注资445万元，未按约定完成注资，已构成实质性违约。 按照双方签订的合同第十五章“乙方违约事件导致的提前终止”第15.5.8“乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且收到甲方要求说明其违约并予补救的通知后30日仍未能补救该实质性违约”的约定，被告于2019年5月23日向原告发出《关于尽快落实南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目项目注册资本金等问题的函》，督促原告说明未能如期完成注册资本出资义务的原因，并要求自收到函件之日起30日内采取补救措施，并落实开工时间；如原告自收到上述函件之日起30日内未完成注册资本金的出资义务，无法确定开工时间，被告将按合同第十五章第15.8条约定，考虑解除合同。2019年8月1日，被告委托律师向原告发出提前终止合同意向的律师函，原告并未前来与被告协商。为此，被告于2019年9月12日向原告发出解除合同通知书，解除与原告签订的合同。该解除通知书，原告已收到。至此，双方合同已解除。 被告向原告发出解除合同通知书的行为合法有效，被告均是按合同约定的解除程序向原告提出，程序合法、有效，双方合同关系已解除。项目未能施工，都是因原告未按照合同约定完成注资违约行为造成。被告向原告发出的解除合同通知书合法有效，请求驳回原告的诉讼请求。 被告为其辩解，提交以下证据：1、《关于尽快落实南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目项目注册资本金等问题的函》；2、《关于南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目项目注册资本金等问题的函》；3、《广西法严律师事务所律师函》；4、《关于南宁市武鸣区流域环境综合整治PPP项目合同解除事宜的告知函》；5、《关于南宁市武鸣区流域环境综合整治PPP项目合同解除相关事宜的函》；6、《关于解除与启迪环境科技发展股份有限公司等四联合体成员及项目公司PPP项目合同的公告》。以上证据证明被告向原告发出的《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目解除合同通知书》有效。 经庭审质证，被告对原告提交的证据1-3没有异议；对证据4的真实性没有异议，但认为该证据都是被告向原告发出解除合同通知书之后，原告虽然答复，但对注资避而不谈，至今为止没有注资，导致项目无法启动；对证据5的真实性没有异议，证实原告并未按照双方合同的约定完成注资义务；对证据6，认为华北设计院是联合体的组成成员，有义务投资，但其没有投资出资，反而拿走了一部分资金，不符合约定；对证据7的真实性、合法性、关联性均无异议；对证据8的质证意见与证据6的质证意见一致；对证据9的真实性无异议，但不能证明原告已实际开工；对证据10无异议，证明原告违约无法实现合同目的，被告才进行招投标。原告对被告提交的证据，除了证据3，对其它份证据的真实性有异议，认为被告无举证证明此函件是否寄出了，其发出的解除合同的依据不足，依照合同法第九十六条的规定，发送通知要求解除合同，必须具备合同法第九十三条第二款或第九十四条规定的条件，即通知解除方必须享有合同解除权，才能发生通知解除合同的法律效力。 结合当事人的举证质证意见，本院认证意见如下：原告提交的证据1、2、3、4、5、7、9、10，被告对其真实性没有异议；证据6、8经核对也与原件相符，本院对上述证据的真实性、关联性予以确认；合法性待后论述。被告提交的证据1、2、4、5，原告对其真实性没有异议；证据3也与原件相符，本院对上述证据的真实性予以确认，但被告无法证实已向原告发出解除合同通知书的事实，本院对证据3的关联性不予确认，其余证据与本案具有关联性，本院对其关联性、合法性予以确认。 经审理查明：2018年2月28日，被告作为甲方，原告作为乙方，富鸣城投公司作为丙方，启迪桑德环境资源股份有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、江苏聚慧科技有限公司共同作为丁方，四方共同签订《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》，约定丙方与丁方按照该合同及公司章程的约定，在南宁市武鸣区设立专门从事该合同项下业务的乙方后，由乙方作为实施该项目投融资、设计、建设、运营、维护、管理及移交的主体，由丁方承担项目融资责任；在乙方成立前，乙方依据该合同的全部义务（不包括应由乙方项目公司承担的义务下应由丙方承担的义务）由丁方承担，在确认中标后，丁方应按甲方要求积极主动办理乙方设立手续、按时足额缴纳自身应出的资本金及推进项目的融资、建设工作；乙方是指丙方和丁方按项目资本金取可研总投资估算的30%且出资比例为10%：90%共同出资组建的，为实施投资、融资、设计、建设、运营、管理、移交该项目而按照合同约定设立的企业法人；项目合同期为17年，其中建设期为2年、运营期为15年；甲方承诺已获得签署并履行合同的授权，具有完全法律权利、能力、权力以及需要的批准以达成、签署和递交合同，完全履行在该合同项下的义务，将在符合法律规定的条件下协调丁方与相关政府部门的工作关系，保障项目顺利建设实施和运营维护；丙方根据合资协议、公司章程与丁方注册成立乙方，并对乙方的经营负有监督责任和义务，作为政府出资代表以货币资金出资7895.59万元，持有10%的股权；乙方是由丙方和丁方根据合资协议和公司章程注册成立的有限责任公司，乙方设立唯一目的且经营范围为从事该项目的设计、建设、运营维护业务，履行在合同中的所有义务，未经甲方同意，不得从事其他业务，不得变更公司名称，不得将公司注册地址迁出南宁市武鸣区；乙方注册资本为78955.87万元，其中丁方以货币出资71060.28万元，持有90%的股权，丙方作为政府出资代表以货币出资7895.59万元，持有10%的股权，丙方和丁方在乙方成立后90日内一次性注入到位；乙方保证其向甲方提供的信息真实、准确、完整，具备相应的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和经验运营维护项目并履行合同下的每一项义务的能力；乙方应保证有能力以注册资本、项目融资或其他方式获得的资金履行项目协议，并保证用于履行合同项下义务的资金来源合法，乙方对该资金具有完全的控制权和支配权；丁方根据合资协议、公司章程与丙方注册成立乙方，对乙方的经营行为负有监督责任和义务；丁方在公司成立90日内，以货币资金出资71060.28万元，持有90%的股权；甲方在乙方或丁方发生严重违约事件时，有权提前终止项目合同；甲方负责协调政府部门审批项目前期工作，确保项目设计、投资、建设及运营维护等工作的正常开展，协助丁方、乙方办理有关政府部门要求的各种与项目有关批准和保持批准有效，负责协调项目的工程可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关审批文件，协助乙方完成建设所需的、到达项目场地规划红线的通水、通电等配套基础设施；丙方根据合同约定、出资协议、公司章程规定向乙方出资、参股，行使、履行相应的股东权利义务；丁方在签订投资合作协议15个日历天内与丙方成立乙方，在乙方成立90日内注册资本金以货币一次性缴足；甲方依照武鸣区政府的授权，授予乙方项目的特许经营权，授权乙方在合作期限内进行投资、设计、建设、运营、维护项目设施，并在合作期满时将全部项目设施无偿完好地移交给武鸣区政府或其指定机构；乙方在合作期内自行承担投资费用、责任和风险，负责项目设施的设计、建设、运营、维护，并按照确定的规划条件负责融资、建设必要的项目设施；甲方负责项目前期工作，包括立项、规划选址、环境影响评价及报批、可研编制及相关报批，甲方应尽力协助乙方，保障项目所涉及的各项审批工作在项目开工建设前完成。甲方协调城区政府负责项目用地涉及的征地拆迁及补偿安置工作；甲方负责协调项目用地的征地拆迁工作，应按预定的开工时间向乙方提供满足开工条件的建设用地；乙方注册资本为78955.87万元，除资本金之外的项目建设所需资金，由乙方通过银行贷款等融资渠道解决，乙方负责项目资金的筹措，甲方和丙方不承担任何融资责任；如项目融资额不足或未能按期完成融资的，丁方应以自有资本、提供融资担保等方式确保乙方能够获得足额融资，按照合同约定的建设进度保障资金及时到位，确保项目的顺利建设和后续的运营维护；丁方根据项目实际建设进度，向甲方、武鸣区财政局提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位；乙方应为项目在银行开设专门资金账户，保障资金按建设进度及时到位，实现项目建设资金专款专用；丙方作为乙方的股东，依法行使股东权利；甲方有权对项目建设资金进行监督；丙方、丁方在项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金，项目资本金按期到位，其余建设资金应按计划分期足额到位，丁方应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链断裂；甲方应按合同约定，在不影响项目建设进度的前提下，分期将项目用地交付给乙方，甲方应通知乙方前往项目用地现场办理项目用地移交手续；乙方应以注册资本和债务融资等方式筹集建设资金，合理安排和调度资金，确保各工程费用按时足额拨付给施工承包商和供应商；甲方应协助乙方协调相关的政府部门，以确保项目建设的顺利进行，如因甲方过失、前期工作延迟完成或相关审批手续未及时批复等原因造成开工时间或项目建设延误，甲方应将项目建设期相应顺延；甲方应协调好有关部门和单位，负责项目工程建设用地征地拆迁工作，因征地拆迁导致项目延误由甲方承担；以下条款所述事件不是由于不可抗力或甲方违约所致，如有允许期限而在该期限内未能得到纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权发出提前终止意向通知：……8、乙方未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约并予以补救的通知后30日内仍未能补救该实质性违约；在提前终止意向书面通知发出后，甲乙双方应在二十日内或双方同意的更长时间内协商合同提前终止的措施。 另查明：原告于2018年3月13日注册成立，注册资本为78955.87万元，其中由启迪环境科技发展股份有限公司认缴出资69465.37万元，持股87.98%；富鸣城投公司认缴出资7895.59万元，持股10%；中国建筑第五工程局有限公司认缴出资789.56万元，持股1%；江苏聚慧科技有限公司认缴出资789.56万元，持股1%；中国市政工程华北设计研究总院有限公司认缴出资15.79万元，持股0.02%；以上认缴出资时间均工商登记为2032年6月30日。启迪环境科技发展股份有限公司于2018年4月11日实缴出资439.9万元。江苏聚慧科技有限公司于2018年4月18日实缴出资5万元。中国市政工程华北设计研究总院有限公司于2018年5月25日实缴出资0.1万元。2019年9月12日，被告向原告发出解除合同通知书，载明：“南宁桑德环境治理有限公司：你公司（武鸣区水环境综合整治项目公司，乙方）、广西富鸣城市投资发展集团有限公司（丙方，简称富鸣城投公司）、启迪桑德环境资源股份有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司共同组成的联合体（丁方，以下简称联合体）与南宁市武鸣区住房和城乡建设局（原名称“南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局”，甲方，以下简称“我单位”）于2018年2月28日签订《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》（以下简称合同），约定由富鸣城投公司和联合体共同出资（注册资本）78955.87万元设立你公司，负责投资建设武鸣区流域水环境综合整治工程；其中富鸣城投公司出资7895.59万元，持有10%的股权；联合体出资71060.28万元，持有90%的股权，并最终由你公司承接合同中为富鸣城投公司和联合体设定的权利义务；并约定了其他相应的权利和义务。因你公司未能如约完成注册资本金的出资义务，我单位于2019年5月23日向你公司发出《关于尽快落实南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目项目注册资本金等问题的函》，督促你公司说明未能如约完成注册资本金出资的原因，并要求自收到函件之日起30日内采取补救措施，落实注册资本金的出资和项目开工的时间。因你公司在期限内未复函说明未能如约完成注册资本金出资的原因，也未能落实项目开工的时间，也未能完成注册资本金的出资。2019年8月1日，我单位委托广西法严律师事务所向你公司发出提前终止合同意向通知的律师函，要求你公司在收到律师函之日起二十日内前来我单位协商避免合同提前终止的措施。现二十日避免合同提前终止的协商期限已经届满，但你公司并未前来我单位协商避免合同提前终止的措施。你公司的如此行为，已经构成合同约定的实质性违约。按照《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》第十五章第15.8条的约定，我单位特向你公司发出如下通知：解除我单位与你公司、广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司、启迪桑德环境资源股份有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司共同组成的联合体于2018年2月28日签订的《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》。自本通知到达你公司时合同解除。如有异议，可以请求人民法院确认解除合同的效力。” 本院认为：《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”该法律规定了守约方的单方解除权。但要发生解除合同的效力，主张解除合同的事由必须符合法律规定或者双方约定的事由，同时解除合同通知也必须是向违约方发出，否则不发生解除合同的效力。《中华人民共和国公司法》第七条规定“依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期”，原告于2018年3月13日获得工商部门签发营业执照，故原告成立日期应为2018年3月13日，而被告与富鸣城投公司、启迪桑德环境资源股份有限公司等主体签订《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》的时间是2018年2月28日，原告当时并未成立，虽然原告也在该合同上加盖了印章，但应视为其事后对公司发起人先前设定的权利义务的承受。富鸣城投公司、启迪桑德环境资源股份有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司作为原告公司的股东，负有向原告出资的法定义务，该法定义务并没有因为案涉项目由原告实施而转移给原告承担，故被告主张以原告没有按约定履行出资义务为由向原告发出解除合同通知，是向不负出资义务的一方发出；同时，《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目合同》也没有约定由原告具体负责落实开工时间，故被告同时以原告此理由解除合同，也不符合约定或者法定的解除合同情形。综上，被告向原告发出的解除合同通知书，系向不适格的主体发出，且解除事由也不符合法定或者约定的事由，故该解除合同通知书尚未生效。 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第三条，《中华人民共和国合同法》第九十六条以及《最高人民法院研究室对关于适用第24条理解和适用的请示的答复》的规定，判决如下： 被告南宁市武鸣区住房和城乡建设局于2019年9月12日向原告南宁桑德环境治理有限公司发出的《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目解除合同通知书》不生效。 案件受理费32332元，由被告南宁市武鸣区住房和城乡建设局负担。 上述权利义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  赵剑冰 人民陪审员  陆海荣 人民陪审员  韦朝美 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  符元媛