河北省阜城县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀1128民初1833号 原告：薛朝洋，男，出生，汉族，住阜城县。 原告：刘连华，男，出生，汉族，住沧州市青县。 二原告共同委托诉讼代理人：吴战勇，河北刘爱国律师事务所律师。 二原告共同委托诉讼代理人：史肖蒙，河北刘爱国律师事务所律师。 被告：河北海韵文化传媒有限公司，住所地：石家庄市长安区和平东路**。 统一社会信用代码：91130102792655637C。 法定代表人：袁艳光，职务：董事长。 原告薛朝洋、刘连华与被告河北海韵文化传媒有限公司（以下简称海韵传媒公司）合同纠纷一案，本院于2019年10月18日立案后，依法适用普通程序于公开开庭进行了审理。原告薛朝洋、刘连华的委托诉讼代理人史肖蒙，被告海韵传媒公司法定代表人袁艳光均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告薛朝洋、刘连华向本院提出诉讼请求：判令被告赔偿原告300,000元。事实和理由：2016年6月13日，二原告与被告签署《网络电影＜坏女孩的春天＞投资合作合同》，并就合同条款进行约定，载明摄制周期为10个工作日，后期制作周期（至完成校正拷贝）45天，总成本15万由原告承担，同时约定原被告双方权利义务及违约责任，其中原告支付期限为：协议签订后3日内支付5万元、影片开机当天支付5万元、影片开机第三日支付5万元；关于拍摄影片的摄制与上映，原被告约定被告负责剧本的报批和审片、播出等相关专业性工作，并确保在影片杀青后的60个工作日内在网络上正常播放（以爱奇艺为主，其他网络平台为辅）。原被告对违约事项进行约定，并载明被告如不能按照本协议的约定履行自己的义务，逾期一个月以上不能完成阶段性工作计划；或者发生可能导致不能保证该电影如期拍摄完成并投放市场的情形均属被告违约，并应承担违约责任向守约方支付违约金及利润损失共计300,000元。协议签订后，原告按照约定如期支付款项，后至约定影片播放日期，影片未能在爱奇艺之上播放，同时至超过约定期限一个月以上时，被告仍未能将影片在爱奇艺上正常播放，根据合同约定，被告应承担违约责任，向原告支付违约金及利润损失300,000元。为维护原告合法权益，特诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。 被告海韵传媒公司辩称，1.原告事先违约，原告未按约定的时间支付款项，协议未约定第二笔款项的获得必须按照原告的要求进行有关商业活动，此要求违背被告意愿，被告被迫在商业楼盘推介活动中邀请相应的嘉宾和媒体记者参与活动才能获得第二笔投资；2.协议上约定逾期一个月不能完成阶段性工作计划，或发生可能导致不能保证该电影如期投放市场的情形属被告违约。但被告不存在违约，宣传片和预告片的播放已经在证明推进该项工作，而在正式上映之前，受国家广电政策的影响播放平台规则发生改变，时间延后属于正常现象，就像今年所有的院线电影未能上映，均属于不可控因素。被告与爱奇艺有交流沟通的过程，可以提供证据，最后的收录播情况仍然可以查到，优酷、土豆、上海聚力、搜狐视频、华数TV均有播出，部分现在仍可以查看，个别因为播出时间到期下架。原告陈述被告与上海聚力签订合同所得的收入未给原告，该事实不存在，由于原告是百分百受益人，而又未能尽相关义务，至今未能向上海聚力申请款项结算，不属于被告违约。合同是与原告薛朝洋签订的，后来加上刘连华，原告和我沟通了，我知道这个事情，对合同无异议。 本院经审理认定事实如下：，原告薛朝洋、刘连华与被告海韵传媒公司签订《网络电影＜坏女孩的春天＞投资合作合同》，约定摄制周期为10个工作日，后期制作周期为（至完成校正拷贝）45天，总成本为150,000元由二原告提供，应于协议签订后3个工作日内汇入被告指定专用账户50,000元、开机当天汇入50,000元、开机第3日汇入50,000元，原告享受影片播出纯收益的百分百分红权。被告海韵传媒公司负责电影的策划、拍摄、制作等全部工作，并视实际情况有权决定本剧的开关机时间，负责报批、审片和播出等相关专业性工作，确保影片在杀青后的60个工作日内在网络上正常播放，播放平台以爱奇艺为主、其他网络平台为辅。合同约定了违约情形及违约责任，原告如不能按本协议约定履行自己的义务，不按时或拖延支付投资款，造成剧组工作延误和影响开机时间，则原告应相应追加因拖延支付给被告和剧组造成的实际经济投入和损失数额；被告如不能按本协议约定履行自己的义务，逾期一个月以上不能完成阶段性工作计划，或者发生可能导致不能保证该电影如期拍摄完成并投放市场的情形，均属被告违约，被告应承担违约责任，即向原告支付违约金及利润损失共计300,000元整；如果因双方以外的自然灾害或其他不可预计、抗拒并克服的情形，致使制作进度受阻，不属违约情形，由此造成的经济损失双方协商解决。合同签订当日，原告依约向被告指定账户汇入50,000元，被告公司法定代表人袁艳光（又名袁一木）为原告出具收条一张。2016年6月22日，案涉影片开机摄制，被告法定代表人在开机当日出具收款39,000元的收条一张，载明“新闻发布会清单”。2016年6月25日，被告法定代表人出具50,000元收条一张。，被告通过QQ电子邮箱与新媒体联谊会沟通案涉影片的收录播出情况。2016年11月15日，爱奇艺网络大电影通过QQ电子邮件告知新媒体联谊会，自Dy邮箱已不再接收影片合作申请，并告知通过线上平台提交申请。2016年11月24日，爱奇艺网络大电影项目组向新媒体联谊会发送QQ电子邮件告知已受理案涉影片的申请，将在4个工作日内完成评审。2019年11月19日，北京爱奇艺科技有限公司出具证明，经与公司相关人员查询，《坏女孩的春天》该部影片未在爱奇艺平台进行播放。2017年1月23日，被告海韵传媒公司与上海聚力传媒技术有限公司（以下简称上海聚力公司）签订授权书，授权案涉影片在上海聚力的相关平台播放，授权期限：自至2017年5月30日为收费点播分成合作授权期限，之后为免费点播合作授权期限。2019年12月12日，上海聚力公司以QQ电子邮件告知因影片涉及的收益情况属重要商业信息，不便提供。2020年1月19日，咪咕视讯科技有限公司函告我院，因公司相关人员离职原因，已无法查询核实影片《坏女孩的春天》相关情况。2016年12月5日，被告与华数传媒网络有限公司（以下简称华数公司）签定《影视作品著作权授权合同》，约定被告将包含案涉影片在内的4部作品的信息网络传播权授权给华数自有及合作平台和客户端。上述事实由双方当事人陈述，案涉影片的投资合作合同，被告出具的3份费用收据、中国民生银行现金交款单1份、被告提交的中国民生银行单位账户对账单1份、中国农业银行个人账户交易明细1份，被告海韵传媒公司与上海聚力公司签订的合作协议合同、上海聚力公司出具的关于案涉影片的调查令的回复及附件，北京爱奇艺科技有限公司出具的证明，咪咕视讯科技有限公司出具的答复函，被告与华数公司签订的影视作品著作权授权合同，被告就案涉影片审批、播出等工作与爱奇艺网络大电影项目组等相关单位的往来电子邮件予以证实。 本院认为，原告薛朝洋、刘连华与被告海韵传媒公司订立的案涉影片的投资合作合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，为合法有效合同，均应依约履行自身义务。本案争议焦点为原、被告是否均已依约履行各自合同义务，原告要求被告赔偿300,000元有无事实及法律依据。 根据已查明事实，双方对原告已支付投资款100,000元无异议。对于被告收到的第二笔款项39,000元，被告辩称其为影片开机当天因原告提出的超出合同约定义务范围进行的商业楼盘推介活动支出的费用，该款项不属于合同约定的原告应给付的50,000元投资款，被告总计收到原告的投资款为100,000元。原告未能举证证明开机当日其已依约履行开机应给付投资款50,000元的合同义务，故本院认定二原告总计给付被告海韵传媒公司投资款100,000元，二原告为被告垫付各项费用39000元。 原告诉称案涉影片未能于约定日期在约定的爱奇艺平台播出，且影片在其他平台播放所得的收益被告也未依据合同约定给付原告，根据合同约定此为被告违约，应根据约定赔偿原告违约金及利润损失300,000元。被告辩称，影片播出时间不是合同约定所能决定，播出时间延后受影视环境和政策导向影响，为不可抗力，影片曾在爱奇艺平台、华数TV播出，原告所诉收益损失或违约，影片收益的支取需要与播放平台沟通结算，因原告作为影片的百分百受益人，未履行督促催办等相关义务，且原告违约在先，损失应由自身承担。根据原、被告合同中约定，摄制周期为10个工作日，并约定被告应确保影片于杀青后的60个工作日内在网络上正常播放，以爱奇艺平台为主，其他网络平台为辅。本院根据双方当事人提交的证据及庭审陈述，可以认定案涉影片开机时间为2016年6月22日。被告举证证明案涉影片在华数TV播出时间为2016年12月5日，在上海聚力平台播出时间为2016年11月25日，2016年曾在爱奇艺平台播出、但未能举证证明具体日期，根据被告举证情况可以认定影片最早播出时间为2016年11月25日。关于被告影片延后播出系因影视环境及政策导向影响、为不可抗力的辩称，根据《民法通则》第一百五十三条规定，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本院认为，结合案涉影片基本简介、影视环境、影视政策及行业规范等客观事实，在签订投资合作合同时，二原告作为投资方、被告作为制作方，均应具有充分了解影片内容对播出、收视收益等关联关系的注意义务，案涉影片的延后播出不属不可抗力，应认定原、被告双方对影片延后播出及造成的播出收益损失均负有责任，由此造成的经济损失应参照合同第三条违约处理第4项情形处理，即首先由双方协商解决，现因双方均未能提交具体经济损失数额，也无法达成一致意见。根据已查明的事实，二原告已支付款项共计139,000元，被告已将影片制作完成并完成部分播出义务，至诉前原告未向被告支付剩余投资款，受影视政策等影响该影片也无法再行播出以期获得收益，原告也未能举证证明损失的具体数额。综上，关于原告诉求被告赔偿300,000元的主张，本院以二原告实际给付款项为事实基础，综合原、被告双方实际履约情况、各自违约情形及应承担的违约责任等，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，认定被告海韵传媒公司应赔偿原告薛朝洋、刘连华的损失以实际给付款项139,000元的50%计算，即69,500元为宜，超出部分本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百五十三条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告河北海韵文化传媒有限公司于本判决生效之日起3日内赔偿原告薛朝洋、刘连华投资损失共计69,500元。 二、驳回原告薛朝洋、刘连华的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费计5,800元，由原告薛朝洋、刘连华负担4,466元，由被告河北海韵文化传媒有限公司负担1,334元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省衡水市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起7日内预交本案上诉费（收款单位：河北省衡水市中级人民法院，账号：10×××12，开户银行：中国银行股份有限公司衡水河西支行，银行行号：104148000072）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  唐 东 审 判 员  王爱茹 人民陪审员  高冬月 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  高丽丽