河南省沁阳市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0882民初1512号原告：宋庆功，男，1982年2月10日出生，汉族，住沁阳市。委托诉讼代理人：翟青，焦作市沁阳市恒信法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：杨妙珍，焦作市沁阳市恒信法律服务所法律工作者。被告：张帅帅，又名张帅，男，1990年7月17日出生，汉族，住沁阳市，现住沁阳市。委托诉讼代理人：张红军，男，1966年10月15日出生，汉族，住沁阳市，系被告张帅帅父亲。委托诉讼代理人：梁剑锋，焦作市沁阳市沁园法律服务所法律工作者。原告宋庆功与被告张帅帅承揽合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宋庆功的委托诉讼代理人杨妙珍，被告张帅帅的委托诉讼代理人张红军、梁剑锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宋庆功向本院提出诉讼请求：1、要求被告支付工程款69000元及利息(利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算,从2020年1月11日起至付清之日止)；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年10月5日,原告与被告签订了工程承揽合同,合同约定:被告将天津大唐盘山发电冷却塔安装工程承揽给原告完成;工程为钢框架冷却塔四台,柱体安装;工程总价202000元;原告进场被告先支付5万元,工程竣工后被告再支付100000元,剩余一个月内付清;之后,原告便开始施工,2019年12月11日,原告按照合同约定干完了工程,但被告通过微信、银行账户支付了165000元,还有37000元工程款一直未支付;另外在进场之前由于被告原因导致原告的8个工人未能进场及施工过程中由于被告提供的冷却塔拉杆生产错误,导致原告二次施工,该二次施工的工程款及进场前的工人工资共计32000元,当时被告承诺,这些费用在结算工程款时一并支付。但时至今日,被告不但未支付二次施工的工程款,连合同内的一部分工程款还未支付,故原告诉至贵院，望法院依法判决被告支付原告工程款共计69000元。被告张帅帅辩称，1、原告所承揽的工程至今未验收，从实际情况讲原告所承揽的钢框架冷却塔4台整体安装工程至今未安装完毕；2、从原被告的工程承揽合同中可以看到合同的第一款第2条约定保险费……等一切费用应该由原告承担，因此被告代原告购买的保险费5750元应由原告承担；3、原告在生产期间没有注意安全作业造成项目部或工程部罚款27500元，应由原告承担；4、原告的两个16000的损失，共计32000元没有相应的证据证明是被告造成的，这些损失被告不应该承担。按合同约定工程款下欠37000元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告向本院提供以下证据：1、工程承揽合同一份，拟证明原被告所签合同的时间即工程价款、付款方式、双方责任的其他约定，尤其是该合同的第三款第2条……按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠，而现在实际情况是被告拖欠了原告的工程款及工人工资，也就是说被告没有履行该合同，属于违约情况；2、农商银行山王庄支行交易明细两张，拟证明在2019年10月8日原告收到被告50000元转账的工程款。2019年12月19日同时又收到被告转账给原告的工程款80000元，合计130000元；3、微信聊天记录一页，拟证明原被告通过微信被告给原告转账35000元，原告共收到被告工程款为165000元，还有37000元未付，加上工程施工期间由于被告提供的图纸有错误，导致8个工人十天未进厂，直接损失16000元，安装过程中冷却塔拉杆生产错误，平台没有焊接合格，楼梯不合格，导致工人多干11天，损失16000元，当时原被告对此事进行协商，被告表示这个事是因被告方引起造成，所以这些工钱被告愿意承担，并且向工人做保证，这个事情是厂家生产错误，与我方无关。被告对上述证据1有异议，对证据2、3无异议。本院认为，原告的证据1，可以证明原、被告对工程的内容、付款方式以及双方责任的约定，本院予以采信。被告向本院提供以下证据：1、2019年10月5日原被告签订的工程承揽合同，拟证明被告将钢框架冷却塔4台整体安装工程发包给原告，具体合同约定；2、保险23人次，每人250元，被告代原告所购买保险，金额为5750元，拟证明根据合同约定应该由原告购买；3、安全生产考核单，拟证明被告将钢框架冷却塔4台整体安装工程发包给原告，原告在施工过程中就应当注意安全作业，因原告没有注意到安全作业和遵守施工单位的相关规定，造成施工单位罚款，具体罚款数额27500元应由原告承担。原告对被告的证据1无异议，证据2、3有异议，被告的证据2，该保险费用，应由原告承担，本院对该证据予以采信，被告的证据3，本院不予采信，分析认证在本院认为中予以表述。本院经审理认定事实如下：2019年10月5日，被告张帅帅（甲方）与原告宋庆功（乙方）签订《工程承揽合同》，约定甲方将天津大唐盘山发电冷却塔安装工程承揽给乙方完成，工程为钢框架冷却塔四台整体安装，工程总价：202000元。包含吃、住、车船、保险费等与安装相关的费用，不含吊车费。付款方式为乙方进场由甲方支付50000元；工程竣工后甲方向乙方支付合同总价款的100000元剩余一个月内付清。工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量，并有甲方提供电源。乙方按照甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方驻派代表的监督，如工程出现质量问题由乙方独立承担。……四、其他约定1、乙方在施工过程中必须遵守安全规定，要注意安全用电及施工安全，如施工过程中造成乙方施工人员和其他人员受伤的事故，所有责任由乙方承担，并有乙方承担由此产生的一切费用。2、其他未尽事宜双方另行协商解决。被告为原告雇佣的工人购买保险花费5750元，2019年12月11日，原告施工完毕。被告通过银行、微信转账方式支付原告工程款165000元。本院认为,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。原告承揽被告的天津大唐盘山发电冷却塔安装工程，原告已经按照双方合同约定，完成了该工程，被告应按照约定支付原告工程款，原告同意承担工人保险费，被告应支付的工程款数额为202000元（总工程款）-165000元（已付工程款）-5750元（工人保险费）=31250元。原告的主张的二次施工的工程款及进场前的工人工资共计32000元，被告不认可以上费用，且该费用仅有原告本人陈述，没有其他证据印证，因此原告主张的该32000元，本院不予支持。被告辩称，原告所承揽的工程应由厂方进行验收，原、被告合同约定工程竣工一个月内，付清剩余工程款，因此被告的辩称，本院不予采纳；被告辩称导流板没有安装，根据双方施工的情况，当时不具备安装条件，待安装条件具备后，由原、被告另行解决；被告主张的罚款27500元，从被告提供的证据显示，被考核的主体是福建龙净环保股份有限公司，该金额如何扣除，如何进行结算，尚需要其他证据予以印证，本案中不予处理。关于原告主张的利息，原、被告双方约定了付款期限为工程竣工一个月内，2019年12月11日，原告施工完毕，被告应支付原告逾期付款利息，以31250元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，从2020年1月12日起至付清之日止。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条之规定，判决如下：被告张帅帅应于本判决生效后十日内支付原告宋庆功工程款31250元及利息（以31250元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，从2020年1月12日起至付清之日止）。二、驳回原告宋庆功的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费763元，由原告宋庆功负担418元，被告张帅帅负担345元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审判员  李华军二〇二〇年八月二十七日书记员  靳梅梅