北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0115民初792号原告（反诉被告）：北京中升德尔科技有限公司，住所地北京市大兴区金星路**院**楼****。法定代表人：路正宽，总经理。委托诉讼代理人：刘小峰，北京市华实律师事务所律师。被告（反诉原告）：山东巨佳生物科技有限公司，住所地山，住所地山东省滨州市沾化区城北工业园洚河二路**v>法定代表人：王波，总经理。委托诉讼代理人：王鹏，山东正义阳光律师事务所律师。原告(反诉被告)北京中升德尔科技有限公司(以下简称中升德尔公司)与被告(反诉原告)山东巨佳生物科技有限公司(以下简称山东巨佳公司)承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)中升德尔公司的委托诉讼代理人刘小峰，被告(反诉原告)山东巨佳公司的委托诉讼代理人王鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中升德尔公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即支付原告合同款365513元；2、判令被告支付逾期付款违约金（以365513元为基数，每天按照1%计算，自2017年6月22日起付至付清时止）；3、本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2014年12月18日，原、被告签订《实验室家具及配套产品订货合同》，双方约定，由山东巨佳公司向中升德尔公司订制实验室家具，合同总款项合计163万元，后双方又确认增项计7.9531万元，合计款项为170.9531万元。合同签订后，中升德尔公司积极履行合同义务，并于2016年6月21日经山东巨佳公司验收合格，山东巨佳公司陆续向中升德尔公司支付货款134.4万元，余款36.5513万元经多次催要至今仍未支付，故诉至法院。山东巨佳公司辩称，1、涉案合同涉及的工程没有完工，且存在质量不合格问题，致使至今无法投入使用，合同款不具备支付条件。2、涉案合同约定的违约金非常高，若法院认为需要支付工程款的话，请求法庭对违约金部分下调为按银行存款利率计算。山东巨佳公司向本院提出反诉请求：1、判令中升德尔公司支付（赔偿）反诉人工期逾期违约金60万元（抵消中升德尔公司所诉合同款365513元后，向山东巨佳公司支付234487元）；2、反诉费由中升德尔公司承担。事实和理由：2014年12月18日，山东巨佳公司与中升德尔公司签订《实验室家具及配套产品订货合同》，约定中升德尔公司为山东巨佳公司装修实验室及制作安装配套家具，工期为90个工作日，如无故推迟工期，应当山东巨佳公司按逾期之日数，每日赔偿山东巨佳公司合同总金额5%的违约金。合同签订后，2015年4月初具备施工条件后，中升德尔公司开始施工及安装，但施工过程中，中升德尔公司工期一拖再拖，未在约定90个工作日内完工，且严重逾期，逾期违约金数额远超其工程余款数额。故提出反诉。中升德尔公司针对山东巨佳公司的反诉请求辩称：不同意山东巨佳公司的反诉请求，其反诉请求没有任何事实与法律依据，本案涉案工程在2016年6月21日经山东巨佳公司验收合格，验收合同后山东巨佳公司没有按照合同约定付款，违约方是山东巨佳公司而不是中升德尔公司，请求驳回山东巨佳公司的反诉诉求。本院认定事实如下：2014年12月18日，山东巨佳公司（甲方）与中升德尔公司（乙方）签订《实验室家具及配套产品订货合同》，双方约定，双方共同签订实验室家具及配套产品生产合同，施工期为甲方具备施工条件后90个工作日内安装完毕；甲方应保证施工现场可以顺利施工，乙方在接到甲方签字的书面发货通知后，乙方才可以发货，甲方应当保证施工现场符合顺利施工要求；甲方提供并保证施工现场所必需的水和电等，如果因此造成的损失由甲方负责；竣工后在双方规定的时间内进行验收；实验家具安装过程中的增减变更项目，双方必须协商一致，经双方负责人签字给予确认后，方可按要求施工，同时调整相关费用；如没有增减变更项目，乙方不得要求甲方增加费用；如果甲方提出减少项目，需要乙方认可；因乙方责任不能按期完工或无故中途停工而影响工期的工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延，如发生第二次的安装，所有增加的费用则由乙方负责；因甲方原因或资金不到位问题而影响乙方不能按合同期限规定的时间完成安装工作的，工期往后顺延，顺延期间的费用由甲方负责，如发生第二次安装，所有增加费用由甲方负责；如乙方无故推迟工期，应向甲方按逾期之日数，每日赔偿甲方合同总金额的5%违约金；合同款为163万元，合同签订时三个工作日内预付合同款55万元，装修材料、微生物净化板及辅材到甲方现场时，三个工作日内预付合同款49万元，全部安装完毕，甲方验收合格时三个工作日内支付合同款49万元，剩下余款10万元，一年内结清；付款期限，应向乙方按逾期之日数，每日赔偿乙方货款之1%，但若遇不可抗力因素，则按耽搁的时间予以顺延。合同甲方处盖有山东巨佳公司公章，并有韩波签字。合同乙方处盖有中升德尔公司合同章，并有金碧东签字。后双方又签署一份《补充协议之付款方式》，约定：1、本合同款为163万元；2、合同生效后，按照下列说明直接向乙方支付合同款项：合同签订时，三个工作日内预付合同款55万元；装修材料、微生物净化板及辅材到甲方现场时，三个工作日内支付合同款81.5万元；全部安装完毕，甲方验收合格时三个工作日内结清剩余款项26.5万元，付款期至，甲方未及时向乙方付款，应向乙方按逾期之日数，每日赔偿乙方应付款项的1%作为违约金，但若遇不可抗力因素，则按耽搁的时间予以顺延，本合同是按照图纸的量据实报价，如果图纸发生变更合同总价根据实际发生的量据实结算，此项目是包合格工程。中升德尔公司提交《山东巨佳生物科技有限公司实验室装修增项部分清单》一份，该份清单记载了增项名称、单位、数量、单价及总价（79513元），该份清单乙方处有中升德尔公司盖章并有金碧东签字，甲方处腾思亮于2016年6月20日签字并注明“核实工程量”，韩波于2016年6月21日签字并注明“以财务审计核实为准”。山东巨佳公司称，该份清单并未对价款进行确定，只是注明以财务核实为准，山东巨佳公司提交其公司财务出具的一份增项单价表。中升德尔公司称，增项部分系由山东巨佳公司总经理韩波及负责人腾思亮共同核定价格后才进行的施工，并且中升德尔公司已经按照该价格向山东巨佳公司开出金额为79513元的北京市增值税专用发票，山东巨佳公司认可收到该发票并进行了抵扣。中升德尔公司提交工程验收单一份，用户单位为山东巨佳公司，工程监理处有腾思亮签字并注明经核查，杨克泉在“本工程验收合格”一栏中作为单位代表签字，山东巨佳公司认可杨克泉为公司股东，但称杨克泉系负责销售，韩波负责工程，不清楚杨克泉为何签字。山东巨佳公司称中升德尔公司并未做完工程，质量不合格，至今未将工程投入使用。另查，山东巨佳公司已付款金额为134.4万元，分别为2015年4月付款44.4万元，2015年11月付款90万元。上述事实，有双方提交的《实验室家具及配套产品订货合同》、《补充协议之付款方式》、《山东巨佳生物科技有限公司实验室装修增项部分清单》、工程验收单、北京增值税专用发票、收据、笔录等在案佐证。本院认为，山东巨佳公司与中升德尔公司签订的订货协议及补充协议为双方当事人真实意思表示，应为合法有效。中升德尔公司履行了合同约定的供货及安装等义务，并经山东巨佳公司工作人员对工程量及质量进行验收合格，山东巨佳公司虽然主张中升德尔公司未按时保质完成工程，但是其提交的证据不足以证明中升德尔公司施工的工程存在何种质量问题，且该工程已经其相关人员签字确认完工且合格，其也未提交证据表明在验收至本案诉讼将近四年的时间里，其就工程质量或工程量向中升德尔公司提出过任何异议，综上，本院对山东巨佳公司主张中升德尔公司尚未完工且工程质量存在问题的意见不予采信。关于增项部分的价格，虽然山东巨佳公司主张该部分价格双方未协商一致，但腾思亮对增项部分的工程量进行了确认，韩波签字注明以财务核实为准，在中升德尔公司按照增项清单开具发票后，山东巨佳公司并未对价款提出异议，反而将发票进行了抵扣，综合上述情况，本院有理由相信双方实际对增项部分的价款已达成一致。中升德尔公司按照约定履行合同义务之后，山东巨佳公司应当依约支付货款，根据双方约定，山东巨佳公司应当在工程验收合格三个工作日内付清货款，现其仍欠付货款，应当承担继续履行及迟延履行的违约责任。因双方对逾期付款违约金进行了约定，山东巨佳公司认为违约金标准过高，本院根据中升德尔公司的诉讼请求，参照双方合同约定，对违约金的计算进行酌定。山东巨佳公司主张中升德尔公司逾期完工，对此，本院认为，依据双方合同约定，工期为具备施工条件后90个工作日内，本案山东巨佳公司未提交证据表明该工程何时具备施工条件，其仅以第二次付款作为推断施工开始的时间，依据不足，故对其主张要求中升德尔公司支付工期逾期违约金的诉讼请求，本院不予支持。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百五十九条、第二百六十三条规定，判决如下：一、山东巨佳生物科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付北京中升德尔科技有限公司合同款365513元及违约金（以365513元为基数，按照年利率15%计算，自二〇一七年六月二十二日计算至付清之日止）；二、驳回北京中升德尔科技有限公司其他诉讼请求；三、驳回山东巨佳生物科技有限公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费三千三百九十一元，由山东巨佳生物科技有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。反诉案件受理费四千九百元，由山东巨佳生物科技有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。上诉期满后七日内未缴纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审判员  卢赞赞二〇二〇年八月二十四日书记员  李梦佳