内蒙古自治区商都县人民法院民事判决书（2018）内0923民初1005号原告（反诉被告）徐州通域空间结构有限公司，统一社会信用代码91320301759654843D。法定代表人刘某1，该公司董事长。委托代理人郑某，江苏苏旭律师事务所律师。委托代理人肖某，江苏苏旭律师事务所律师。被告（反诉原告）商都县民宇水泥有限责任公司二分公司，统一社会信用代码911509233977624086。负责人刘某2。委托代理人牛某，男，内蒙古典源律师事务所律师。委托代理人丁某，男。被告商都县民宇水泥有限责任公司，统一社会信用代码911509237761174250.法定代表人李某。委托代理人丁某。原告（反诉被告）徐州通域空间结构有限公司诉被告（反诉原告）商都县民宇水泥有限责任公司二分公司、被告商都县民宇水泥有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，于2020年6月22日公开开庭合并进行了审理。原告（反诉被告）徐州通域空间结构有限公司委托代理人郑某、被告（反诉原告）商都县民宇水泥有限责任公司二分公司委托代理人牛某、被告商都县民宇水泥有限责任公司法定代表人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）徐州通域空间结构有限公司诉讼请求：1.判令两被告立即支付给原告工程款人民币50万元；2.两被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2014年9月28日，被告与原告签订《合同书》，将其熟料堆场钢网架屋面工程发包给原告施工，双方在合同中约定：工程总造价150万元整，合同签订后一周内付30%，网架全部运抵工地付30%，屋面材料（檩条、屋面板）到达工地付20%，工程施工完毕付15%，乙方开具全部发票，留5%质保金，一年后付清。合同签订后，原告积极履行合同义务，按照约定完成了施工，工程也早已投入使用，为被告创造了巨大的经济效益，目前质保期已届满。但被告仅仅支付了66.67%的工程款（100万元），对剩余33.33%的工程款（50万元）拖延至今未付。原告多次催讨，被告均已种种理由拖延。为维护自己的合法权益，请求依法支持。被告（反诉原告）商都县民宇水泥有限责任公司二分公司委托代理人牛某口头辩称，起诉状的部分事实我们认可，在合同履行期间原告对施工合同没有完全履行义务，该工程有三项工程到目前为止没有完工，原告所诉不真实，到目前我方当事人向原告支付工程款100万元，工人工资14万元，共114万元，本案原告没有向我公司开具任何发票，到目前本案原告没有按照合同约定向我公司提供任何完工技术验收资料。因此，原告所诉于法无据，原告没有完成承包工程构成违约，应偿付我公司违约金，针对原告的违约我们已向法庭提出反诉，并且原告的诉讼请求已超过诉讼时效。被告商都县民宇水泥有限责任公司法定代表人李某口头辩称，与我们总公司没有关系，二分公司是独立经营，自负盈亏。反诉原告商都县民宇水泥有限责任公司二分公司诉讼请求：1.要求反诉被告给付反诉原告熟料堆场钢网架斜拉链外包铁皮、网架平台对接工料款381110元；2.要求反诉被告承担熟料堆场钢网架成品库两个库门施工工程费用，该工程费用司法鉴定评估后计算；3.判令被反诉人为反诉人开具承包工程的增值税、建安税发票；4.案件受理费由被反诉人承担。在庭审中反诉原告增加变更诉讼请求为：1.徐州通域空间结构有限公司返还反诉原告为其垫付工人工资14万元；2.徐州通域空间结构有限公司给付反诉原告垫付的熟料堆场钢网架斜拉链外包铁皮、网架平台连接焊接、熟料堆场成品库门两个三项未完成工程工料款349775元；3.徐州通域空间结构有限公司依照合同约定为反诉原告按工程造价150万元的标的开具70%增值税、30%建安税发票；4.徐州通域空间结构有限公司按照《合同书》约定从2014年12月20日完工起至2016年1月8日止期间工程延期交付，每延期一天按工程总造价的银行同期利息偿付违约金。事实与理由：2014年9月28日，反诉被告与反诉原告签订了熟料堆场钢网架《合同书》，反诉被告承包反诉原告的熟料堆场钢网架工程施工。该《合同书》对工程项目、工程地点、工程范围及具体参数、工程造价等均进行了明确的约定。在合同履行期间，反诉被告没有诚实地履行合同义务。没有向反诉原告提供承包工程的增值税、建安税发票，没有按图施工。到反诉被告撤走工人时，对承包的熟料堆场钢网架斜拉链外包铁皮、网架平台以及成品库两个库门未进行施工。为此，反诉原告多次要求反诉被告对未完成工程进行完善，但反诉被告无动于衷。鉴于上述情况，反诉原告不得不另行聘请其他工程人员对熟料堆场钢网架斜拉链外包铁皮、钢网架平台进行完善，仅此一项工程，反诉原告支出工程费用381110元，对于成品库门，反诉原告暂时仅做了简易施工，事后进一步完善。对于反诉原告下欠反诉被告的部分工程款，由于反诉被告没有履行合同义务，反诉原告暂时止于支付。故而，反诉原告提起反诉，要求反诉被告按合同的约定履行工程义务，请求人民法院合并审理，进而查明案件事实，作出公平公正的判决。反诉被告徐州通域空间结构有限公司委托代理人郑某口头辩称，反诉原告在反诉状中所述不是事实，是为了扰乱诉讼逃避法律责任，反诉原告从未向反诉被告提出异议，因为反诉被告提起诉讼，反诉原告提起反诉。反诉原告商都县民宇水泥有限责任公司二分公司的负责人付海在《工程竣工验收》证明上签字，确认反诉被告完成全部施工内容并竣工验收合格。反诉原告所述的斜拉链外包铁皮、网架平台对接、两个库门均不在合同施工范围内，并不是所有附属工程都由我公司完成。另外，在合同中明确约定，我公司不满足合同约定的开具全额发票的条件。按照合同上的日期反诉原告的负责人付海于2015年6月25日在《工程竣工验收》证明上签字，反诉原告于2018年12月9日提起反诉明显超过了诉讼时效。综上，反诉原告的反诉没有任何事实与法律依据，依法应予驳回。经审理查明，2014年9月28日，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司（发包方，甲方）与徐州通域空间结构有限公司（承包方，乙方）签订《合同书》，将其熟料堆场钢网架屋面工程发包给徐州通域空间结构有限公司施工，双方在合同中约定：工程范围及具体参数为直径约55米、高度约33.5米熟料堆棚一个，具体以二期图纸为准；材料及材质以乙方提供的设计图纸和国家质量标准为准；屋面、材质、形状见图纸，颜色为蓝色；工期从2014年10月1日开始施工，2014年12月20日全部结束；工程总造价150万元整（含税价，其中70%增值税，30%建安税）。合同签订后一周内付工程总造价的30%，网架全部运抵工地付工程总造价的30%，屋面材料（檩条、屋面板）到达工地付20%，工程施工完毕付15%，乙方开具全部发票，留5%质保金，一年后付清；网架安装完毕或本合同所规定的工程范围完工后，乙方最终须向甲方提供合格有效的技术验收资料；网架屋面安装完毕后由甲方组织验收，并形成文字，各方存档备查；违约责任：甲方不按合同规定时间拨付工程款，每延付一天，按应付金额的银行同期利息偿付乙方违约金；由于乙方原因，工程延期交付，每延期一天，按工程总造价的银行同期利息偿付对甲方的违约金；甲方签约代表为吕志强，乙方签约代表为杨启建。合同签订后，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司于2014年12月8日、2015年4月15日，2015年5月18日三次支付徐州通域空间结构有限公司工程款100万元。徐州通域空间结构有限公司于2015年4月18日将该工程的钢结构、网架、屋面工程安装以20万元的承包价承包给阚伟施工队施工，工期从2015年4月20日到2015年5月30日。阚伟施工队在施工过程中，未支付工人工资，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司于2015年6月3日、2015年6月8日、2015年6月19日分三次为阚伟施工队支付工人工资14万元，施工队撤走。于2015年6月25日商都县民宇水泥有限责任公司二分公司负责技术的付海在《工程竣工验收证明》上签字（开工日期2015年4月28日，竣工日期2015年6月20日）。商都县民宇水泥有限责任公司二分公司与乔志刚于2016年1月8日签订《熟料库未完成工程承包合同书》将熟料库未完成工程（熟料堆场钢网架成品库斜拉链的铁皮外包皮、钢网架成品库平台连接焊接、熟料堆场南北库门两个）以21万元（主材由甲方提供）的承包价承包给乔志刚施工队施工完成。商都县民宇水泥有限责任公司二分公司于2017年将该工程投入使用。另查明，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司申请，经商都县人民法院委托乌兰察布兴正工程造价咨询事务所有限公司对其建设的熟料堆场钢网架成品库斜拉链的外包铁皮和钢网架成品库平台与斜拉链的连接及两个库门进行工程造价鉴定，乌兴造鉴报字（2019）第15号《司法鉴定意见书》鉴定意见：工程造价为349775元（含税价）。以上事实有当事人的陈述、《合同书》《合同书》草书、《工程竣工验收证明》、银行转账单、照片、《钢结构、网架、屋面工程安装合同》《徐州通域网架商都民宇二分公司熟料库安装工人工资领取表》、阚伟，贾子建，姚灵通，石洪军，倪常军证明、《熟料库未完成工程承包合同书》《司法鉴定意见书》在案予以证明。本院认为，2014年9月28日，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司（发包方，甲方）与徐州通域空间结构有限公司（承包方，乙方）签订《合同书》，将其熟料堆场钢网架屋面工程发包给徐州通域空间结构有限公司施工，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，该《合同书》合法有效。双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原告徐州通域空间结构有限公司主张该工程已竣工验收，请求二被告立即支付其下欠工程款50万元及至实际付款日的逾期付款利息。原告出具了《工程竣工验收证明》，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司不认可。该《工程竣工验收证明》是商都县民宇水泥有限责任公司二分公司负责技术的付海在《工程竣工验收证明》上签字，无被告商都县民宇水泥有限责任公司二分公司的公章。根据《合同书》第三条B、3约定，“网架安装完毕或本合同所规定的工程范围完工后，乙方最终须向甲方提供合格有效的技术验收资料”；第四条约定，“网架屋面安装完毕后由甲方组织验收，并形成文字，各方存档备查”。商都县民宇水泥有限责任公司二分公司出具《熟料库未完成工程承包合同书》证明徐州通域空间结构有限公司未全部完成涉案工程，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司将涉案工程的未完成工程部分发包给他人施工。徐州通域空间结构有限公司无其他证据证明得到商都县民宇水泥有限责任公司二分公司的认可，徐州通域空间结构有限公司未提供证据证明向商都县民宇水泥有限责任公司二分公司提供合格有效的技术验收资料，该《工程竣工验收证明》证明力较弱，本院不予采信。徐州通域空间结构有限公司、商都县民宇水泥有限责任公司二分公司对《合同书》约定的工程总造价150万元、在施工期间商都县民宇水泥有限责任公司二分公司支付徐州通域空间结构有限公司工程款100万元均无异议，本院予以确认并采信。商都县民宇水泥有限责任公司二分公司请求徐州通域空间结构有限公司返还为其垫付的工人工资14万元；返还未完成工程的工程款34.9775万元。本院认为，徐州通域空间结构有限公司以司法鉴定程序违法为由提出抗辩，无证据证明，其抗辩理由不能成立，本院不予采纳。商都县民宇水泥有限责任公司二分公司已给付徐州通域空间结构有限公司工程款100万元，给付工人工资14万元，未完成工程的工程款34.9775万元（含税价）。商都县民宇水泥有限责任公司二分公司的诉讼请求有事实依据，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司的诉讼请求应从总工程造价150万元中予以扣除。因此，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司应当给付徐州通域空间结构有限公司工程款1.0225万元（150万元-100万元-14万元-34.9775万元）。商都县民宇水泥有限责任公司二分公司请求徐州通域空间结构有限公司为其按总工程造价150万元开具发票（70%的增值税、30%的建安税），本院认为，未完成涉案工程造价34.9775万元已包含税价，徐州通域空间结构有限公司应当按115.0225万元(100万元+14万元+1.0225万元)的价款向商都县民宇水泥有限责任公司二分公司出具发票（70%增值税、30%建安税）。被告商都县民宇水泥有限责任公司以与商都县民宇水泥有限责任公司二分公司系独立经营，自负盈亏和总公司没有关系的理由提出抗辩，不符合法律规定，其抗辩理由不能成立，本院不予采纳。被告商都县民宇水泥有限责任公司应当在商都县民宇水泥有限责任公司二分公司以自己管理的财产承担责任后的不足部分承担给付责任。徐州通域空间结构有限公司、商都县民宇水泥有限责任公司均要求对方赔偿违约金的诉讼请求，本院认为，徐州通域空间结构有限公司、商都县民宇水泥有限责任公司均未按照《合同书》约定的义务履行合同，双方均违约，应依据《中华人民共和国合同法》第一百二十条“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任”的规定。本院对徐州通域空间结构有限公司、商都县民宇水泥有限责任公司的此项诉讼请求均不予支持。徐州通域空间结构有限公司、商都县民宇水泥有限责任公司二分公司都以对方诉讼请求超过诉讼时效为由提出抗辩，本院认为，诉讼时效是权利人在法定期间内不行使权利即丧失请求人民法院保护其权利的民事制度。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时计算。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。在徐州通域空间结构有限公司与商都县民宇水泥有限责任公司二分公司未结算工程款的情况下，诉讼时效应从商都县民宇水泥有限责任公司二分公司于2017年投产使用时起计算，徐州通域空间结构有限公司于2018年7月17日提起诉讼，商都县民宇水泥有限责任公司二分公司于2018年12月9日提起反诉，双方的诉讼请求均未超过诉讼时效。根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条的规定，双方提出对方的诉讼请求超过诉讼时效的抗辩，均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第六十条、第一百零九条、第一百二十条、《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、商都县民宇水泥有限责任公司二分公司于本判决生效之日起十日内在自己管理的财产范围内给付徐州通域空间结构有限公司工程款1.0225万元；二、被告商都县民宇水泥有限责任公司承担不足部分的给付责任；三、徐州通域空间结构有限公司于本判决生效之日起十日内按115.0225万元的工程款向商都县民宇水泥有限责任公司二分公司出具发票（70%增值税、30%建安税）；四、驳回徐州通域空间结构有限公司、商都县民宇水泥有限责任公司二分公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费8800元，由原告徐州通域空间结构有限公司负担，反诉案件受理费8650元，减半收取4325元，由被告商都县民宇水泥有限责任公司二分公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自区乌兰察布市中级人民法院。审 判 长 张 石审 判 员 杨润祥人民陪审员 庄英明 二〇二〇年八月十日书 记 员 李梦娜附注：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以依据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。