宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0106民初5069号 原告:李露露，男，1988年3月21日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。 被告:计国全，男，1987年9月26日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。 委托诉讼代理人：王晓蕾，北京浩天信和（银川）律师事务所律师。（特别授权） 原告李露露与被告计国全装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月10日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告李露露、被告计国全及其委托诉讼代理人王晓蕾均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告与被告签订的《室内装修合同》，并赔偿给原告造成的经济损失20000元;2.请求判令被告向原告支付违约金21000元;3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由:2019年9月5日原、被告双方签订《室内装修合同》合同约定:被告承包原告的室内装修，合同价款为人民币105000元，装修期限90天，现合同期限已到期，合同签订后，原告如约履行了合同付款义务，但被告未按约履行合同。被告施工简单、粗糙，负一层顶部及楼梯防锈漆处理不合约定，负二楼卫生间漏水瓷砖脱落，负一层至负二层间的钢结构未按合同约定的钢材标准装修，装修的墙体不符合约定的装修标准。截止至今日被告尚有部分未装修完工，被告的行为给原告造成了的经济损失及不能及时入住，为维护原告的合法权益，特依据相关法律诉至贵院，请依法判如所请。 被告辩称，被告不认可原告解除合同并赔偿损失的诉请，因为合同已经履行完毕，原告欠被告工程款33000元未支付，原告没有损失。被告没有违约，原告主张的违约金2万元没有事实依据。请求法庭驳回原告诉请，我将在此后起诉原告支付工程款和承担违约责任。原告李露露陈述不实，我们的合同签订了6个工序，工序之间必须是按照顺序来干的，按照合同约定的付款时间节点喷乳胶漆是最后一个工序，我2020年1月8日就完成了喷乳胶漆。合同虽然约定的90天工期，应当在2019年12月6日完工，但是2020年1月8日才完工不是被告的责任，是原告李露露每次都未按合同约定支付工程款，逾期付款导致工期延误，另外双方又在合同外增加了负二层的卫生间工程量，施工中原告要求将合同第6项的主梁14的工字钢变更为16的工字钢。所以被告并没有延误工期。2020年1月8日喷乳胶漆后，我给原告发视频，发信息要工程款原告表示尽力安排，还表示从开始到现在合作挺愉快的。如果被告逾期或者如原告诉状所讲，双方哪里来的合作愉快。都是原告故意不想给我剩下的33000块钱。2020年1月10日因为工人催着要钱，快过年了要回老家，原告2020年1月8日答应给安排钱，但是几天没有支付，我和工人去讨要并报警要求解决，警方告诉我应当起诉。我因为疫情没有起诉，正准备起诉收到法院的传票了，所以我会在案件之后起诉原告索要工程款。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行了证据交换和质证。原告提交的收据，被告认可无异议，被告提交的装修合同原告认可无异议，对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据，本院认定如下：原告提交的室内装修合同，仅能证实原、被告签订合同的事实，对该部分证明目的予以采信，对其他证明目的不予采信；原告提交的照片，无其他证据相互印证，被告不予认可，不能证实原告的证明目的，本院不予采信；被告提交的被告弟弟计国强银行流水能够证实原告向被告付款的情况，对该部分证明目的予以采信，对其他证明目的不予采信；被告提交的聊天记录、报警记录、视频，原告对其真实性、合法性、关联性认可，本院对其真实性、合法性、关联性予以确认，该组证据能够证实原、被告因装修工程款产生纠纷，对该部分证明目的予以采信，不能证实被告的其他证明目的，对其他证明目的不予采信。 根据当事人的陈述及审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年9月5日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《室内装修合同》，约定原告将室内装修工程交由被告施工，分包项目及所含材料为水电暖、水电局部改造、地暖负一层、负二层全铺，水暖材料日丰、线金川线。拆除部分：一楼拆除楼梯口、前后阳台窗户拆除，负二层开一门洞。瓦工施工部分：沙子水泥，一楼厨房卫生间墙砖、客厅大地砖、卧室地面找平（强地砖异型铺贴费用根据复杂程度另计）、负一层找平、负二层铺砖、院子局部铺砖。墙砖规格300-600，地砖800-800，其他为异型砖。木工部分：一楼客厅、餐厅、过道石膏板吊顶、负一层俩卧室隔断、楼梯踏步封板处理，材料金龙石膏板，轻钢龙骨。油工施工部分：一楼墙顶面两遍腻子，顶面乳胶漆。负一层墙顶面两遍腻子，墙顶面乳胶漆，负二层墙面两遍腻子，乳胶漆饰面，顶子防锈漆处理（乳胶漆、底漆绮得丽，面漆净味120品牌立邦）。地下室钢构，主梁为16的工字钢，次梁根据现场实际情况为8-8的方钢，含有一楼到负一，负一到负二，一楼阳台到院子三个楼梯（不含楼梯扶手），以上内容不含有的甲方要施工费用另计，乙方不含有主材；工程工期基础施工工期为90天，成品安装部分不计入，因甲方主材耽误，工期顺延。因乙方刻意耽误，乙方延期一天赔付甲方合同价的千分之一违约金；总工程款为105000元；付款方式为合同签订甲方支付乙方总工程款的40%，钢架水电暖改造验收完成甲方支付乙方总工程款的20%，瓦工木工吊顶结束验收完甲方支付乙方总工程款20%，油工乳胶漆喷完验收后甲方支付乙方总工程款的15%，乳胶漆喷完验收一个月后甲方支付乙方剩余工程款。合同签订后，原告于2019年9月5日支付被告装修工程款4万元，2019年9月20日支付被告2万元，2019年11月13日支付被告1万元，2019年12月20日支付被告5000元，2019年12月27日支付被告5000元。2020年1月8日被告喷完乳胶漆后再未施工。2020年1月11日，原、被告因索要工程款产生纠纷，被告向银川市公安局金凤区分局长城路派出所报警处理。 本案在审理过程中，原告陈述钢架水电暖工程完工时间记不清，瓦工木工吊顶工程完工时间记不清，油工乳胶漆工程是2020年1月8日喷完。被告于2019年12月16日后向原告主张如不付工程款将停工。被告陈述钢架2019年9月底完工，水电暖工程2019年10月中旬完工，瓦工木工吊顶工程2019年11月左右完工，油工乳胶漆工程是2020年1月8日喷完。工期延误系因原告迟延付款，被告多次向原告主张未付款就停工，涉案工程负一层的防锈漆至今未喷。 本院认为，原、被告签订的《施工合同》系双方真实意思表示，合法、有效。就涉案房屋的装修，被告已完成大部分装修工程，原告主张被告未按照合同约定完成工程，未提交有效证据证实，本院对其主张不予支持。原告主张完成的工程存在质量问题，仅提交其自行拍摄的照片，被告不予认可，不能证实其主张，且被告同意就涉案房屋出现的问题进行维修，也同意继续完成未完成的工程，未达到合同目的不能实现的程度，考虑到合同的实际履行情况，对原告要求解除合同、赔偿维修费用2万的诉讼请求本院不予支持。原告主张被告存在逾期交工的情形，因双方约定工程基础施工工期为90天，成品安装部分不计入且按照合同约定截止到油工乳胶漆喷完验收后原告应支付被告装修总工程款的95%即99750元，原告实际支付被告80000元，原告未提交证据证实其就被告完成的阶段性工程质量提出异议，被告因原告未按合同约定支付装修工程款主张过停工，原告未就被告存在刻意耽误工期举证证实，对其要求被告支付逾期交工违约金21000元的诉讼请求本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条之规定，判决如下： 驳回原告李露露的全部诉讼请求。 案件受理费825元，由原告李露露负担。 如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长  魏丽波 人民陪审员  李惠宁 人民陪审员  范中元 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  陈雅荣 附相关法律法规： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。