广东省佛山市高明区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0608民初2197号原告：邱建平，女，汉族，1970年3月11日，广东省佛山市高明区********************，公民身份号码440***************。委托诉讼代理人：林周藩，广东合邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：岑国礼，广东合邦律师事务所律师。被告：佛山市高明区树头房地产开发有限公司，住所地广东省佛山市高明区*************之*铺（首层），统一社会信用代码914************098。法定代表人：罗某1。委托诉讼代理人：黄庆华，男，系该司员工。原告邱建平诉被告佛山市高明区树头房地产开发有限公司（以下简称树头房地产公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年6月10日立案后，依法适用简易程序（小额诉讼）于2020年7月17日公开开庭审理本案，原告的委托诉讼代理人林周藩，被告树头房地产公司的委托诉讼代理人黄庆华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付逾期交房违约金16389.96元（以购房总额347245元为本金，按照每日万分之一的标准，从2017年9月1日起计至2018年12月17日止共472天）；2.本案受理费由被告承担。事实和理由：2016年10月26日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买位于佛山市高明区***************，建筑面积88.88平方米，总价款为347245元，被告应于2017年8月31日向原告交付经竣工验收合格的房屋，否则，被告须按日向原告支付已交付房屋价款万分之一的逾期交付违约金。现原告已全部支付了购房款，但涉案房屋于2018年12月17日才取得竣工验收备案证明文件。根据合同约定，商品房经竣工验收合格是交付的前提，但涉案房屋在被告向原告交付时尚未取得竣工验收合格的相关备案文件。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条、《城市房地产开发经营管理条例》第十七条的规定，被告在未取得竣工验收备案证明文件的情况下就将涉案房屋交付给原告使用，违反了法律法规的强制性规定和合同约定，应按合同约定承担逾期交付房屋的违约责任。被告树头房地产公司辩称，1.请求法院对原告第一项诉请金额予以调整为14931.54元；2.驳回原告第二项诉讼请求，本案诉讼费用由原告承担。本案的争议焦点为原告在涉案房屋没有取得竣工验收备案的情况下同意收楼，被告是否需要承担违约责任。根据广东省高级人民法院印发《关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十二条规定，买受人知道商品房不具备约定或者法定交付条件同意接收商品房,又以商品房不具备交付条件为由主张逾期交房违约责任的,不予支持。因此，原告的第一项诉求应不予支持。原告的行为完全符合广东省高级人民法院印发的《关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十二条规定的情形。原告在接受涉案物业前便已知悉自身享有的权利，但在居住利益和权利行使的衡量中选择了前者，在被告没有取得竣工验收备案时便接收了房屋，被告已完成交付房屋的义务。《商品房买卖合同》第九条明确约定，原告在购买商品房时便已知悉被告在涉案物业交付时除满足国家法律法规规定的交付条件外，还应出示如下材料：《房屋测绘图》、《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等材料。被告在通知原告收楼时，均实事求是地向原告出示了持有的相关材料，明确告知原告现开发商尚未取得《竣工验收备案表》，并承诺该点绝不影响原告对涉案物业的控制、占有、使用。被告庭前已向人民法院提交了《业主资料登记表》、《代扣物业服务费委托书》、《区域防火责任协议书》，上述材料均为原告在收楼当天一并签订的，《业主资料登记表》注明的材料均无竣工验收文件和备案文件，能够明显区分，可证明原告在知道商品房不具备约定或者法定交付条件下同意接收了商品房，并领取了涉案物业的入户钥匙。本案中房屋已经在原告实际收楼之日便完成了转移占有，被告已完成交付房屋的义务。根据商品房买卖合同的约定和国家法律法规的规定，原告在收楼时享有权利也要履行义务，其可以要求被告提供合同约定的收楼所需的全部文件，在被告无法提供时，可以拒绝收楼。原告作为具有完全民事行为能力的成年人，在被告无法出示相关竣工验收文件时便知道或应该知道涉案房屋尚不符合法定和合同约定的交楼条件的情况下，有权拒绝收楼，原告却依然提前收楼，进而对涉案房屋进行了装修，应视为原告在2018年11月4日同意收楼，同日被告已完成了涉案房屋的交付。原告没有行使拒绝收楼的原因在于希望能够早点装修入驻。原告在接收涉案物业后约1个月左右开始了装修，被告延期取得竣工验收备案表的行为没有对原告产生实际损失。根据被告庭前提交的材料，众多业主是接收涉案物业后约1-2个月便开始了装修，甚至有部分业主在接收涉案物业当天便申请装修，足可证实原告是基于早早装修的目的，才在被告延期取得《竣工验收备案表》的情形下接收了涉案物业。被告延期取得《竣工验收备案表》并没有影响到原告对涉案物业的控制、占有、使用，原告并没有因此造成实际损失。广东省高级人民法院印发《关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十二条在买受人的居住利益和对出卖人的公平中作出了立法衡量，并明晰了法律保护的应该是业主的实际居住权益。第一款明确若提前收楼又以此主张违约责任不予支持，但第二款又明确了出卖人需要赔偿因此造成的实际损失。本案的实质，实际上是部分原告在满足了其居住利益后，在部分人带头下希望能获取更多利益。若基于原告居住利益没有受到损害的前提下还对其作出赔付，岂不是违背了立法的精神和公平的理念。《中华人民共和国合同法》第一百五十七条规定，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验，没有约定检验期间的，应当及时检验。原告并没有做到及时检验的义务，应当视为按广东省高级人民法院印发《关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十二条处理。综上所述，依据法律和双方商品房买卖合同的约定，被告逾期交楼承担的违约责任应予以调整，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告对于被告提交的除收据以外的证据的真实性予以认可，对于被告提交的收据，原告邱建平在收据签名，且有原件核对，本院对被告提交的证据的真实性予以确认。本院经审理查明：2016年10月26日，原、被告签订《商品房买卖合同（预售）》，约定：原告向被告购买佛山市高明区*********************的房屋，房价为347245元；被告应当在2017年8月31日前将取得建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告的涉案房屋交付给原告使用；除不可抗力外，被告未按照约定的时间将商品房交付原告的，逾期在90日之内，自约定交付期限届满之次日起至实际交付之日止，被告按日计算向原告支付全部房价款万分之一的违约金，逾期超过90日后，原告有权解除合同；原告解除合同的，应当书面通知被告，被告应当自解除合同通知送达之日起15日内退还原告已付全部房款（含已付贷款部分），并自原告付款之日起，按照0.0136%计算给付利息，同时被告按照全部房价款的1%向原告支付违约金；原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告按日计算向原告支付全部房价款万分之一的违约金（其余约定详见该合同）。被告于2018年11月4日将涉案房屋实际交付给原告。涉案房屋于2018年12月17日取得竣工验收备案证明文件。本院认为，本案属于商品房预售合同纠纷。原告与被告签订的商品房买卖合同出于双方真实意思表示，内容合法，由此产生的权利义务受法律保护。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”本案中，双方当事人签订合同约定商品房交付条件为房屋经竣工验收合格，树头房地产公司未能提供证据证明在收楼时已经明确告知原告其未取得竣工验收备案证明文件，应当承担举证不能的责任，故原告并非知道树头房地产公司不具备合同约定的交楼条件仍然同意接收房屋。因此，树头房地产公司在取得竣工验收备案证明文件前向原告交付房屋，违反了法律规定的最低交楼标准和合同约定，属于逾期交楼，构成根本违约，至其取得竣工验收备案证明文件之日才为有效交付。综上，树头房地产公司仍需承担自合同约定交付之日的次日起至取得竣工验收备案证明文件之日止的逾期交楼违约金。根据合同约定，违约金的计算期间应从2017年9月1日计至2018年12月17日，共473天，被告应支付逾期交楼的违约金为16424.69元（347245元×0.0001/天×473天），原告现请求被告支付16389.96元，系其对自身权利的自由处分，本院依法予以准许。树头房地产公司抗辩主张违约金计算至2018年11月4日，在本案中，树头房地产公司将房屋交付给原告时，该房屋属于不具备法定交付条件的房屋，且除居住权益外，业主尚有权享有房屋的其他权益，故不能以原告收楼而认定其没有实际损失。另外，树头房地产公司明知其不具备法定和合同约定的交付条件，在向原告交付房屋时，未履行如实告知义务，违背诚实信用原则。综上，树头房地产公司的抗辩意见本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十八条、《中华人民共和国建筑法》第六十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条之规定，判决如下：被告佛山市高明区树头房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期交房违约金16389.96元给原告邱建平。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费210元，减半收取105元（原告已预交），由被告佛山市高明区树头房地产开发有限公司负担。被告负担的受理费105元，由被告佛山市高明区树头房地产开发有限公司于支付判项确认的款项时一并支付给原告邱建平，本院不再另行收退。本判决为终审判决。审 判 员 彭智聪二〇二〇年八月十日法官助理 区君萍书 记 员 陈欣琪