安徽省砀山县人民法院民 事 判 决 书（2020）皖1321民初1868号原告：山东金秋建筑工程有限公司，住所地山东省济宁市金乡县诚信大道北侧山阳路西侧，统一社会信用代码91370828MA3QEKHT2B法定代表人：许庆峰，该公司经理。委托诉讼代理人：李相果，金乡德众法律服务所法律工作者。被告：光华建设集团有限公司，住所地江苏省昆山市巴城镇学院路88号，统一社会信用代码913205837564167005。法定代表人：张乾，该公司经理。委托诉讼代理人：石方，安徽梨都律师事务所律师。被告：王波良，男，1987年11月14日出生，汉族，户籍地江苏省连云港市赣榆区，现住安徽省砀山县高新区。原告山东金秋建筑工程有限公司与被告光华建设集团有限公司、被告王波良建设工程施工合同纠纷一案，本院于年5月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告山东金秋建筑工程有限公司的委托诉讼代理人李相果、被告光华建设集团有限公司的委托诉讼代理人石方、被告王波良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东金秋建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决光华建设集团有限公司支付工程款448065元及利息（以548065元为基数自2020年2月6日起按照银行同期贷款利率计算至2020年4月13日；以448065元为基数自2020年4月14日起按照银行同期贷款利率计算至付清款之日）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年10月9日，原告与光华建设集团有限公司就安徽省砀山县高铁新区污水处理厂厂外管网拉森钢板施工工程签订了承包合同，2020年元旦前按照被告施工人员的要求，完成了约定的全部工程量，双方现场施工人员按照合同约定，确认了施工工程量。按照合同约定的工程单价和实际施工工程量，共计工程款为808065元。合同中约定工程结束后一个月内付清。2019年11月26日、2020年4月13日，光华建设集团有限公司共计付款360000元，下欠448065元工程款至今没有支付。被告没有按照合同约定时间即时付清工程款，应当承担相应的违约责任。综上，为维护原告的合法权益，特提起诉讼。光华建设集团有限公司辩称，1、双方计算的工程量一致，在工程量上没有争议；2、根据双方鉴定的合同约定，原告在60日内提供的服务包含翻场打拔一次和转场打拔一次。在合同中没有注明施工工程地点，在此为了查明案件事实，需要说明：翻场打拔一次是指在300米的一个路段的施工，因钢板桩数量有限，不可能一次将一个300米长的路段全部打完，需要在完成一段后再往前推进一段，在不变换场地的情况下，往前推进就是翻场打拔。转场打拔是指在另外一个200米的路段重新进行施工，需要将所有的钢板桩及机器运输到另外一个工地，然后重新进行安装机器，对钢板桩进行组拼、捻缝、吊装定位，安卸桩帽、打桩、校正并加设托架、围檩吊装焊接等工作，这与翻场打拔不是同一概念，也不需要重新进行上述工作。因此，不需要另行支付费用。故而双方的合同也只约定了转场打拔的费用计算依据。3、在施工过程中，原告施工进度过于缓慢，原约定的是在60日内不仅要翻场打拔一次，将300米的那个路段施工完毕，还要转场到200米的路段重新安装机器再打拔一次，但原告在60日内仍没有完成300米的路段，后又拖延25天才完成300米的路段，因此，转场打拔没有进行，另外需要转场打拔的路段，被告不得不另行找了其他工程队施工。4、原告在工程完工后，双方进行了工程量计算，工程量计算结果一致，均无异议，但在计算工程款时，原告将在300米路段的一次翻场打拔当成转场打拔计算，故而多算出26万多元，双方为此发生争议，才导致工程款不能结算，因此，被告不应支付原告诉求的所谓利息。5、被告实际应付工程款（包括超时工程款）545985.6元，已付360000元，实际还应付185985.6元。而本案原告将翻场打拔计算为转场打拔，故而多计算工程款262079.4元，其多计算的部分不应支持。王波良辩称,污水管网工程总长度1.52公里。工程为500米的钢板桩，打钢板桩工程分两段进行施工，其中一段是300米、另一段是200米，两段工程相距约1公里。现在原告打钢板桩的距离是300米，另外200米钢板桩原告没有打。我自己在光华建设集团公司是打工的，工程我没有承包，这个责任我不承担。本院经审理认定事实如下：2019年10月9日，光华建设集团有限公司（甲方）与山东金秋建筑工程有限公司（乙方）签订《拉森钢板桩施工承包合同》。该合同第一条规定，工程名称为砀山县高铁新区污水处理厂厂外管网工程，工程地点为污水处理厂厂外管网工程——良梨路（芒砀南路——规划纵十二路），工程内容为拉森钢板桩施工。第二条规定，承包范围：甲方委托乙方完成甲方工程范围内的拉森钢板桩工程（数量：①拉森钢板桩3＃=9米长约900根、3米长约60根，从原沥青路面向下打拔钢板桩深度为9.36米，翻转场打拔安装各一次，②围檩300型H钢约450米），内容以完成整体工程所涉及的辅助工作。基坑钢板桩支护工程其工作内容：1、打桩机械及钢板桩及围檩进退场：①打钢板桩：组拼、捻缝、吊装定位、安卸桩帽、打桩、校正；②加设托架、围檩吊装焊接（支撑、横梁）等；③拔钢板桩：拔桩相关施工工序；④场内材料转运由承包人负责等拉森钢板桩施工所有工作。2、承包方式：乙方按甲方提供的施工图纸及相关的资料施工，承包方式采取包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等全包方式进行。3、承包单价：本工程采用综合单价包干，含增值税专用发票3%，乙方提供收据按现场施工数量进行计算拉森钢板桩，设围檩支撑一道：①拉森钢板（3＃）每吨综合单价为920元/吨，围檩（H30）每吨综合单价为1500元/吨，以上单价含60天租金费用，60天以外超出一天（拉森钢板桩3号）每吨每天8.33元/吨、围檩（H30钢）每吨每天7.5元/天。②转场打、运输、拔：拉森钢板桩（3＃）每吨综合单价为630元/吨，围檩（H30）综合单价为1300元/吨，以上单价含60天租金费用，60天以外超出一天（拉森钢板桩3号）每吨每天8.33元/吨、围檩（H30）每吨每天7.5元/天。以上按实际用数量签单清算，以上所有项目综合单价匀含增值税专用发票3%，转场时间甲方会提前三天通知乙方，如乙方原因造成后果和费用均由乙方承担。结算时综合单价外不现另承担任何费用。4、打拔措施：由于场地受限，沟槽宽度不能满足打桩机的要求，需要设H300钢垫底，钢板铺设方可施工打拔钢板桩，此费用已含在综合单价内，甲方不再承担任何费用。5、工程完工按甲方验收合格的双方签字确认数量，按签认工程量进行结算。第三条规定，工程量确认：1、合同工程项目和内容的签认：每段完成后可使用乙方以书面形式通知甲方验收，甲方会同监理同场验收，验收合格后由甲方现场管理人员核准数量后并签字确认才有效，不然属于未完工未交付处理，签单人员：王波良，李超，霍元涛三人共同签字有效，少一人签认的工程量属于无效工程量。乙方指定李爽为现场工程量有权签认人，其他人签认的工程量属于无效工程量。第五条规定，计量及付款方式：乙方完成工程量以现场施工为准，现场实际量为计量依据。工程款为第一批（约500T）完成的工程量付款60%；第二批钢板桩完成后也付款工程量的60%，余款40%在工程结束后1个月内付清。2019年10月10日，山东金秋建筑工程有限公司组织人员进场施工，2019年11月3日双方签认工程量：拉森钢板桩重量399.1吨，钢围檩重量33.9吨。2019年12月17日双方签认工程量：新进拉森钢板桩100.44吨，钢围檩16.065吨，翻打拉森钢板桩344.52吨，钢围檩29.32335吨；新进加翻打合计拉森钢板桩444.96吨，钢围檩45.38835吨。2020年1月6日，仅有李爽签字但得到光华建设集团有限公司认可的工程量拉森钢板桩重量10.98吨，超时25天拉森钢板桩51.3吨及工字钢（钢围檩）4.122吨。该承包合同约定的工程共分两段路面，其中一段300米，另一段200米，两段路面距离约1公里。山东金秋建筑工程有限公司对300米路段进行了施工并翻场打拔一次，另一段200米的路段没有进场施工。22＃井单独在该200米路段北侧，距离300米路段较远，因此22号井的工程应视为转场施工。2019年11月26日，光华建设集团有限公司给付山东金秋建筑工程有限公司工程款260000元，2020年4月13日给付工程款100000元。另，王波良是光华建设集团聘请的技术人员。上述事实，有双方当事人陈述、双方签订的《拉森钢板桩施工承包合同》、及原告提交的2019年11月3日、2019年12月17日、2020年1月6日“砀山县高铁新区污水处理厂管网钢板桩工程量”签认表、被告提交的2020年1月12日“砀山县高铁新区污水处理厂厂外管网钢板桩工程量核算表”等证据在卷佐证。本院认为：光华建设集团有限公司与山东金秋建筑工程有限公司签订的《拉森钢板桩施工承包合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，合同合法有效，双方应按照合同的约定进行施工并结算工程款。本案中，根据已查明的事实，可以认定山东金秋建筑工程有限公司在约定的工期内（60日）仅完成一段300米路面的施工，对另外一段200米应当进行转场的工程没有施工。合同约定，在60天内工期内，翻转场打拔安装各一次，双方以钢板桩的重量作为计算工程款的依据。每吨钢板桩920元，钢围檩每吨1500元，超过60日后，则按每天每吨钢板桩8.33元，每天每吨钢围檩7.5元计算工程款；转场施工时，以钢板桩每吨630元、钢围檩每吨1300元的价格计算工程款。山东金秋建筑工程有限公司在60天内工期内仅完成一段300米路面的施工，不需要进行转场施工，因此只能按照双方的约定计算工程款，即根据双方确认的工程量计算工程款，即工期内钢板桩499.54吨，每吨920元，共计工程款459576.8元；工期内钢围檩49.965吨，每吨1500元，共计工程款74947.5元；超期钢板桩51.3吨，每吨每天8.33元，共计25天，计工程款10683.2元；超期钢围檩4.15吨，每吨每天7.5元，共计25天，计工程款778.1元；22号井为转场施工，钢板桩10.98吨，每吨630元，计工程款6917元；以上合计总工程款552902.6元。故扣除光华建设集团有限公司已支付工程款360000元后，光华建设集团有限公司应向山东金秋建筑有限公司支付工程款192902.6元。关于山东金秋建筑有限公司主张的利息问题，双方签订的合同约定，工程款为第一批（约500T）完成的工程量付款60%；第二批钢板桩完成后也付款工程量的60%，余款40%在工程结束后1个月内付清。涉案工程最后一次确认工程量日期是2020年1月6日，据此，应当认定山东金秋建筑工程有限公司于2020年1月6日完成涉案工程。故，根据协议约定，余款192902.6元光华建设集团有限公司应当在工程结束后1个月内付清，即2020年2月6日之前付清。由于光华建设集团有限公司未在约定时间内付清工程款，依法应承担相应的违约责任。因此，山东金秋建筑工程有限公司要求给付逾期付款利息的请求，本院予以支持。结合本案查明的事实及相关规定，利息应自2020年2月7日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至还清款之日止。王波良是光华建设集团聘请的技术人员，不应承担民事责任，山东金秋建筑有限公司主张王波良承担还款责任，没有事实和法律依据，本院不予支持。由于涉案工程量双方已确认，如何计算工程价款双方在合同中已明确约定，故山东金秋建筑有限公司申请对涉案工程款进行司法鉴定的请求，理由不能成立，本院不予采纳。综上所述，山东金秋建筑有限公司诉讼请求部分成立，本院部分予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二)》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告光华建设集团有限公司于判决生效之日起十日内向原告山东金秋建筑工程有限公司支付工程款192902.6元及利息（利息应自2020年2月7日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至还清款之日止）；二、驳回原告山东金秋建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4011元，由原告山东金秋建筑工程有限公司负担2285元，被告光华建设集团有限公司负担1726元。如不服本判决，可以判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。审判员  刘存领二〇二〇年八月二十日书记员  张迷迷附本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二)》第十二条当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。