宝鸡市金台区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)陕0303民初170号 原告:宝鸡禾沐空间装饰建筑工程有限公司,住所地：宝鸡市陈仓区。统一社会信用代码：91610304MA6XF9EC1G。 法定代表人：余恺，任董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：符宝龙，陕西炎城律师事务所律师。代理权限：一般代理。 委托诉讼代理人：孙青，男，汉族，生于1990年4月3日，系原告公司员工。代理权限：一般代理。 被告:陕西猫叔文化传媒有限公司,住所地：宝鸡市高新区。统一社会信用代码：91610301MA6XG0AD5J。 法定代表人：刘毅，董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：张欢，陕西炎城律师事务所律师。代理权限：一般代理。 原告宝鸡禾沐空间装饰建筑工程有限公司（以下简称禾沐装饰公司）与被告陕西猫叔文化传媒有限公司（以下简称猫叔文化公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月13日立案后，依法由审判员张素依法独任审理。原、被告委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告禾沐装饰公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告向原告支付装修工程款50313元；2．判令被告向原告支付违约金5233元；3.判令被告向原告赔偿经济损失3000元；4.诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年8月6日，原、被告订立《家庭装饰工程施工合同》，约定由原告对被告投资的猫叔私人影院陈仓园店（位于金台大道中段轩苑世家步行街）负责装修工程的施工，合同签订后，原告尽职尽责施工，被告验收合格后于同年10月19日营业至今，仍欠付原告装修工程款51145元未付，经原告多次催要无果，已造成原告经济损失并构成违约。因被告延期付款导致原告没有流动资金，借民间资金50000元，产生部分利息3000元。另外被告迟延付款不仅应自行承担延期付款期间的损失，还应向原告支付违约金5233元。请依法支持原告的诉讼请求。 被告猫叔文化公司辩称:工程在履行过程中有增、减项，工程款尚未确定，原告提出的50313元没有依据，双方未有验收和结算，原告按预算书算账是不正确的，双方应该对未施工项目核减后确定工程款。被告不存在违约，剩余工程款不能结算的原因在原告，原告在施工中严重违约，工期超期46天，应承担违约责任。第一期款项被告确实付晚了，但原告也未提出异议。被告认为应该决算完毕后再进行支付，对于违约金及损失不应支持。原告部分诉求不成立，应予驳回。 经审理查明，2019年8月6日，原、被告订立《家庭装饰工程施工合同》，约定由原告对被告投资的猫叔私人影院陈仓园店（位于金台大道中段轩苑世家步行街）负责装修工程的施工。合同约定了承包方式为包工包料，工期为2019年8月8日-9月23日，共46天，总价款为261666元，同时还约定了付款方式、双方的权利及义务、违约责任及验收方式等。同时原告还制作了《装饰工程预算书》，对装饰项目、价格及优惠做了预算，被告认可。合同签订后，原告于2019年8月9日进场施工，但被告又要求增加新排风系统，口头委托原告考察不同厂家，并签订供货安装合同，新排风系统于2019年9月4日安装完毕。之后，原告开始大规模施工，在施工过程中，应被告的要求，对《装饰工程预算书》中的项目做了增减，双方对增减内容、价格等均系在施工现场口头或微信协商。原告未能按照合同约定的9月23日完工，双方也未对完工工程进行验收和结算，被告于同年10月19日营业至今。另查，被告在合同约定的日期七日后支付首期工程款，至今已支付工程款230833元，双方对工程尾款发生争议，原告多次索要未果，致其诉至法院。本案在审理过程中，经原、被告申请，本院多次对双方进行了调解，经双方对工程增减项目的核算，减项的原始价格是31775.94元，乘以优惠系数0.89，减项为28280.59元，增项实际价格为14022元。调解中双方对工程延期的违约责任和原告借款付工人工资产生的利息未能达成一致意见。 上述事实，有双方当事人陈述、原告提交的《家庭装饰工程合同》、《装修工程预算书》、微信截屏2张，与李炜所签合同1张、手机截屏1张、收条张，手机截屏3张、借条截屏1张、收条1张，被告向法庭提交支付凭证等证据，在卷佐证，足以认定。 本院认为，原告禾沐装饰公司与被告猫叔文化公司签订的《家庭装饰工程施工合同》系当事人真实意思表示,合法有效,双方均应恪守并履行。原告禾沐装饰公司已完成装修工程,被告猫叔文化公司应按合同约定的价格向原告公司支付工程款。现被告以工程至今没有验收、工程有变动没有核算、原告工程延期为由进行抗辩，证实被告无责。本院认为，1、关于工程验收，工程完工后，双方本应组织验收并核算，但被告急于开门营业，于2019年10月19日开业，之后，被告亦未主张验收，应视为被告对涉讼工程进行了接收。2、关于增、减项及尚欠装修费，工程在施工过程中进行变动实属正常，但双方未签订书面协议，以致发生争议。现装修工程已投入使用，给鉴定造成极大不便，为减少诉累也为双方当事人减少损失，本院认为，双方于2020年6月8日在本院主持调解下，进行的核算，较为客观、真实，本院以此为判决的依据。即增项为14022元，减项为28280.59元。综上，合同标的为261666元，减去被告已付230833元，加上增项14022元，扣除减项28280.59元，被告尚欠原告装修款16574.41元。3、关于工程的延期，合同约定竣工日期为2019年9月23日,实际竣工日期，双方有争议，原告主张是2019年10月12日，被告认可2019年10月19日，本院认为，原、被告没有交接手续，原告也无证据证实竣工日期，但被告于2019年10月19日开业是不争的事实，从实际占有到开业应当有个合理的准备时间，本院依照本案的实际情况酌情认定三天时间，即交付日为2019年10月15日。原告确实存在延期完工的事实,因施工过程中被告增加安装新排风系统、工程存在增加、变更项目的情况,对工期必然造成影响,双方对工期未作重新约定，且被告首付款亦未按期支付，故，延期完工的责任不在原告，对被告主张原告承担违约责任的答辩意见，本院不予采信。被告至今未付款，应承担违约责任。原告按合同约定主张违约金5233元，于法有据，本院予以支持。4、关于原告主张的借款利息每月1000元，原告未有充足证据证实，本院不予支持，但被告从2019年10月15日实际占有装修房屋，至今未付清装修款，造成了原告的实际损失，应该予以赔偿。结合被告猫叔文化公司的违约行为及其过错程度,以及由于其违约给原告所造成的实际损失,兼顾到被告在实际合同履行中的情况，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,本院酌情认定利率为6%。即，以16574.41元为基数，按照年6%计息，自2019年10月15日，计算至给付之日。据此,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定,判决如下: 一、被告陕西猫叔文化传媒有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告宝鸡禾沐空间装饰建筑工程有限公司装修款16574.41元，并按照年利率6%支付原告自2019年10月15日至给付之日的资金占用费； 二、被告陕西猫叔文化传媒有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告宝鸡禾沐空间装饰建筑工程有限公司逾期付款违约金5233元; 三、驳回原告宝鸡禾沐空间装饰建筑工程有限公司的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1284元，减半收取642元，由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时交纳上诉案件受理费，上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。 审判员  张素 二〇二〇年七月二十九日 书记员  林枫 1