江苏省丹阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1181民初11062号 原告：天津市虎威涂料科技有限公司，统一社会信用代码：91120113700454863W，住所地：天津市北辰区西堤头镇西堤头村。 法定代表人：王庆春，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈宗跃，天津耀达律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李洋洋，天津耀达律师事务所律师。 被告：三泰机械（丹阳）有限公司，统一社会信用代码：91321181MA1MM8158B，住所地：丹阳市吕城镇毕庄村。 法定代表人：黄浩中，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：符留华，江苏运韬律师事务所律师。 原告天津市虎威涂料科技有限公司与被告三泰机械（丹阳）有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年11月22日立案受理后，依法于2019年12月25日及2020年7月30日两次公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人李洋洋、被告委托诉讼代理人符留华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告天津市虎威涂料科技有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法确认原、被告签署的《油漆车间废气处理设备合同》于2019年6月20日解除；2、请求判令被告向原告返还设备加工及安装款92000元，并支付自2019年6月20日至实际返还之日止的利息；3、案件诉讼费用及保全费用由被告承担。事实和理由为：原、被告之间系加工承揽合同关系。2017年8月2日，双方签订《油漆车间废气处理设备合同》，约定由被告为原告车间设计、制造、安装及调试型号为1500CMH的废气处理设备一套，合同总价款115000元。合同签订后，原告按约向被告支付了80%的价款，计92000元，但被告至今未将设备所需的配件全部供应给原告，也未进行现场施工、安装及调试。后经原告多次催促，被告仍拒不履行合同义务。2019年6月19日，原告向被告致函言明解除双方之间的合同，并要求被告退还全部款项；被告于次日收函后，未能履行退款义务。请求法院判如所请。 被告三泰机械（丹阳）有限公司辩称，被告未能按约完成设备的安装任务，不是被告的过错，而是由于天津市对化工涂料行业的整治而导致原告停产，是原告通知被告暂停安装的，这属于不可抗力导致的延迟，或原告单方因素引起的工期延迟，被告并无违约情况，请法庭依法驳回原告的诉请。 当事人围绕诉讼请求依法提交的证据，本院组织当事人进行了庭审质证。对原告提供的废气处理设备合同书、油漆有机废气处理工程设计方案1份（含项目报价明细单）、银行付款明细单2份、设备现状照片及视频、解除合同通知书、快递详情单及查询单各1份、企业名称自主申报变更书、发票、纳税申报表的真实性，本院予以确认，并在卷佐证。对原告提供的短信截图打印件2页及被告提供的网页资料1份、被告与天津市北辰区华明涂料厂合同1份、停工通知1份与本案无关联性，本院不予确认。 本院经审理认定事实如下：原告原名天津市虎威化工涂料有限公司，2019年6月变更为现名称。2017年8月2日，原告（甲方）、被告（乙方）签订《油漆车间废气处理设备合同书》，约定由被告为原告车间设计、制造、安装、调试一套型号为1500CMH的废气处理设备（清单见方案附件一），合同总价款115000元。合同第2条约定：自甲方预付款汇至乙方账户之日起，乙方所提供设备在25日内竣工，交付甲方使用，合同签订3个工作日内，甲方定金如未按期汇入乙方账户，工期顺延。合同第3条约定：合同生效后，甲方先行支付总价的40%作为预付款，发货前甲方支付总价40%货款，乙方收到货款后2日内发货；所有货物安装调试经双方共同验收合格后，甲方在7个工作日内一次性付清余款；质保期为六个月。合同第5、6条约定：乙方交货于甲方公司涂装车间内，乙方负责运输并承担运输费用，设备运输风险由乙方负责。合同第9条约定：因不可抗拒因素造成的迟延和甲方未按合同支付设备款及其他如土建等因素造成的工期延迟，乙方工期将顺延；如甲方单方因素造成工期延迟三个月以上的或甲方中途停止该项设备的实施，则在停止之日起四个月内应按总款额付清。全部货款付清后该设备归甲方所有。双方签订合同的同时，被告为原告制定有设备设计方案及附件（油漆车间废气处理项目报价明细单），明细单明确载明了设备的项目名称、规格型号、数量、单价等。 合同签订后，原告分别于2017年8月2日及同年12月11日各付款46000元，计92000元；被告也先后将部分设备交付给原告，但未能完全供货，也未能安装完毕。2019年6月19日，原告向被告发出书面解除合同通知书，通知书言明被告的行为已构成根本违约，致使原告的合同目的不能实现，故主张要求解除双方之间的《油漆车间废气处理设备合同》，并要求被告退还原告已付款项。被告于2019年6月20日收函后，未能履行退款义务，也未给予原告回复。 本院认为，第一、原、被告签订的《油漆车间废气处理设备合同书》以及被告制定的设备设计方案及附件（油漆车间废气处理项目报价明细单），系双方当事人的真实意思表示，依法成立并生效。合同签订后，原告按约向被告支付了合同总价80%的价款计92000元，但经原告多次催告，被告至今未将设备所需的配件全部供应给原告，也未进行现场施工、安装及调试的事实清楚，本院予以确认。第二、2019年6月19日，原告向被告发出书面解除合同通知书，通知书言明被告的行为已构成根本违约，致使原告的合同目的不能实现，故主张要求解除双方之间的《油漆车间废气处理设备合同》，并要求被告退还已付款项。被告于2019年6月20日收函后，未能履行退款义务，也未给予原告回复。原告请求确认原、被告签署的《油漆车间废气处理设备合同》于2019年6月20日解除的主张，符合法律规定，本院予以支持。被告辩称，未能按约完成设备的安装任务，是由于原告所在地对化工涂料行业的整治而导致原告停产，系因不可抗力导致的延迟，但未能举证证明其主张，本院不予采信。第三、关于合同解除的法律后果。依据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。故原告要求被告返还设备加工及安装款92000元，并支付自2019年6月20日至实际返还之日止的利息的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。第四、对于被告已交付给原告的设备返还的问题。原告明确表示可以将被告交付的设备全部退还给被告，且原告也应当予以返还；但是，被告未能举证证明其已实际交付设备的名称及数量，而原、被双方对于已交付的设备的名称及数量存在争议，经本院释明，被告同意就双方存在争议的设备返还问题另案处理，故被告有权在返还原告货款后，另行向原告主张返还设备。 综上，为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、原告天津市虎威涂料科技有限公司与被告三泰机械（丹阳）有限公司于2017年8月2日签署的《油漆车间废气处理设备合同》于2019年6月20日解除； 二、被告三泰机械（丹阳）有限公司于本判决生效后十五日内返还原告天津市虎威涂料科技有限公司设备加工及安装款92000元，并支付自2019年6月20日起至实际返还之日止按照年利率6%标准计算的利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2136元、保全费955元，合计3091元，由被告负担（此款由原告预付，本院予以退还，被告承担的部分于本判决生效后十日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。 审 判 长  吴业男 人民陪审员  韦建平 人民陪审员  李国良 二〇二〇年八月七日 书 记 员  眭 艳 附本判决适用法律条款： 《中华人民共和国合同法》 第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同，依法成立的合同，受法律保护。 第九十四条：有下列情形之一的，当事人可以解除合同： (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行; (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; (五)法律规定的其他情形。 第九十六条第一款：当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 第九十七条：合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》 第二十四条：当事人对合同法第九十六条、第九十九条规定的合同解除或者债务抵销虽有异议，但在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持；当事人没有约定异议期间，在解除合同或者债务抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。