陕西省宝鸡市金台区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)陕0303民初1441号 原告：宝鸡市艾霏健康咨询有限公司石鼓分公司，住所地宝鸡市高新开发区滨河路88号石鼓山太阳市E栋3楼301室，统一社会信用代码91610301MA6XGWH78P。 负责人：李艾霏，任公司经理。 委托诉讼代理人：岳娟，陕西睿普律师事务所律师。 委托诉讼代理人：龙妍君，陕西睿普律师事务所律师。 被告：宝鸡市金台区全能广告制作室，经营场所：宝鸡市金台区曙光路1号门面房，统一社会信用代码92610303MA6XDACG3M. 经营者：陈新林，男，1974年5月10日出生，汉族，住宝鸡市渭滨区. 原告宝鸡市艾霏健康咨询有限公司石鼓分公司与被告宝鸡市金台区全能广告制作室承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月7日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告宝鸡市艾霏健康咨询有限公司石鼓分公司负责人李艾霏以及委托诉讼代理人岳娟、龙妍君、被告经营者均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告之间的口头《加工承揽合同》；2、判令被告向原告退还原告已付款35000元；3、判令被告向原告赔偿资金占用费1050元；4、案件受理费由被告承担。事实和理由：2019年9月，原告宝鸡市艾霏健康咨询有限公司石鼓分公司负责人李艾霏与被告宝鸡市金台区全能广告制作室经营者陈新林口头达成《加工承揽合同》，约定被告为原告位于宝鸡市滨河大道XX号石鼓太阳市E栋X楼的男爵SPA贵族会馆制作门头广告，原告向被告发制作方案后，被告报价总费用60000元整，遂及双方达成一致意见，原告先、后共向被告支付35000元。但在施工期间被告不但擅自将约定材料由铝方管改动为铝扣板，而且向原告提出增加价款至145000元的无理要求，被原告拒绝。原告认为，原、被告之间约定的口头加工承揽合同合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，被告违反合同约定私自更改约定》材质且无理加价，阻碍了原告原工程计划的正常进行，并严重损害了原告的合法权益，依法应当承担退还原告已付款35000元以及相应资金占用费的责任。为维护原告的合法权益，依照《合同法》和《民事诉讼法》相关规定，依法向贵院提起诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。 被告答辩称，对于原告解除合同的请求，因原告已经找别人做了，合同已经解除了。既然口头合同生效，被告报价追加到145000元，原告并未同意，原告当时还让被告继续做，并给了5000元定金让重新下料。被告并未擅自更换材料，是双方口头协商将图纸上的pvc变为铝方管的。被告是按要求下料，样品原告也当面看过。除去第二次重新下料的24000元之外，被告已经花了53738元。原告已经找别人做了，原告应当将被告多花的钱支付给被告。 经审理本院查明下列法律事实： 2019年9月17日至2019年10月16日，原被告之间就原告的宝鸡男爵SPA会馆门头制作工程，通过原告负责人李艾霏和被告经营者陈新林电话、微信形式达成口头协议，约定由被告按图纸完成该门头制作，制作安装费用总计6万元。经双方口头商议，图纸上的PVC管变更为铝方管。2019年10月20日原告向被告付款1万元，10月27日付款2万元，被告称3万元不够货款，原告称开工了再付。完成购买材料、制作门头字等前期工作后，11月8日被告开始安装，下午6点多，被告称没钱付人工费、吊车费。11月9日下午，被告要求原告再付2万元，原告未付。11月12日，被告再次要求补款，称没钱垫了，并称如果按图纸上做背光灯，6万元做不下来。11月13日，原告再次向被告付款5000元。2019年11月15日，宝鸡市石鼓文化产业投资发展有限公司向原告发送紧急通知一份，称对原告商户门头装修审核后，发现不符合原告提交的设计图纸内容及效果方案，主材料及灯光不符合设计标准，要求拆除。原告即通知被告对已安装部分门头进行了拆除。被告安装门头、拆除门头共支出吊车费及工费19150元。11月16日，被告称厂里的料已经下了，要求原告承担费用。原告称另一个股东已经在找其他人干，并认为被告门头没有做，也做不了，要求被告还钱。11月17日，被告向原告重新报价145000元，原告不同意。11月21日，原告负责人到被告店里，问被告是否继续干，被告称不加钱没法干。之后，原告另行委托他人将原告的宝鸡男爵SPA会馆门头制作安装完毕。 上述事实，有当事人陈述、原告提交的微信聊天记录截图、邮箱发送记录截图、设计图纸、施工过程中的照片、宝鸡市石鼓文化产业投资发展有限公司向原告发送紧急通知、银行电子回单、银行转账交易明细、微信转账记录截图、录音光盘；被告提交的装、拆门头照片、微信聊天记录、图纸、在卷佐证，可以认定。原告提交的和设计师的聊天记录截图，无原件核对，亦未显示时间，故本院不予认定。被告提交的“SPA男爵会馆”发光树脂字照片，原告不认可，但照片内能看出有男爵字样，故本院予以认定；被告提交的第一次下料铝方管照片，原告不予认可，但该照片上的材料与原告提交的照片材料相同，故本院予以认定。被告提交的材料销售单照片、厂家聊天记录无原件核对，本院不予认定。被告提交的购买材料清单系被告单方制作，原告不予认可，故本院不予认定。 本院认为，承揽合同的定做人有权随时解除合同，合同自解除通知到达对方时解除。本案原被告之间的承揽合同系双方真实意思表示，并不违反法律法规的强制性规定，成立并生效，对双方均具有法律约束力。原告起诉时向被告提出解除合同，本院于2020年6月19日将民事诉状副本送达被告，被告亦表示同意解除合同，故双方合同于2020年6月19日解除。 对原告称被告私自更改材料的意见，双方的图纸显示，“30*50PVC管，间隔50CM”，图纸主材料为PVC管，被告称双方口头约定将PVC管更换为铝方管，原告虽不认可该说法，但原告起诉时称“被告擅自将铝方管改动为铝扣板”，说明原告认可主材料双方约定为铝方管，故对原被告双方口头约定将PVC管更换为铝方管的事实本院予以认定。是否被告将铝方管改为铝扣板，原告并无证据予以证明，故对原告的该意见本院不予采信。 被告安装的门头主材料及灯光不符合设计标准被责令拆除，是导致双方合同解除的主要原因。原告未将变更后的图纸交于管理方，导致审核不通过而被要求拆除，故主材料不符合设计图纸标准的责任在于原告一方；对于灯光不符合设计标准的责任，被告称物业没有鉴定证据证明，其不予认可。但根据被告2019年11月12日微信聊天记录中“如果按图纸上做背光灯，6万元做不下来”的意见，可以看出，被告11月8日安装的门头灯光并未按照图纸制作，故本院认定该部分责任在于被告。原告称被告在履行合同过程中单方要求加价导致合同无法履行的意见，因被告重新报价的行为出现在2019年11月17日，即门头被拆下之后，此时被告因出现新情况原合同无法按原价履行，提出重新商谈价格的行为具有合理性，故原告的该意见本院不予采信。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求回复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案导致合同的解除，原被告应各负50%的责任。故原告的损失应由被告赔偿一半即17500元。原告主张的资金占用费，因双方合同于本案诉讼期间方才解除，本院不予支持。 对被告要求原告赔偿其损失的意见，因被告并未反诉，本案不予处理，被告可另行提出。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十六条、第九十七条、第二百六十八条之规定，判决如下： 一、原告宝鸡市艾霏健康咨询有限公司石鼓分公司与被告宝鸡市金台区全能广告制作室之间2019年10月订立的口头承揽合同于2020年6月19日解除。 二、被告宝鸡市金台区全能广告制作室于判决生效之日起15日内赔偿原告损失17500元。 三、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1300元，减半收取650元，原被告各承担325元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宝鸡市中级人民法院。 审判员  焦兵丽 二〇二〇年八月二十一日 书记员  赵新民