江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0213民初6094号原告：顾益丽，女，1991年3月29日生，汉族，住无锡市滨湖区。委托诉讼代理人：杜秉坤，江苏开炫律师事务所律师。被告：无锡申远空间装饰设计有限公司，住所地无锡市锡沪西路999-318。法定代表人：唐桂生。委托诉讼代理人：朱学兵，江苏谟仕律师事务所律师。被告：唐桂生，男，1971年11月22日生，汉族，住无锡市锡山区。委托诉讼代理人：朱学兵，江苏谟仕律师事务所律师。原告顾益丽与被告无锡申远空间装饰设计有限公司（以下简称申远公司）、唐桂生装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告顾益丽及其委托诉讼代理人杜秉坤，被告申远公司、唐桂生及其委托诉讼代理人朱学兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告顾益丽向本院提出诉讼请求：1.要求申远公司支付违约金37500元（工期拖延25天，按每天1500元违约金计算）。2.要求申远公司支付因未完成工程而造成的其收入损失80000元。3.要求申远公司支付未完成工程部分造价35657元。4.要求唐桂生对申远公司的上述债务承担连带责任。5.由申远公司、唐桂生承担本案诉讼费。事实与理由：其于2018年8月28日与申远公司签订一份装修合同，约定由申远公司按包工包料的方式承揽其装修工程，双方约定工程期限40天，自2018年9月1日至同年10月10日。申远公司实际于2018年9月18日开工，于同年11月22日表示不再施工，工程延误了25天，经其了解，因申远公司拖欠员工工资导致工人罢工，申远公司的行为已构成违约，应当承担相应的违约责任。申远公司退场时，还剩余部分工程未完成，其只能另请其他人员完成剩余的装修工程，由他人完成的工程项目及造价为：油漆（545元）、五金（832元）、刷油漆（3200元）、踢脚线（3500元）、踢脚线安装（900元）、水电（水龙头安装、电路电灯安装）（5005元）、五金材料（125元）、门上玻璃（1500元）、地胶地面（14500元）、鞋柜（400元）、游乐区台面（1350元）、卫生间防水、西门子开关、前台桌椅未修复、卫生间蹲坑未安装马桶缺水装置（300元）、围档拆除（2000元）、保洁（1500元）。唐桂生系申远公司的法定代表人，合同约定的付款账户为唐桂生的个人账户，说明申远公司的财产与唐桂生的个人财产存在混同，故唐桂生应当对申远公司的债务承担连带责任。被告申远公司、唐桂生辩称：1.根据合同约定，顾益丽应在其进场后立即支付15%的工程款、开工后15天支付30%，其于2018年9月18日进场，故顾益丽应于同年10月3日支付第二笔工程款、同年10月18日支付第三笔工程款，但顾益丽实际于2018年10月12日才支付第二笔工程款、同年11月8日支付第三笔工程款，故工期延误的原因是顾益丽本人造成的。2.其在施工过程中有增项，根据合同约定，存在增项的工期可以顺延，且顾益丽至今未支付增项费用。3.其虽然没有做完全部工程，但已经就相关工程进行了准备，顾益丽在后期自行施工并提前使用，根据合同约定，相应的损失应由顾益丽自行承担。4.就顾益丽所称其委托他人完成的工程中，油漆、鞋柜已做；五金、踢脚线安装、玻璃、围档拆除、保洁不在预算内，顾益丽无权主张；地胶虽未施工，但其已经根据顾益丽的要求订购地胶并支付了10000元，但因与顾益丽产生矛盾，顾益丽不让其施工；游乐区台面虽在预算中，但在施工中，顾益丽提出要进行修改，其负责装修的人就退了1000元给顾益丽，表示不再做台面了。其对顾益丽自行施工的合理性、必要性均不予认可。5.唐桂生未收到顾益丽的款项，也不能说明公司与个人财产混同。综上，顾益丽主张的损失及违约金没有事实和法律依据，其同时保留向原告方主张擅自使用工程、自行动工的违约责任的权利。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认。本院根据双方提交的证据及双方陈述，认定事实如下：2018年8月28日，发包方顾益丽与施工方申远公司签订了一份《装饰工程工装施工合同》，约定由申远公司为无锡市宝龙广场3065-3074号进行装修，工程期限40天，开工日期2018年9月1日，竣工日期2018年10月10日；合同工程造价为155000元，第一次工程开工支付35%，54250元，第二次工程进度15天支付30%，46500元，第三次工程进度30天支付30%，46500元，第四次工程完工支付5%，7750元；对于因工程量变化和设计变更、不可抗力、发包方同意工期顺延的其他情况，经发包方确认，工期相应顺延；发包方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；因施工方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因施工方原因造成工程质量存在问题的，返工费用自行承担，工期不顺延；发包方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金1500元，由于施工方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金1500元；赠送保洁，小五金、水龙头、坐便器、蹲坑器、小便池质保三年，垃圾清运由申远公司处理，装修按申远装饰设计工程预算书不产生费用，如预算之外项目按时（实）计算，施工过程中由于野蛮施工导致的压金（押金）问题，由装修公司承担，等。合同所附的预算书的总造价为180602.63元。合同签订后，工程因客观原因实际于2018年9月18日开工，顾益丽先后于2019年8月20日支付5000元、2019年9月19日支付49250元、2019年10月12日支付46500元、2019年11月8日支付46500元，另直接支付申远公司负责施工的刘存美增项费用17600元，刘存美于2018年11月13日退还顾益丽1000元。顾益丽于11月20日向申远公司发了《律师函》，要求申远公司承担违约责任，但申远公司回函称未违约，并于2018年11月22日退场，双方未进行决算。诉讼中，顾益丽提供了与申远公司工作人员的微信群聊天记录，聊天记录显示刘存美在微信群中发了“宝龙广场增项”清单，增项内容为：地面找平42平方×53元=2226元；拆除14200-（报价中4000元）=10200元；石膏板隔和油漆38平方×95元=3610元；卫生间APS卷材防水17.6平方×90元=1584元；顾益丽称上述清单中合计17620元的增项已获其认可，并已直接向刘存美支付了增项工程款17600元，其他增项未经其同意。申远公司称除上述增项外，其还另外完成了价值8516元的增项，但顾益丽未支付相应款项。本院认为：顾益丽与申远公司签订的《装饰工程工装施工合同》系双方真实意思的表示，不违反法律规定，双方均应恪守。申远公司虽未按照合同的约定完成工程进度，但根据施工过程看，顾益丽支付工程款的时间与合同的约定也有所延期，且申远公司在施工过程中有增项，根据合同约定，工期也应当相应顺延，顾益丽要求申远公司支付22天延期违约金的依据不足，本院不予支持。申远公司收到顾益丽的工程款后，未按照约定完成工程项目，顾益丽为减少损失，委托他人完成剩余的工程，相应工程款应由申远公司赔偿顾益丽。顾益丽对于申远公司未完成的项目与申远公司自己认可的未完成项目意见不一致，但因申远公司退场后，顾益丽未与申远公司结算即另行委托他人施工，致现在无法根据现场装修情况确定申远公司未完成项目，对顾益丽主张的包括在预算项目中的油漆545元、鞋柜400元，因申远公司称已经制作完成，顾益丽提供的证据又不足以证明申远公司未完成相应工程，本院对顾益丽主张的该两项工程项目不予支持；根据申远公司制作的预算书及双方当事人陈述，本院认为应由申远公司赔偿顾益丽的预算内项目及造价为：刷油漆1750元、水龙头安装、电路电灯安装2700元、五金材料125元、门上玻璃390元、地胶13750元、马桶抽水装置300元；顾益丽主张的五金832元、踢脚线3500元、踢脚线安装900元、围档拆除2000元未制作在预算中，属于顾益丽应当自行支付的费用，顾益丽要求申远公司支付无事实和法律依据，本院不予支持；关于顾益丽主张的保洁1500元，虽未包括在预算总价中，但申远公司承诺赠送保洁，现因申远公司的原因未完成工程，故相应的保洁费用应由申远公司承担；游乐区台面虽包括在预算项目中，但申远公司提供证据证明刘存美在施工过程中退还顾益丽1000元，故本院对申远公司辩称其在施工过程中提出不做台面并退还顾益丽1000元的意见予以采信，顾益丽请他人制作台面的费用不应由申远公司承担；顾益丽称申远公司使用劣质材料，但其已经使用了相关装修，应视为对申远公司完成的工程的质量认可，本院对顾益丽此诉称意见不予采纳。综上，根据以上预算及项目施工情况，应由申远公司赔偿顾益丽的工程价款为20515元。顾益丽主张的延期开业损失，未提供证据证明，本院不予支持。顾益丽未提供证据证明唐桂生与申远公司的财产混同，其要求唐桂生对申远公司的违约责任承担连带责任，无事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条第一款、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、无锡申远空间装饰设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿顾益丽损失20515元。二、驳回顾益丽的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1516元，由顾益丽负担716元，由无锡申远空间装饰设计有限公司负担800元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  冯朝昱人民陪审员  李 萍人民陪审员  徐惠玲二〇二〇年八月二十五日书 记 员  费 玮本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第十条当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》：第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。