文书内容湖南省衡阳市雁峰区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0406民初426号原告：胡曾荣，男，1991年12月12日出生，汉族，住湖南省衡南县。委托诉讼代理人：邹友良，湖南业达律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢伶俐，湖南业达律师事务所实习律师。被告：衡阳市时光装饰有限公司，住所地湖南省衡阳市雁峰区环城南路18号201室。法定代表人：唐增元。被告：唐增元，男，1987年5月20日出生，汉族，住湖南省祁阳县。原告胡曾荣与被告衡阳市时光装饰有限公司（以下简称时光公司）、唐增元装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月24日立案后，依法适用普通程序,于2020年8月19日公开开庭进行了审理。原告胡曾荣及其委托诉讼代理人谢伶俐到庭参加诉讼。被告时光公司、唐增元经本院公告送达传票,未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告胡曾荣向本院提出诉讼请求：1、判令解除原被告签订的《工程施工合同书》；2、判令被告支付原告因被告违约而造成的损失147328元；3、判令被告支付原告违约金44198元（损失147328元的30%），以上两项共计191526元；4、判令本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年11月7日，原告胡曾荣与被告时光公司签订装饰装修工程施工合同，合同约定由时光公司包工包料，工程款为人民币320000元，施工日期为2019年11月7日至2020年2月21日，还约定了违约责任（因被告方原因导致竣工日期延后，被告方按1000元每个工作日赔偿原告方）等事项。合同签订后，时光公司将该工程分包给了王一青、赵荣华、唐明元三人，胡曾荣按照合同约定支付了全部工程款321000元，而时光公司从2020年1月16日起开始无故停工，导致合同无法继续履行。为完成时光公司遗留工程，胡曾荣只能继续请王一青、赵荣华、唐明元三人施工，造成胡曾荣多支付工程款、材料款147328元。因时光公司无故违约，胡曾荣自愿将违约金调整为工程款的30%即44198元，以上两项共计191526元。为维护胡曾荣的合法权益，故诉至法院。被告时光公司、唐增元未作答辩。原告胡曾荣为支持其诉讼请求依法向本院提交了《工程施工合同书》、收据、银行流水、微信聊天记录及光盘、《后期施工协议》、《补充协议》、借条、供货单、付款凭证。被告时光公司、唐增元未到庭亦未向本院提交证据，视为其放弃举证和质证的权利。对原告胡曾荣提交的证据材料，经本院核实原件，结合庭审查明的事实，上述证据客观真实，来源合法，与本案相关联，本院均予以确认，并在卷佐证。根据当事人陈述和经审理确认的证据，本院认定事实如下：2019年11月7日，原告胡曾荣为装修番茄田艺术学校，与被告时光公司签订了一份《工程施工合同书》，约定：“业主姓名（以下简称甲方）：胡曾荣，施工承包方（以下简称乙方）：唐增元，就甲方委托乙方房屋装修等事宜，经双方协商达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程施工地址：建筑面积483平方，户型：三户门面，平层。1.2工程预算为人民币（大写）叁拾贰万元。（小写）：￥320000元，（工程项目及报价详见《预算表》，装饰内容按双方认可的图纸及预算表中所列项目施工）。1.3开工日期：2019年11月7日，竣工日期：自开工之日起70个有效工作日内竣工（节假日、房屋现浇或梁、柱、楼板等结构改造的工期另计）1.4本合同所指竣工日期为乙方或房屋制安部分的日期。第二条甲乙双方权利与义务2.1甲方的权利和义务2.1.1甲方指定委托彭晓君为甲方的全权代表，行使本合同所规定的各项权利与义务，施工过程中，乙方只认可甲方代表的意见，如有工程变更，须有甲方或甲方委托人的签字确定。2.2乙方的权利与义务2.2.5因为乙方的原因导致峻工日期延后，乙方按1000元/工作日赔偿甲方。第四条：付款方式的约定4.1双方签订本合同后，甲方应在签订合同当日，向乙方支付合同总金额的35%，即人民币（大写）：壹拾壹万贰仟元（小写）￥112000元。在木工材料进场及木工进场当天，甲方向乙方支付第二期工程款，合同总金额的30%，即人民币（大写）玖万陆仟元，（小写）￥96000元。在油漆工进场当天，甲方向乙方支付第三期工程款，合同总金额的30%，即人民币（大写）玖万陆仟元，（小写）￥96000元。结算由乙方根据实际工程量做出《工程结算单》，余款5%，即人民币（大写）壹万陆仟元，（小写）￥16000元在双方验收合格的三日内付清，甲方如未按时付款，并且无须承担甲方房屋装饰的保修义务。4.2甲方支付乙方的款项，只能交付给乙方财务代表，乙方开具收据。如甲方将现金交付给其他人代缴而造成损失，由甲方承担。4.3甲方未按照本合同约定支付款项的，每逾期一天，甲方应向乙方支付应付款每日1000元的违约金，逾期超过3天的，乙方有权停止施工，且工期顺延。第六条：工程工期6.1因不可抗拒原因（法定节假日、静音限制、自然灾害、停水停电等等）影响工程工期，原定工期顺延。6.6由于乙方原因不能按期开工，中途停工或因乙方原因造成工程质量存在问题而返工，影响工程工期，损失由乙方自行承担，原定工期不顺延。第九条：合同解除和终止9.1有下列情形之一的，可以解除合同（1）不可抗力致使合同无法履行，甲乙双方协商一致。（2）因甲方原因要求解除合同的若开工前且材料未进场，由甲方按照合同的定总额的10%向乙方支付违约金，材料进场后，则甲方应按照本合同约定总30%的违约金。9.2甲乙双方履行完本合同全部义务，工程竣工、结算款项支付完结，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。”在合同落款处，胡曾荣在“甲方（签名手印）”处签名并捺印，唐增元在“乙方（签名手印）”处签名并捺印，时光公司在双方签名捺印处均加盖公章。合同签订后，2020年11月17日，胡曾荣分两次向时光公司预付装修款，金额分别为72000元和19000元，时光公司分别向胡曾荣出具收款收据，分别注明“今收到番茄田艺术学校衡阳市蒸湘区华新街道天柱路18号公安小区11-13栋211-212-213号门面预付款柒万贰仟元整”和“今收到番茄田艺术学校衡阳市蒸湘区华新街道天柱路18号公安小区11-13栋211-212-213号门面增加项目款壹万玖仟元整”，时光公司在两份收据上加盖公司财务专用章并由经手人签字。2019年11月25日，胡曾荣又向时光公司预付装修款40000元，时光公司向胡曾荣出具收款收据，注明“今收到番茄田艺术学校衡阳市蒸湘区华新街道天柱路18号公安小区11-13栋211-212-213号门面预付款肆万元整”，唐增元在经办人处签字并加盖公司财务专用章。2019年12月12日，经时光公司的法定代表人唐增元指定，胡曾荣通过银行转账方式向户名为广州市南沙区大岗光华五金店转账汇入装修款共计96000元。时光公司向胡曾荣出具收款收据，注明“今收到番茄田艺术学校衡阳市蒸湘区华新街道天柱路18号公安小区11-13栋211-212-213号门面装修第二笔款玖万陆仟元整。”唐增元在经办人处签字并加盖公司财务专用章。2020年1月14日，胡曾荣以微信转账方式向唐增元支付装修款8000元，时光公司向胡曾荣出具收款收据，注明“今收到锦冠花园番茄田艺术学校装修工程进度款￥8000元整（微信红包转）”，并加盖公司财务专用章。此后，时光公司无故停工，胡曾荣及其家人多次与唐增元联系，唐增元告知因时光公司资金问题无法继续为其进行装修施工。2020年2月15日，胡曾荣与时光公司的施工人员唐明元、王一青、赵荣华三人签订了一份《后期施工协议》，约定：“甲方：胡曾荣、乙方：唐明元、王一青、赵荣华，胡曾荣（以下简称甲方）与衡阳市时光装饰有限公司（法定代表人唐增元）就蕃茄田艺术学校的装修事宜于2019年11月7号签订了《工程施工合同书》，甲方已按约定支付了工程款（甲方已实际支付工程款323000元，不存在甲方拖欠工程款的情况）。但衡阳市时光装饰有限公司拖延工期，至今未完工。鉴于唐增元曾表示不继续履行合同，现在又无法找到其人（拒接电话），且衡阳市时光装饰有限公司拖欠工人工资，现甲、乙各方就相关事宜协商如下，以资共同遵守。1、原《工程施工合同书》中约定的装修工程中的电工、木工、扇灰项目，由衡阳市时光装饰有限公司分别分包给唐明元、王一青、赵荣华各自完成，其中赵荣华包工包料完成扇灰项目。2、根据乙方（分包人）提供的数字，经唐增元家属及项目部负责人同意，将原《工程施工合同书》中约定的装修工程中的电工、木工、扇灰项目全部完工，需支付唐明元20790元、王一青66990元、赵荣华35574元。唐增元已支付部分工程款（见下表）。各施工班组工资明细如下：电工唐明元：实际总工程款20790元，唐增元已付工程款10000元，甲方代付工程款（100%余款）10790元，甲方第一笔实际70%代付款4553元，甲方第二笔实际30%代付款6237元；木工王一青：实际总工程款66990元，唐增元已付工程款20000元，甲方代付工程款（100%余款）46990元，甲方第一笔实际70%代付款26893元，甲方第二笔实际30%代付款20097元；扇灰赵荣华（包工包料)实际总工程款35574元，唐增元已付工程款8000元，甲方代付工程款（100%余款）27574元，甲方第一笔实际70%代付款16901元，甲方第二笔实际30%代付款10673元。甲方暂替唐增元垫付各分包班组工程总工资款85354元（各分班组如有虚报实际已付款金额，总工程工资款30%的余款甲方有权拒绝支付）。说明：待甲方起诉乙方且各分包组开庭作证生效后付清第二笔工程工资款30%的尾款，如有任何一个分包班组不配合出庭作证者，即剩余总工资款30%的余款甲方有权不必支付，所造成的损失由各分包班组自行承担，甲方概不负责。3、在工程全部完工后，由甲方按上表明细支付垫付款。待工程验收合格后，甲方再向唐增元追偿。在施工过程中，各分包班级保质保量，按图施工，不得有偷工减料等行为，本工程竣工且验收合格后，甲方支付第一笔款。4、甲方付款时，各分包班组应出具借条，此借款条作工程工资款的支付凭证。”胡曾荣与唐明元、王一青、赵荣华分别在合同落款的“甲方”、“乙方”处签名并捺印。同日，胡运进（系胡曾荣父亲）与唐明元、王一青、赵荣华就上述协议约定的内容签订一份《补充协议》，约定：“甲方：胡运进，乙方：唐明元、王一青、赵荣华，一、关于“后期施工协议”的补充协议，经甲乙双方在公平、公正、自愿的前提下达成一致。二、乙方所出具的借条作工程的支付凭证，但不承担任何经济及法律责任。三、“后期施工协议”的30%工程工资尾款于2020年12月30日付清给乙方，如不支付，甲方愿双倍付给乙方。”胡运进在该协议上签名并注明身份证号码，唐明元、王一青、赵荣华在该协议上签名捺印并注明身份证号码。上述协议签订后，胡曾荣通过曹美英（系胡曾荣母亲）的银行账户陆续向唐明元、王一青、赵荣华、肖立幸（系赵荣华的刮胶工人）支付了部分工程工资款，四人以《借条》和《收条》的形式向曹美英出具工程工资款支付凭证。其中，唐明元于2020年2月15日出具的《借条》载明曹美英于2020年2月5日向其支付电工工资款1000元、工程70%的尾款3553元已结清，共计4553元；王一青于2020年2月15日和2020年3月20日出具的《借条》载明曹美英于2020年2月5日向其支付木工工资款9000元、工程70%的尾款17893元已结清、加木板工时款3000元，共计29893元；赵荣华于2020年2月14、2月15日出具的两张《借条》和肖立幸于2020年3月25日出具的两张《收条》，载明曹美英向赵荣华支付工程款12900元、向肖立幸支付刮胶工程款共计4000元，工程70%已结清，共计16900元。此外，2020年2月3日至2020年3月15日，胡曾荣通过其母曹美英的银行账户及微信账户购买了部分装修材料，分别为：2月3日在伊美德门窗购置生态门支付2960元；2月7日、8日两次购置实木踢脚分别支付1200元和1128元；2月9日在宇涵灯饰总汇购置灯具及灯具材料支付15300元；2月11日在鑫正特不锈刚制品部购买不锈刚洗手盆支付2200元、在衡阳市宜城龙江装饰材料商行购买装饰材料支付1430元；2月12日在大康石材装饰行购买石材等材料支付8048元；2月13日在好太太晾衣架购置水池用具支付2499元；2月14日购买立邦墙漆支付2250元；2月29日购买空调线支付279元；3月2日在衡阳市石鼓区半球板材经营部购买隔音墙材料支付1020元；3月15日在众望玻璃工艺厂购买玻璃建材支付23246元。上述装修材料款共计61560元。本院认为，原告胡曾荣与被告时光公司签订的《工程施工合同书》是双方的真实意思表示,合法有效,对双方当事人具有法律约束力，双方均应按照合同约定履行。合同签订后，胡曾荣已按照合同约定向时光公司支付相应进度的工程款，时光公司无故停止施工，未能在双方约定期限内完成装饰装修的合同义务，且明确表示无法继续履行，其行为违反了合同约定，导致合同目的不能实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项的规定：“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。”故对于胡曾荣要求解除上述《工程施工合同书》的诉讼请求，有事实及法律依据，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》的第一百零七条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”对于时光公司因违约行为给胡曾荣造成的损失认定，因时光公司未按照合同约定完成装修工程，且明确表示无法继续履行，胡曾荣与唐明元、王一青、赵荣华另行签订《后期施工协议》与《补充协议》，由其三人继续完成装修施工，并为此支付了装修工资和工程款51346元，该部分系因继续完成合同约定工程所产生的费用，属于由时光公司的违约行为给胡曾荣造成的损失，时光公司应承担该部分损失的赔偿责任。原告主张其购买装修材料所支付的61560元亦属于时光公司的违约行为造成的损失，但未能提供证据证明该部分费用属于时光公司应当承担的范围，合同中亦未见约定，故本院不予支持。对于胡曾荣要求时光公司支付违约金44198元的诉讼请求，双方在合同中就时光公司逾期峻工应支付违约金及支付标准有明确约定，但其约定的违约金计算标准明显过高，胡曾荣在诉请中自愿调整为损失的30%，符合法律规定,本院予以认可，对应支付的违约金根据损失金额51346元的30%确定为15403.8元，超出部分，本院不予支持。被告唐增元作为时光公司的法定代表人，其代表公司签订并履行合同属于履行职务的行为,由此产生的民事责任应由时光公司承担，故对于胡曾荣要求唐增元承担本案民事责任的诉讼请求，本院不予支持。时光公司、唐增元经本院合法传唤未到庭参加诉讼,视为其自行放弃各项诉讼权利,由此产生的法律后果由其自行承担。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告衡阳市时光装饰有限公司在本判决生效之日起五日内赔偿原告胡曾荣经济损失51346元、违约金15403.8元，合计66749.8元，二、驳回原告胡曾荣的其他诉讼请求。如果被告衡阳市时光装饰有限公司未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4130元，由被告衡阳市时光装饰有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。审 判 长  王 玮人民陪审员  王俊林人民陪审员  李小明二〇二〇年八月十九日法官助理唐乐代理书记员  谢玲慧            责任校对人：谢  玲  慧      附：本案适用法律条款《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限仍未履行的；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于所造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。