湖南省衡阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘04民终1534号上诉人（原审原告）：凌捷，男委托诉讼代理人：袁友谊，衡阳市蒸湘区中恒法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：湖南坤鑫置业有限公司，住所地湖南省衡阳县西渡镇红山北路万家灯火七栋。法定代表人：肖淑媛，该公司总经理。委托诉讼代理人：丁仪，湖南秦湘律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘珂，湖南秦湘律师事务所律师。上诉人凌捷因与被上诉人湖南坤鑫置业有限公司（以下简称坤鑫公司）商品房销售合同纠纷一案，不服湖南省衡阳县人民法院（2020）湘0421民初345号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月8日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。凌捷上诉请求：撤销原判，改判支持其在一审的全部诉讼请求，本案一、二审案件受理费由坤鑫公司负担。事实和理由：1.原审在认定案涉房屋层高误差时采信证据不当。本案房屋层高应以双方代表在现场测绘数据单上签字认可的数据为准，坤鑫公司提供的测绘数据未经行政职能部门委托，不能作为案涉房屋层高的依据。2.原审按0.7%计算上诉人的层高误差损失赔偿缺乏合理性。双方在案涉合同中未明确约定层高违约时的损失赔偿，目前法律对此亦未有明确规定，鉴于坤鑫公司未按合同约定的层高交付房屋已构成违约，参照司法案例，上诉人请求赔偿的计算方式合情合理，原审未予支持层高差损失不当。3.案涉房屋不符合合同约定的交房条件，坤鑫公司按约应承担迟延交房的违约责任，原审未予支持其相应请求不当。案涉合同约定房屋交房条件为“经有关职能部门验收合格”，坤鑫公司通知交房时案涉房屋未经职能部门验收合格，原审以建设方、施工方、勘察方、设计方、监理方的“五方验收”认定案涉房屋符合交房条件缺乏事实和法律依据，有违合同的意思自治原则。坤鑫公司辩称，案涉房屋没有改变层高设计，是严格按图施工，并经相关职能部门验收合格，未对上诉人造成任何损失，上诉人主张房屋层高差损失于法无据。案涉房屋已经竣工验收合格，能够办理房屋产权登记等事实表明其已符合交房条件，上诉人请求坤鑫公司承担迟延交房的违约责任于法无据，请求驳回上诉，维持原判。凌捷向一审法院起诉请求：1.判令坤鑫公司赔偿因房屋层高减少造成凌捷损失18247元（赔偿计算方式：总房价×层高误差比例）；2.判决坤鑫公司支付逾期交房违约金24050.5元（计算方法：总房款×0.01%×515天）；3.本案诉讼费用由坤鑫公司负担。一审法院认定事实：坤鑫公司开发了位于衡阳县西渡镇新正东路83号坤鑫中央广场楼盘，设计建设9栋，一栋6-31层设计层高2.90米，2016年8月19日，坤鑫公司办理了案涉楼盘1栋楼房的商品房预售许可。2017年1月25日，凌捷与坤鑫公司签订了一份商品房买卖合同，合同约定：1、买受人购买的商品房位于西渡镇，价款为3368.3元/平方米，面积138.91平方米，层高3米；2、交付期限：出卖人应在2018年4月30日之前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第三种条件（经有关职能部门验收合格），并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；3、出卖人逾期交房的违约责任：出卖人如未按第八条规定的最后交付期限将该商品房交付给买受人，按下列第一种方式处理：逾期不超过60日，自本合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之一的违约金，合同继续履行……。案涉合同未约定层高不符的违约责任。凌捷于2018年4月30日实际收房。2017年5月17日，案涉房屋经施工总包单位、设计单位、勘验单位、监理单位、建设单位五方验收主体结构合格，同年9月1日，案涉工程经五方验收合格。2018年3月1日，衡阳县住房和城乡建设局为案涉房屋颁发了住宅分户验收表、住宅质量保证书、住宅使用说明书。2018年4月30日，坤鑫公司开始通知凌捷收房（至今凌捷仍未与坤鑫公司办理接收房屋手续），部分购买户在接到交房通知后，因交付的房屋未达到合同约定、层高及粉刷瑕疵问题与坤鑫公司发生纠纷。2018年5月8日，衡阳县西渡镇人民政府组织双方进行协调未果。部分购房户再次向衡阳县住房和城乡建设局反映案涉楼盘相关问题，该单位于2018年9月4日向购房户作出了一份答复意见书，该意见书载明：一、反映的主要问题和诉求：墙面存在质量问题；未按合同期限交付及未办理验收手续通知业主收房等信访问题，要求解决诉求。二、调查情况：该项目《商品房买卖合同》附件第二项对楼盘外墙等方面约定了装饰及设备标准，经现场初步核实，装饰及设备标准基本符合合同约定要求；合同第三条约定层高为3米，经衡阳市房屋测验中心检测，1栋住宅层高2.9米，2、3栋住宅层高2.95米，与规划批准的施工图层高一致；商品房交付时间期限为2018年4月30日，经核实，该项目在未办理竣工验收手续的情况下，于2018年4月30日开始向业主交房…。三、处理意见：房屋质量由安质站严格把关，并按照相关规定进行检测，确保质量符合国家标准；5月17日县住建执法大队对项目负责人进行了约谈，并下达了责令限期整改通知书，要求项目建设单位在2018年5月28日之前补办好竣工验收手续…。2018年5月18日，案涉工程勘察单位湖南核工业岩土工程勘验设计研究院对案涉楼盘1、2、3栋房屋的层高进行了检测，出具一份检测报告，该报告载明：根据《湖南省住宅工程质量分户验收管理办法》的规定，层高允许偏差正负20mm，案涉房屋层高与设计层高偏差正负15mm，符合规范要求，案涉房屋实际层高为2.912米。2018年6月28日，衡阳县住房和城乡建设局委托衡阳市房屋测绘中心对案涉1、2、3栋房屋层高进行抽样检测（2栋3户，1栋1单元5户，1栋2单元4户），数据为：2栋净高2.814--2.852米,1栋2单元净高2.761-2.802米，1栋1单元净高2.738-2.833米（净高+0.12米＝层高）。2019年9月27日，案涉工程经衡阳县住房和城乡建设局竣工验收备案，备案意见为：案涉项目工程的竣工验收备案文件已于2019年9月23日收讫。经核查，备案归档文件基本齐全。结论：同意备案。2019年11月15日，案涉房屋进行了首次登记，权利人为坤鑫公司、颜良生、黄春明，不动产权证上记载的竣工时间为2017年9月1日。一审法院认为，关于坤鑫公司交房的房屋层高不符合约定，坤鑫公司是否应承担违约责任及违约责任如何确定的问题。该院认为，层高是指下层地板面或楼板上表面（或下表面）到相邻上层楼板上表面（或下表面）之间的竖向尺寸，即是建筑结构的高度。净高是指下层地板面或楼板上表面到上层楼板下表面之间的距离。双方合同约定房屋的层高为3米，而坤鑫公司交付的房屋不足3米，不符合合同的约定，坤鑫公司应承担违约责任。坤鑫公司主张销售人员的笔误导致合同层高数据出错，不能提供证据证明，故不能因此免除其违约责任。坤鑫公司主张报建、施工均以层高2.9米的标准实施，未对层高作虚假宣传。但凌捷并非专业人士，签订合同时并未查阅报建、施工资料，无法对实际建设商品房的层高作出准确判断。鉴于涉案商品房的层高符合报建、施工和国家住宅设计规范标准，足以满足居住的需要，符合正常居住的要求，房屋实际层高比合同约定相差约0.088米，对凌捷使用房屋和生活居住的舒适度确有一定的影响，但该影响相对有限。因此，虽然案涉合同对于层高违约未设立违约责任，法律亦无对层高违约责任有明确的规定，但综合考虑上述情节，酌情确定由坤鑫公司按总房屋价款的0.7%向凌捷赔偿损失，467891元×0.7%＝3275.24元。关于涉案房屋是否符合交房条件，坤鑫公司是否逾期交房，是否应当向凌捷支付违约金。凌捷认为，案涉合同约定由有关职能部门验收合格为房屋交付条件，根据最高人民法院的相关判例，本案应以案涉工程竣工验收备案表的时间2019年9月27日作为房屋合格的依据，故坤鑫公司逾期交付合格的房屋，存在违约行为，应按照合同约定承担违约责任。坤鑫公司认为，案涉合同约定的交付条件为“经有关职能部门验收合格”，应是指质监机构确认的建设、勘验、设计、施工、监理的竣工验收合格（五方验收），案涉工程于2017年9月1日经五方验收合格，符合房屋交付条件，坤鑫公司不存在逾期交房的行为。该院认为，本案双方所签订的合同系原衡阳市房产管理局、原工商行政管理局、原市物价局监制的2002版本，合同第八条列举了可供选择的3种交付条件，分别为：经商品房综合验收合格；该商品房取得商品房住宅交付使用批准文件；双方自行约定。案涉合同双方自行约定的是“经有关职能部门验收合格”。现双方当事人对“经有关职能部门验收合格”的理解存在争议。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十五条规定：“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思”。本案中双方约定的“经有关职能部门验收合格”应理解为“经竣工验收合格”。理由如下：①从法律制度的变化和发展来理解经有关职能部门验收合格的标准。1998年7月20日，《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行验收”。此时，验收是指由行政主管部门组织的综合验收。1999年10月1日，《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该建设工程。建设工程经竣工验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”这里的竣工验收，是从合同履行的角度来规定的，工程竣工后当事人双方应进行建设工程的质量验收，验收合格方可交付使用，此时的竣工验收已不再是行政机关组织的综合验收。2000年1月30日，国务院《建设工程质量管理条例》第十六条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用”。从此，竣工验收不再需要行政机关批准或许可。2000年4月4日，建设部制定了《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》，根据该办法第四、五条，建设工程的竣工验收程序为：工程完工后，施工单位向建设单位提交竣工报告，申请工程竣工验收;建设单位收到竣工报告后，组织勘察、设计、施工、监理单位进行竣工验收;验收合格后，建设单位提出竣工验收报告;竣工验收合格后15天日内向建设行政主管部门备案。至此，建设工程的竣工验收与综合验收分离，《中华人民共和国建筑法》上的竣工验收与《中华人民共和国合同法》的规定达到了一致。2002年11月1日，国务院《关于取消第一批行政审批项目的决定》【国发（2001）24号】取消第323项行政审批项目“房地产开发项目竣工验收”，进一步表明商品房竣工验收由开发商申请、政府批准向开发商组织、政府监督的制度性转变的确立。②从合同的目的来理解。买受人签订的商品房买卖合同约定交付条件的目的是为了居住、使用验收合格的房屋，只要出卖人能够在约定的期限内向出卖人交付经验收合格的房屋，出卖人就履行了合同约定的义务。根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的相关规定，案涉工程经五方验收合格即符合交付条件。基于上述理由，该院认为，本案中双方约定的“经有关职能部门验收合格”因政府职能部门的管理职能从组织对案涉工程进行验收转变为监督职能（备案）而无法实际履行，“经有关职能部门验收合格”应理解为“经验收合格”。案涉房屋于2017年9月1日经五方验收合格，坤鑫公司于2018年4月30日通知交付房屋符合合同约定。该院认为，凌捷与坤鑫公司签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》系双方当事人真实意见表示，未违反法律、行政法规禁止性规定，合法有效，对当事人具有法律约束力、双方当事人均应全面履行合同义务。当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。根据《商品房买卖合同》约定，坤鑫公司应向凌捷交付房屋的层高为3米，而坤鑫公司交付的房屋层高不足3米，不符合合同的约定，坤鑫公司应承担违约责任。因案涉合同对房屋层高未设立违约责任，法律亦未对房屋层高违约责任有明确规定，本院考虑凌捷购买房屋的目的是为了取得房屋的使用空间，案涉房屋实际层高比合同约定相差约0.088米，对凌捷使用房屋和生活居住的舒适度确有一定影响，确定由坤鑫公司按总房屋价款的0.7%赔偿损失即3275.24元。因案涉房屋已于2017年9月1日经勘察、设计、施工、监理、建设单位验收合格，且系按图施工，未改变主体设计方案，应为符合交房标准。坤鑫公司于2018年4月30日通知交付房屋符合合同约定，故对凌捷要求坤鑫公司支付逾期交房违约金24050.5元之主张，依法不予支持。本案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百二十五条之规定，判决如下：一、坤鑫公司在本判决生效后十日内赔偿凌捷因层高不符合合同约定造成的损失3275.24元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回凌捷对坤鑫公司的其他诉讼请求。案件受理费456元，减半收取228元，由坤鑫公司负担。本院二审期间，当事人未提交新证据。一审查明的事实清楚，本院予以确认。本院认为，本案争议焦点为：一、涉案房屋层高与合同约定不符，坤鑫公司应如何承担违约责任；二、涉案房屋是否符合交付条件，坤鑫公司是否延迟交房。对此本院认定如下：关于坤鑫公司交付的涉案房屋层高未达到合同约定的3米，应如何承担违约责任的问题。案涉合同未约定坤鑫公司交房时如出现层高误差应如何承担违约责任，本案无法以当事人的约定确定违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同或者履行合同不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任，凌捷主张坤鑫公司已构成违约，应承担相应违约责任的理由成立。凌捷诉请坤鑫公司赔偿违约损失，未提交充足证据证明其因层高差造成的实际损失大小或者坤鑫公司因层高差获利大小，其主张具体损失应按总房价×层高误差比例计算，无事实和法律依据，原审不予支持其主张并无不当。关于如何确定凌捷的损失金额，从现行法律法规及日常生活经验分析，房屋实际层高与合同约定层高存在合理误差，并不影响案涉合同目的实现，由此造成凌捷的损失难以用金钱方式准确衡量，一审考虑涉案房屋的层高符合报建、施工和国家住宅设计规范标准等因素，酌情由坤鑫公司按照总房款的0.7%向凌捷赔偿损失，并无明显不当，已充分考虑了本案实情，平衡了双方的利益，亦符合公平原则。关于案涉房屋是否符合交付条件，坤鑫公司是否延迟交房的问题。一审判决对案涉合同约定的“经有关职能部门验收合格”应理解为“经竣工验收合格”进行了详尽的分析、论述，理据充分，本院不再赘述。当前，行政许可中“经竣工验收合格”的职能已经弱化，交房的标准价值取向应为让买受人可以安全、方便地使用、居住该房屋。地方人民政府如未对商品房交付条件作出相关规定，根据国务院《建设工程质量管理条例》第十六条规定，“经竣工验收合格”的交付标准，应理解为建设、设计、监理、施工、勘验五方验收合格。本案中，案涉房屋系按图施工并经五方验收合格，衡阳县住房和城乡建设局就案涉楼盘于2018年3月1日颁发住宅分户验收表、住宅质量保证书、住宅使用说明书，部分房屋已办理了不动产权属证书等事实亦可佐证案涉楼盘已经相关职能部门验收合格，案涉房屋在坤鑫公司通知交房时已符合交房条件，凌捷主张坤鑫公司通知交房时不符合交房条件，逾期交房应承担相应违约责任，无事实和法律依据，原审不予支持亦无不当。综上所述，凌捷的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费456元，由上诉人凌捷负担。本判决为终审判决。审 判 长 任志恒审 判 员 周 宏审 判 员 张 健二〇二〇年八月三十一日法官助理 王 婷书 记 员 谢倩茜