河南省舞钢市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0481民初1155号原告（反诉被告）：中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司，住所地沈阳市和平区浑河民族开发区族旺路18号。统一社会信用代码91210102117775678E。法定代表人：刘振红，总经理。委托诉讼代理人：张兴达，辽宁良友律师事务所律师。被告（反诉原告）：舞阳新宽厚钢板有限责任公司，住所地舞钢市湖滨大道西段李辉庄北。统一社会信用代码9141048178221474XD。法定代表人：邓建军，董事长。委托诉讼代理人：高小兵，男，1975年2月14日出生，汉族，住舞阳县。委托诉讼代理人：侯志辉，男，1984年10月15日出生，汉族，住河南省淅川县。原告（反诉被告）中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司与被告（反诉原告）舞阳新宽厚钢板有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月4日立案后，依法适用简易程序于2020年7月3日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司（以下简称辽海电梯公司）委托诉讼代理人张兴达、被告（反诉原告）舞阳新宽厚钢板有限责任公司（以下简称舞阳钢板公司）委托诉讼代理人高小兵、侯志辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽海电梯公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告支付款项90000元，赔偿损失5000元，共计95000元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：原被告签订电梯买卖安装合同，被告购买原告电梯等设备，总价款44.7万元，施工地点在被告工地现场，合同签订后原告按照合同约定履行合同义务，被告履行了部分付款义务，被告尚欠90000元款项。原告多次催要被告至今未付，合同约定延期付款应当赔偿原告损失，故原告主张5000元损失费用，共计95000元，合同约定由合同履行地法院管辖，请依法支持。舞阳钢板公司辩称，1、原告所述不属实，原告与被告签订的电梯买卖安装合同后，原告并未按合同约定履行义务完毕。按照合同约定：被告支付合同款80%，下余部分需要在原告履行安装义务、调试义务完毕，且质保期结束后才能支付下余款项。目前原告并未履行合同义务，不符合支付下余款项的条件。舞阳钢板公司向本院提出反诉请求：1.判令解除双方的电梯买卖安装合同；2.判令反诉被告赔偿反诉原告经济损失共计54万元；3.案件受理费由反诉被告承担。事实与理由：2011年11月，双方签订电梯买卖安装合同，约定的主要内容为：辽海电梯公司负责成套设备的设计、制造、安装、报验、人员培训、维修保养；合同价款为固定总价45万元，包含设计费、成套费、设备费、专用工具费、组装费、资料费、包装费、运输费、保险费、安装费、检验调试费、特种设备报验费、培训费、17%的增值税等费用；付款方式为：发货前支付总价款的80%，设备安装调试验收合格，取得质量监督部门颁发的运行许可证并交付买方后，支付合同总价款的15%，剩余5%作为质保金，投用后一年无质量问题，质保金一次结清。合同签订后，舞阳钢板公司按合同约定履行了80%的付款义务，但辽海电梯公司违约迟迟不能交货，致使电梯至今未投入使用，构成根本违约。综上合同签订至今已经八年有余，舞阳钢板公司的合同目的已经不能实现，并造成实际损失。望人民法院查明案情，依法判决。辽海电梯公司辩称，舞阳钢板公司的反诉请求和事实理由没有事实与法律依据，双方签订电梯合同，我公司已经按照反诉人的要求生产了电梯，并将电梯已经运至舞阳钢铁厂，合同没有履行完毕完全是因为舞阳钢板公司将我公司电梯设备的相关零件设备作为废钢扔到炼钢炉中，导致没有相应的材料对应，我公司没有办法去安装，其责任应该由舞阳钢板公司承担。我公司已经完全履行了合同义务，舞阳钢板公司要求解除双方的买卖合同显然属于违约行为，舞阳钢板公司应当承担违约责任。法院应当驳回其反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。辽海电梯公司提交的证据有：证据一、原告公司变更登记一份，证明我公司的合同权益，我公司经工商部门同意由沈阳优力维特电梯制造厂变更为中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司。证据二、电梯设备合同一份，证明双方签订电梯设备合同，我公司已按照被告的要求生产电梯并将电梯运送到合同约定的地点，我公司已经履行了合同义务。至于没有完全安装完毕，是由于被告误将我公司设备零件当做废钢扔到炼钢炉中，因没有配套的零件，导致电梯至今没有完全安装完毕，其责任应当由被告承担。证据三、录音文字材料一份，证明我公司已经将电梯及附属设施零件按被告要求生产并运到被告炼钢厂，被告当时的技术联系人王永福可以证明当时由于被告的原因将电梯部分设备零件作为废钢扔到炼钢炉，其不能安装完毕的责任应当由被告承担。被告应当支付剩余电梯款。第一段录音的通话时间是2020年6月2日，第二段通话录音的时间是2020年7月1日。舞阳钢板公司对上述证据的质证意见为：证据一无异议，证据二无异议。对录音的真实性不认可，所谓的王永福是不是王永福的电话，这个电话号码是不是和王永福一起的，接电话人是不是王永福，我们不认可，且王永福早已离职，他对情况的认可和陈述不代表被告做如此陈述，这个录音材料作为一份证据属于证人证言形式，应该出庭接受法庭询问。鉴于王永福没有出庭，法庭不予采信。通话过程中王永福所说的把电梯零件遇到捡废钢的扔到炉子里，不代表是被告扔到炉子里，应当找捡废钢的主张权利，被告不承担责任。另外所谓的扔到炼钢炉的配件我们从未见到，被告从未接收到配件，原告自始至终未发送给被告。录音材料里没有显示出哪些材料扔到炼钢炉里。舞阳钢板公司向本院提交的证据有：证据一、电梯合同同被告的证据二，不再另行出示，证明合同总价款是45万元，已经支付36万元。根据该份合同约定，买方于发货前支付合同总价款的80%，买方已经完成该项义务，剩余15%的价款在安装调试验收合格后并取得技术质量监督管理部门颁发的运行许可证并交付给买方以后支付合同总价的15%。目前该付款条件尚不具备，不应当支付下余款项。证据二、技术协议一份，证明第9.2条条款规定开箱验收条款，由于工程施工现场不具备保管条件，工程施工现场安装条件具备后，卖方电梯安装人员先期进入现场，货到后卖方安装公司接货并进行安装。买方参与接货、点货，进场手续买方人员协调办理，安装公司安装完毕后将整梯交付给买方。因此电梯到场后的看护责任是在卖方，并且该电梯设备到场后并未经过买方人员的点验确认，故责任完全由卖方承担。辽海电梯公司对上述证据的质证意见为：证据一真实性无异议。诉状中写总价款44.7万是笔误。证明目的有异议，该合同虽然约定安装完毕后支付15%，剩余5%作为质保金，但是由于被告先行违约，导致原告无法继续履行，其责任应当由被告承担，原告可以依照相关法律规定获取剩余款项。证据二真实性有异议，该合同没有我公司公章，我公司不予认可，根据双方签订的电梯设备合同第八条开箱验收规定，到货当日卖方派人到买方进行开箱验收，对货物外观情况、数量、进行清点验收，双方签订开箱验收纪要，若卖方不能按时到达，买方有权自行开箱验收，卖方必须认可验收结果。根据双方的该合同规定，买方是可以自行开箱验收的，因此设备运至买方场地后，一切的毁损、灭失、风险应当由买方承担。在买方的场地买方的管理人员以及工作人员管理控制范围内导致我公司设备零件被当做废钢炼钢，其责任方应当是被告。我公司没有责任，已经履行了交付义务。本院认为：关于辽海电梯公司提交的证据一原告公司变更登记一份，内容真实、形式合法、与本案具有关联性，且舞阳钢板公司对其未提出异议，应当作为认定本案事实的有效证据。关于原被告双方共同提交的《5t客货电梯设备合同》经过双方当事人的签章确认，且双方当事人对其真实性均无异议，应当作为认定本案事实的有效依据。关于辽海电梯公司提交的证据三录音资料，虽然舞阳钢板公司对其真实性不予认可，但该录音资料中的通话人的信息与《5t客货电梯设备合同》中买方的技术联系人的姓名、联系电话相一致，且舞阳钢板公司对通话人就电梯零件的被熔炼一事并未予以否认，故该录音能够作为认定本案事实的依据。关于舞阳钢板公司提交的证据二《技术协议》，并未加盖双方当事人的印章，辽海电梯公司对其也不予认可，舞阳钢板公司也未提交相应的证据证明卖方签订人的基本信息，另外该技术协议的签订日期早于《5t客货电梯设备合同》的签订日期，如与《5t客货电梯设备合同》的内容存在冲突之处，应当与《5t客货电梯设备合同》的约定为准，故对该证据，本院不予采信。根据原被告当庭陈述和经质证的证据，本院认定事实如下：2011年11月10日，沈阳优力维特电梯制造厂作为卖方、舞阳钢板公司作为买方签订了一份《5t客货电梯设备合同》，约定：基本供货内容为：成套设备的设计、制造、安装、报验；合同价格为人民币45万元整，本价格为含税价，包括设计费、成套费、设备费、专用工具费、组装费、资料费、包装费、运输费、保险费、安装、检验调试费、特种设备报验费、培训费、17%的增值税等一切费用；交货期为2011年12月31日所有货物汽车运到舞钢公司交货，安装工期30日历天；付款方式为：合同签订后，发货前开具全额增值税发票入账后付合同总价的80%，设备安装调试验收合格，取得技术监督局颁发的运行许可证并交付买方后，支付合同总价的15%，剩余5%作为质保金，投用后一年无供货质量问题，质保金一次结清；运输方式为汽车发运，卖方负责运输，并货物110%价值投保，运输及保险费用已在合同总价内，到站方式为全部货物汽车发运至舞阳钢铁公司二炼钢厂施工车间，收货单位为舞阳钢铁公司二炼钢厂，由于运输原因造成设备丢失、损坏，由卖方免费负责修理、更换或补充，卖方安装人员及时了解掌握工程进度并及时发货到现场并及时安装，不能影响工程施工进度；开箱验收：到货当日卖方派人到买方进行开箱验收，对货物外观情况和数量进行清点验收，双方签署开箱验收纪要，若卖方不能按时到达，买方有权自行开箱检验，卖方必须认可检验结果。同时该合同中约定了买卖双方的法定地址、商务联系人的姓名、电话及传真、技术联系人的姓名、电话及传真；买卖双方的代表在该《5t客货电梯设备合同》签字确认，并加盖了印章。《5t客货电梯设备合同》签订后，舞阳钢板公司按照合同约定向沈阳优力维特电梯制造厂支付了货款36万元，沈阳优力维特电梯制造厂按照合同约定履行了发货义务，但在其安装人员到达施工现场前，部分电梯备件遗失，致使电梯设备无法安装完毕。在庭审过程中舞阳钢板公司提供了2011年10月10日签订的《舞阳新宽厚钢板有限责任公司转炉工程5t客货两用电梯设备技术协议》，该技术协议中约定：由于工程施工现场不具备保管条件，工程施工现场安装条件具备后，卖方电梯安装人员先期进入现场，货到后卖方安装公司接货并进行安装（买方参与接货、点货），进厂手续买方人员协调办理（遵照舞钢公司的有关管理规定），安装公司安装完毕后将整梯交付给用户。但买卖双方均未在该技术协议上加盖印章，卖方代表人签名为徐建，庭审中辽海电梯公司对其身份不予认可。2011年11月21日，经沈阳市和平区工商行政管理局核准，沈阳优力维特电梯制造厂的名称变更为中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司。现辽海电梯公司为下余的20%的货款向本院提起诉讼，在此期间辽海电梯公司的委托诉讼代理人曾与《5t客货电梯设备合同》约定的买方技术联系人的电话通话，在通话过程中被叫人认可其是王永福，并称货扔炉子里炼了。在诉讼过程中，舞阳钢板公司向本院提起反诉，请求解除双方所签订《5t客货电梯设备合同》，同时要求辽海电梯公司向其赔偿损失。经本院当庭询问，辽海电梯公司不同意解除合同，但现在电梯没有备件无法进行安装，同时由于时间太久，电梯备件已经无法配备。本院认为，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力导致不能实现合同目的的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”。本案中，辽海电梯公司与舞阳钢板公司于2011年11月10日签订《5t客货电梯设备合同》后，辽海电梯公司按照合同约定履行了发货义务，舞阳钢板公司按照合同约定履行了80%的付款义务，但合同签订已经长达八年以上，因为电梯备件遗失，《5t客货电梯设备合同》所约定的电梯仍未安装完毕，且经辽海电梯公司当庭确认现因备件问题电梯已经无法安装完毕，故辽海电梯公司与舞阳钢板公司之间签订《5t客货电梯设备合同》的合同目的已经无法实现，故舞阳钢板公司要求解除《5t客货电梯设备合同》的请求，于法有据，本院予以准许。在合同解除后根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其它补救措施或请求赔偿损失。虽然辽海电梯公司在本案中未要求解除合同并赔偿损失，但辽海电梯公司在本案中已经对舞阳钢板公司提出了金钱给付的诉讼请求，为减少各方当事人诉累、防止司法资源浪费，本院在本次诉讼中对解除合同后的后续事宜，一并进行处理。本案中辽海电梯公司按照合同约定履行了发货义务，舞阳钢板公司按照合同约定履行了80%的付款义务，现因电梯设备的备件遗失导致电梯无法安装使用，且距离合同签订已经超过八年之久，就已经履行部分的合同不宜恢复原状，而应当根据双方当事人在履行合同过程中的违约行为及过错程度赔偿损失。本案中双方在《5t客货电梯设备合同》约定，到货当日卖方派人到买方进行开箱验收，对货物外观情况和数量进行清点验收，双方签署开箱验收纪要，若卖方不能按时到达，买方有权自行开箱检验，卖方必须认可检验结果；但在辽海电梯公司按照合同约定将货物发送至被告厂区后，辽海电梯公司未按约定派遣人员到场进行开箱验收，但此时货物已经置于舞阳钢板公司的控制之下，其具有当然的看护保管义务，另合同也约定舞阳钢板公司作为买方可在卖方未按时到场的情况下自行开箱检验，故对于电梯备件遗失导致电梯无法安装的损害后果，舞阳钢板公司应承担较大的责任，结合本案中因合同无法履行导致解除合同给各方造成的损失及各方当事人的违约及过错程度，本院酌定舞阳钢板公司向辽海电梯公司支付人民币40000元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条之规定，判决如下：（1）解除中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司与舞阳新宽厚钢板有限责任公司于2011年11月10日签订的《5t客货电梯设备合同》；（1）舞阳新宽厚钢板有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司支付40000元；（1）驳回中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司的其它诉讼请求；（1）驳回舞阳新宽厚钢板有限责任公司的其它反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取5788元（其中本诉案件受理费减半收取1088元，反诉部分案件受理费4700元），由中船重工（沈阳）辽海电梯有限公司负担730元，由舞阳新宽厚钢板有限责任公司负担5058元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审判员  郑康乐二〇二〇年八月二十五日书记员  栗彩彩附相关法律条文1.《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力导致不能实现合同目的的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。