河南省南阳市卧龙区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1303民初2038号原告：梁艳军，男，汉族，1966年1月7日出生，住南阳市。原告：郝曼丽，女，汉族，1969年9月5日出生，住南阳市卧龙区。二原告委托代理人张露、秦曾睿，河南隆翔律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：河南恒顺达置业有限公司。统一社会信用代码91411300772185535C。法定代表人高扬。住所地南阳市卧龙区。委托诉讼代理人岳建洲、**宾，河南汉冶律师事务所律师，代理权限为特别授权。原告梁艳军、郝曼丽诉被告河南恒顺达置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告梁艳军及二原告的委托诉讼代理人秦曾睿、张露、被告委托诉讼代理人岳建洲均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告梁艳军、郝曼丽向本院提出诉讼请求：1、判令被告逾期交付的违约金54619.69元，（自2017年4月30日按日万分之一支付至房屋验收合格）；2、要求被告赔偿房屋内无线电，厨房、卫生间无防水的费用7600元；3、退还燃气、暖气初装费12094元；4、判令被告协助原告办理产权证书；5、要求被告支付逾期房产证违约金自2020年1月30日起按已付购房款总额参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至房产证办理完毕之日止；6、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年6月8日原告梁艳军向河南恒顺达置业有限公司，购买位于卧龙区红庙路与工业路交叉口金汇城小区5号楼1单元1504室，合同建筑面积为87.68平方总房款为人民币505738元，首期交付205738元。大修基金为人民币6795元，预备费120元，备案费66元，按揭费60元。首付款及以上各项费用于当日交于河南恒顺达置业有限公司，买受人购房尾款300000元为建设银行商业贷款约定于2016年8月8日交付完毕（详见2016年6月8日购房合同）。2016年6月8号签订了《商品房买卖合同》，按照合同之规定，2017年4月30号前该商品房经验收合格后应交付给买受人梁艳军使用，但河南恒顺达置业有限公司迟迟未能交付于买受人梁艳军。2018年6月3日河南恒顺达置业有限公司电话通知买受人再交人民币2800元（燃气初装费）。2019年10月30日收房时一次性缴纳人民币25033元（包含契税、装修押金、办证费、装修水电费、热力初装费、垃圾清运费、卫生费、物业费等），然后交钥匙，此时房子无消防、无燃气、无电表、无大门，更没有经过国家相关部门验收，达不到验收交房条件，但售楼部电话告知售房部即将撤离，买受人若不收房对后续各项手续将不知去那办理，买受人不得不把人民币25033元交于河南恒顺达置业有限公司，河南恒顺达置业有限公司把该房钥匙交于买受人。1、虽然钥匙交了，但没达到合同约定收房条件(竣工验合格，出卖人提供《住房质量保证书》和《住房使用说明书》)，违约金应计算至达到合同约定收房条件止。至今此房无消防验收，电用的是施工期间接的临时电，经常跳闸，走道里没刷涂料，外墙还未粉刷完，不符合合同第八条的第一种条件(该商品房经验收合格)之规定:所以请求第一项金额是每日按房款万分之一，时间:自2017年4月30日开始至暂定起诉之日，直至该商品房验收合格日(《商品房买卖合同》第八条之约定)。2、房屋买卖合同第十四条明确约定:商品房交付时，水电达到使用条件，但交钥匙时，室内没有一根电线;房屋买卖合同附件三中的6、7条明确规定厨房、卫生间地面聚氨酯防水，但交钥匙时厨房卫生间无任何防水。3、商品房买卖合同第十五条约定:出卖人应当在商品房交付使用后90日内，持办理权属登记需要提供的材料到产权登记机关备案，并在期间取得房地产权属证书，但2019年10月30日交钥匙至今经买受人多次催要，至今无果;而且至今商品房的发票都没给原告。所以自2020年1月30日起至房产证书实际出来期间的违约金，违约金按照已付购房款利息（利息按中国人民银行规定的同期贷款年利息计算）。因被告违约，造成原告各种生活不便及经济损失，故提起诉讼，请求依法判决。被告辩称：合同约定交房期限是2017年4月30日，但是双方存在补充协议，协议第五条约定的九种情形可以顺延交房。本案存在特殊原因的情形有:1.建筑物的体量法定工期850天，其中地下室工程110天，主体建筑650天，装机施工90天。2、主管单位批的施工时间是2016年3月15日，法定工期应从该日计算。3、施工日记，因风雨雪、大气污染治理双创检查、中高招考试，工人秋收、工人过年放假等原因应当扣除的工期为299天。应该的交房日期为2019年6月。原告主张自2018年4月30日至房屋验收合格之日止赔付毫无依据。合同约定的交房时间是2017年4月30日，原告已经实际居住，不存在至该房验收之日止。并按原告陈述，房屋已经装修改造，延期交房违约金应计算至房屋交付之日。原告主张房屋内无电线、厨房、卫生间无防水的费用，被告不予认可。原告请求的费用没有依据，被告同意对该部分费用酌定处理。关于原告请求的退还燃气暖气初装费，该费用分别由燃气公司和热力公司收取。被告不从中赚取一分钱。本市市民对该费用的交纳符合本市的实际情况。如果原告认为初装费的收取不符合相关规定，被告可以协助燃气和热力公司拆除相关设备。产权登记，被告已完成，已经登记备案。原告主张的逾期办证违约金没有合同依据，双方签订的买卖合同第15条，补充协议第七条，对产权登记做出了约定，发生争议应按合同第15.3条约定双方协商。原告主张的利率没有依据。经审理查明，原、被告于2016年6月8日签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于南阳市卧龙区工业路以西、红庙路以南5幢1单元15层1-1504号房屋，总价款505738元。该合同第八条约定，被告应当在2017年4月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格的商品房交付原告使用；如遇到下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2、见补充协议。第九条约定，如被告逾期交房，逾期超过60日的，如买受人要求继续履行合同，合同继续履行，出卖人自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。同日，原、被告双方签订商品房买卖合同的《补充协议》。该协议第五条约定“交付期限：合同第八条约定的特殊原因指以下情形:1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起60日内以书面或协议约定形式告知买受人的；2、有关法律、法规、政策等调整导致交付延迟；3、商品房建设工程设计变更或者政府相应规划变更导致延期的；4、遇到连阴雨、大雪、冰雹等严重恶劣天气影响工期的；5、突发性公共事件导致施工受阻或停工的；6、买受人逾期付款的,按买受人逾期时间相应顺延交房日期；7、买受人不按时缴纳契税、专项维修资金等各项税费的；8、涉及商品房建设工程的政府批准文件延期的；9、其他出卖人不能预防和控制的因素,如：施工方不配合及时办理工程竣工备案等”。另查明，本院在2019年审理的原告聂立用与被告河南恒顺达置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的涉案房屋与本案涉案房屋在同一小区同一栋楼。该案做出的（2019）豫1303民初3249号民事判决书双方均未上诉，已生效。该生效判决认定：涉案房屋于2016年3月15日取得施工许可证，工期定额850天，被告在施工过程中属于因特殊原因导致停工共计238天。本案中，恒顺达房地产公司提出因特殊原因累计停工299天。另查明，原告梁艳军、郝曼丽通过缴纳首付款和按揭贷款的方式向恒顺达公司全额缴纳了购房款505738元。2019年10月30日，恒顺达公司将涉案房屋交付给梁艳军、郝曼丽。涉案房屋的燃气已经安装到户，热力初装费目前仍在恒顺达公司。上述事实由原被告陈述、商品房买卖合同、商品房买卖补充协议、合同信息备案摘要、发票、收据、清单、本院（2019）豫1303民初3249号民事判决书等证据予以证实。本院认为，原、被告双方签订的《商品房买卖合同》及补充协议系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性效力性规定，合法有效，双方均应按照合同及补充协议的约定及时、全面履行各自义务。原告已付清购房款，被告应履行按约定时间于2017年4月30日前交付房屋的义务。关于因发生补充协议约定的特殊原因导致工程延期天数可按生效判决已查明认定天数的238天，被告辩称特殊原因导致工程延期299天，超出（2019）豫1303民初3249号民事判决认定的停工天数，且被告提交的证据不足于推翻该生效文书，故本院不予采信。因发生补充协议约定的特殊原因导致工程延期238天，故应相应延长交付时间，故被告应于2017年12月24日前向原告交付房屋。但恒顺达公司到2019年10月30日才向原告交付房屋。恒顺达公司逾期交房应承担支付逾期交房违约金的违约责任。关于违约金数额，按照双方合同约定，被告逾期交房，原告有权要求被告支付已交付房款日万分之一的违约金，自应交房之日2017年12月24日至实际交付房屋之日2019年10月30日，被告逾期交付房屋共计675天，应向原告支付逾期交房违约金34137.3元（房款505738元的万分之一乘以675天）。关于原告主张无电线、厨房、卫生间无防水等费用7600元，原告在接收房屋时并未提出任何异议，且房屋也已装饰装修，现提交的证据不足以证明该项费用。被告同意对该部分费用酌定处理，双方协商未果，故对该项请求，本院不作处理，由双方另行协商解决。关于退还燃气初装费的问题，本院认为，该费用系燃气公司收取，恒顺达公司仅系代收，现燃气已经安装，原告再要求退还燃气初装费没有依据，本院不予支持。关于退还热力初装费的问题。本院认为，被告陈述热力初装费属小区配套附属设施必要费用，因暖气需小区住户安装数达一定户数才可以开通，被告称目前安装户数不足，但没有提交相关证据，原告也未提交相关证据。该费用由恒顺达公司组织收取，如支持退还势必影响整个小区宜居设施和环境，但恒顺达公司作为组织者，应积极联系相关部门组织安装，而不能长期拖延。且双方在补充协议第十条中约定：“买受人同意接受供电、给排水、通信、市政燃气、供暖、有线电视、环卫等职能部门为小区配套服务设施布点规划”，因此对原告此项请求本院暂不予支持。被告应在合理期限内组织安装，本院限定由被告在一年内组织安装，如安装户数不足确实不能安装或取消安装后，原告可另行主张该项权利。关于原告要求被告办理房产证及支付相应违约金的请求。原告足额支付了购房款项，恒顺达公司在收到房款后还应当履行协助原告办理物权变更登记的义务。因房屋权属登记证书的办理主体为该不动产所在地产权登记行政机关,因此，恒顺达公司仅负有相关协助义务。原告要求恒顺达公司协助办理房产证的诉讼请求，理由正当，证据确实充分，本院依法予以支持。对于逾期办证的违约金，合同约定双方协商，现双方协商不成，因原、被告双方没有书面约定，由于被告的原因、原告未能取得房屋权属证书，被告应当承担违约责任。违约金及违约金的计算方式，依照最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，被告应按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算赔偿原告逾期办理房屋所有权证的违约金。被告应自房屋交付之日2019年10月30日再经过90日即2020年1月30日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算赔偿原告逾期办理房屋所有权证的违约金。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百〇七条、第一百一十三条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、本判决生效后十日内，被告河南恒顺达置业有限公司向原告梁艳军、郝曼丽支付逾期交房违约金34137.3元；二、本判决生效后三十日内，由被告河南恒顺达置业有限公司协助原告梁艳军、郝曼丽办理房屋权属证书；三、本判决生效后十日内，被告河南恒顺达置业有限公司向原告梁艳军、郝曼丽支付逾期办理房屋所有权证的违约金（自2020年1月30日起按原告已付购房款505738元计算至房屋权属证书办理完毕之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。)四、驳回梁艳军、郝曼丽的其它诉讼请求。如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。诉讼费1658元，减半收取829元，由梁艳军、郝曼丽负担300元，河南恒顺达置业有限公司负担529元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省南阳市中级人民法院。审判员  刘雅丽二〇二〇年八月四日书记员  张 振