陕西省神木市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕0881民初6604号 原告：浙江中天智汇安装工程有限公司。 法定代表人：郭嵩，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：王晓瑞，陕西富能律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张茜，陕西富能律师事务所律师。 被告：蓝天环保设备工程股份有限公司。 法定代表人：于欢欢，该公司董事长。 委托诉讼代理人：**安，浙江天杭律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郑胡波，浙江天杭律师事务所律师。 原告浙江中天智汇安装工程有限公司与被告蓝天环保设备工程股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人王晓瑞到庭参加了诉讼，被告蓝天环保设备工程股份有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.确认原被告签订的《陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》有效；2.判令被告清偿拖欠原告的工程款22万元，并向原告赔偿迟延付款利息损失，以22万元为基数按照中国人民银行同期贷款利率从2018年2月27日计算至付清时；3.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年6月26日，原被告签订《陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》，合同约定被告将其承包的陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程分包给原告施工，合同采取固定单价，总价暂计160万元，结算时按合同单价与双方审定的施工图工程量计算费用为准，付款方式电汇或者银行承兑汇票。合同签订后，原告按照约定施工，2015年9月30日，工程验收合格，并交由业主投运。经原告多次函告，双方于2018年1月29日确认总价为194万元。截至2018年2月26日，被告累计支付了172万元，被告拖欠原告工程款22万元。原告在合同签署时名称为“中天建设集团浙江安装工程有限公司”，2019年1月31日经工商登记更名为“浙江中天智汇安装工程有限公司”，实际主体未变化。原告认为，双方签订的合同是有效合同，被告有义务及时支付工程款并承担相应利息。被告怠于履行付款义务，构成违约。故原告诉至法院。 被告于庭审后向本院提交书面答辩状称，原告在合同履行过程中工期延误严重，原告诉称完工与验收与事实不符。原告的行为存在严重违约情况，应承担违约责任，被告有权从未付工程款中扣除。双方签订的《陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》第1.7条约定，2015年7月1日开工，2015年7月30日完成1套系统的安装，具备启动条件，8月10日完成第2套系统的改造。而事实上，直到2015年11月才初步完成安装，其诉称2015年9月30日工程就竣工验收合格，并交业主投运的说法与事实不符。根据合同第27条约定，若未能按照合同工期及时完工，每推迟一天按暂定合同总额的万分之五向发包人偿付违约金，违约金从合同价款中扣除。被告有权扣除原告8.8万元的工程款，即使按照原告陈述的完工时间，原告也需承担4万元的违约金。原告未按照合同约定向被告开具发票，后续款项的支付条件未成就，且已构成违约，被告有权以此抗辩，暂不支付后续款项。根据合同第23.2、23.3条约定，结算完成后，承包人按结算总价开具100%建安发票，发包人支付工程款总价的90%，剩余10%为质保金。原告给被告开具了160.32万元的发票，剩余33.68万元至今未给被告（开具发票）。合同1.1.28约定，质量保证期是指烟气脱硝工程初步验收及性能验收试验并取得发包人签发的烟气脱硝工程初步验收证书后一年。但该项目至今未进行性能验收试验，更没有签发过烟气脱硝工程初步验收证书。严格意义上说，该项目未进入质保期。原告主张的诉请有误：被告尚欠原告款项被告有权主张扣除8.8万元违约金，剩余款项为13.2万元；原告未提供全额发票，被告的行为不构成违约；原告主张利息无事实与法律依据。 原告提交了以下证据：第一组证据陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》、变更登记情况，证明原被告签订合同，且原告名称变更的事实；第二组证据《工程结算造价》竣工资料、《结算确认及请付工程款函》、竣工结算书、邮件截图、EMS寄件联两份，证明原告按约定施工，2015年9月30日，工程验收合格，交由业主投运，2016年5月15日，原告向被告递交结算书，送审金额为256.69万元，2017年10月26日，原告向被告发出《结算确认及请付工程款函》，2018年1月29日，双方确认结算价为194万元；第三组证据银行承兑汇票、银行回单、发票记账联，证明被告累计付款172万元，原告向被告开具了194万元的发票，被告仍欠原告工程款22万元。本院经审查认为，原告提交的证据内容真实，来源合法，且与本案有关联，本院予以采信。 被告于庭审后向本院递交了《陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》，证明合同约定的具体内容。本院认为，被告于庭审后递交的上述证据，原告亦提交相同证据，故依照相关法律规定，本院不再组织当事人对被告提交的证据进行质证。 经审理查明，2015年6月26日，原被告签订《陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》，合同约定被告将其承包的陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程分包给原告施工，合同采取固定单价，总价暂计160万元，结算时按合同单价与双方审定的施工图工程量计算费用为准，付款方式电汇或者银行承兑汇票。合同约定，结算完成后，承包人按结算总价开具100%发票，发包人支付工程款至结算总价的90%，剩余10%为质保金。合同1.1.28约定，质量保证期是指烟气脱硝工程初步验收及性能验收试验并取得发包人签发的烟气脱硝工程初步验收证书后一年，保修期满后28天内，发包人开具质保金支付证书。合同约定2015年7月30日完成1套系统的安装，具备启动条件，8月10日完成第2套系统的改造。合同未就发包人迟延付款等内容进行约定。合同签订后，原告进行施工。2015年9月30日，原告施工工程经验收合格，并交由业主使用。原被告双方于2018年1月29日最终确认总价为194万元。原告最后于2018年5月30日向被告开具完毕194万元的发票。被告累计向原告支付了172万元，尚欠22万元未支付。原告在合同签署时名称为“中天建设集团浙江安装工程有限公司”，2019年1月31日经工商登记更名为“浙江中天智汇安装工程有限公司”。 本院认为，原被告双方签订《陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》合法、有效。原告履行了施工义务，并向被告开具了结算价款194万元的相应发票，被告应当向原告支付剩余价款22万元。对于被告提出原告在合同履行过程中工期延误严重，应承担违约责任，被告有权从未付工程款中扣除的答辩意见，因双方在工程竣工验收投入使用后进行结算，即于2018年1月29日最终确认总价为194万元，故对于被告提出的上述答辩意见，本院不予采纳。对于被告提出原告未开具全额发票的答辩意见，根据原告提交的证据，能够确认原告已开具全额发票，故对该答辩意见，本院不予采纳。对于被告提出案涉项目至今未进行性能验收试验，更没有签发过烟气脱硝工程初步验收证书，该项目未进入质保期的答辩意见，因案涉项目已于2015年9月30日经验收合格，并交由业主投运，即使存在被告未签发烟气脱硝工程初步验收证书的情形，也不影响质保期的起算时间，故对该答辩意见，本院不予采纳。因被告未按合同约定向原告支付剩余工程价款，且双方未约定逾期支付工程价款违约条款，故对于原告提出赔偿逾期付款产生的利息损失的主张，本院予以支持，但因原告于2018年5月30日向被告开具完毕194万元的发票，故被告应当于2018年5月30日向原告支付剩余工程价款，故该利息损失应当自2018年5月31日起计算,2018年5月31日至2019年8月19日期间的利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日至剩余工程价款支付完毕之日期间的利率按照同期全国银行间同业拆中心公布的贷款市场报价利率计付。 综上所述，对于原告提出的诉讼请求，本院支持原被告双方签订《陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》有效，由被告向原告支付剩余工程价款22万元并赔偿利息损失（利息损失以22万元为计算基数，从2018年5月31日至2019年8月19日期间的利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从2019年8月20日至剩余工程价款支付完毕之日期间按照同期全国银行间同业拆中心公布的贷款市场报价利率计付）；对于原告提出的其他诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 原告浙江中天智汇安装工程有限公司与被告蓝天环保设备工程股份有限公司签订的《陕西北元化工集团有限公司热电分公司2*125MW锅炉烟气脱硝总承包工程（1#、2#炉）省煤器、空预器改造安装工程合同书》有效。 由被告蓝天环保设备工程股份有限公司自本判决生效之日起十日内向原告浙江中天智汇安装工程有限公司支付剩余工程价款22万元并赔偿利息损失（利息损失以22万元为计算基数，从2018年5月31日至2019年8月19日期间的利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从2019年8月20日至剩余工程价款支付完毕之日期间按照同期全国银行间同业拆中心公布的贷款市场报价利率计付）。 驳回原告浙江中天智汇安装工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4820元，由被告蓝天环保设备工程股份有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。 审 判 长  韩彦军 人民陪审员  张 霞 人民陪审员  武焕章 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  李 艳