青海省海东市乐都区人民法院   民事判决书   （2020）青0202民初1282号   原告：施希威，男，汉族，生于1978年11月27日，浙江省天台县街头镇居民，现住青海省西宁市城东区昆仑东路。   委托诉讼代理人：星第，青海君剑律师事务所律师。   被告：海东市金鼎房地产开发有限公司，住所地：海东市乐都区滨河南路99号。统一社会信用代码：91632123661934660T。   法定代表人：焦建军，该公司董事长。   委托诉讼代理人：朱林、孙建强，青海辉湟律师事务所律师。   原告施希威与被告海东市金鼎房地产开发有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月18日受理后，依法由审判员时海萍适用简易程序公开开庭进行了审理。原告施希威及其委托诉讼代理人星第、被告海东市金鼎房地产开发有限公司法定代表人焦建军及其委托诉讼代理人朱林、孙建强均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   原告施希威向本院提出诉讼请求：1、请依法判令被告立即支付剩余工程款337200元；2、请依法判令被告偿付资金占用期间的利息损失60696元；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年9月1日，原告作为实际施工人代表海东市典馨雅装饰有限公司与被告达成《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定了施工范围、合同价款等内容，并约定室外消防部疏散楼梯工程、室外门头装修工程、商铺二层屋顶女儿墙上方广告工程不在本合同成本范围内，另行计价。原告组织施工完成并交付被告使用，后被告只支付了合同约定的价款，合同约定的另行计价部分，经原告多次催要，被告拒绝支付。   被告海东市金鼎房地产开发有限公司辩称：1、原告主体不适格，按照本案所涉及的工程，签订合同的承包方是海东市典馨雅装饰装潢有限公司，合同的相对方不是原告，原告作为自然人没有签约合同的主体。原告依据债权转让书主张权利，原告出示的债权转让书内容是劳务工资，而我们签订的是装饰装修工程合同。双方签订的合同以及债权转让书都证明原告主体不适格。2、原告诉状事实与理由与事实不符，原告所述的室外消防部疏散楼梯工程、室外门头装修工程、商铺二层屋顶女儿墙上方广告工程，与合同约定不一致。不包括在合同计价内的只有的室外门头装修工程、商铺二层屋顶女儿墙上方广告工程。合同价款为1395900元中包括原告所述室外消防部疏散楼梯工程。3、本案原告依据增加项目清单而主张权利，该份证据是虚假证据，增加项目清单上是施希威、海东市典馨雅装饰装潢有限公司、焦红建，焦红建作为自然人决算不合适，也没有甲方盖章。焦红建并不是被告公司的工作人员，只是甲方委派的施工人，是以后的承租使用人，没有赋予其结算权。结算文件不能代表海东市金鼎房地产开发有限公司与其的结算。4、乐都区人民法院（2020）青0202民初1734号民事调解书可以证明是施希威和焦红建恶意串通的结算。5、原告和被告之间没有形成结算单，海东市典馨雅装饰装潢有限公司没有向被告提交任何结算文件，因为没有提交，我们作为建设单位，要做结算审核，与原告主张的权利存在巨大差异，原告所述的门头价格不属实。综上，原告提交的增加项目清单存在重大瑕疵，主张的权利是不能成立的。原告诉讼请求和事实与理由与已发生的客观事实不符，故驳回原告诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了质证，被告对原告提交的准予变更通知书无异议，故本院对该份证据的证明效力予以确认并在卷予以佐证。   被告对原告提交的建筑装饰装修工程施工合同及发票复印件的真实性均无异议，对证明方向提出异议，经审核以上证据内容并不能证实原告的证明方向，故对证明方向本院不予采信，但以上证据内容真实、合法且与本案有关联性，故本院对以上证据的证明效力予以确认并在卷予以佐证；被告对原告提交的债权转让书及增加项目清单均提出异议。经审核债权转让凭证经债权人海东市典馨雅建筑劳务有限公司的盖章确认，故该证据具有真实性、合法性、关联性，故本院予以采信；经审核增加项目清单与建筑装饰装修工程施工合同的内容一致，故对该证据的证明效力予以采信。   原告对被告提交的建筑装饰装修工程施工合同及图纸的真实性、合法性均无异议，故对以上证据的证明效力本院予以采信；原告对被告提交的丽水湾火锅城合同及民事调解书1份提出与本案无关联性的质证意见，经审核以上2份证据与本案没有关联性，故本院对该证据不予采信；原告对被告提交的火锅城装修合同固定价以外的增加项目费用审核清单、定案单、2017年6月火锅城装修决算前所要解决的问题及承诺书均提出异议。经审核以上证据中审核清单及定案单只是被告单方面出具的单据，未经施工单位的确认，故不具有真实性、合法性，故本院不予采信；经审核2017年6月火锅城装修决算前所要解决的问题及承诺书的内容与本案装修中增加项目费用无关联性，故本院不予采信。   本院经审理认定事实如下：2016年9月1日，经协商被告海东市金鼎房地产开发有限公司与海东市典馨雅装饰装潢有限公司签订建筑装饰装修工程施工合同。合同约定以包工包料的方式将乐都丽水湾商业广场火锅城餐饮城室内装饰装修工程承包给海东市典馨雅装饰装潢有限公司，合同约定固定价款1395900元（其中包括装饰装修工程1260000元、消防改造工程81000元、设计费54900元）。约定的承包范围：乐都丽水湾商业广场火锅餐饮城室内装饰装修工程。合同第1.3.2约定：“装修工程：装修设计图中的一层及二层全部装饰装修工程。其中，包括①室内及室外2部消防疏散楼梯的装饰装修工程（含栏杆扶手、踏步及休息平台上下、左右装饰装修）。②室内一层水景、二层吧台、超市酒水货架、果蔬饮品加工台、自选台、自助料台、卫生间盥洗台、装饰柜等所有现场制作的固定台、柜、架。③卡座装饰隔断。④所有卫生间隔断。⑤厨房地面、墙面、顶棚装饰装修工程。其中，室外2部消防疏散楼梯的装饰装修工程不包括在本合同承保范围内”。第1.3.9约定：“室外门头装修工程：根据设计另行计价，不包括在本合同成本范围内”。第1.3.10约定：“商铺二层层顶女儿墙上方广告工程，根据设计另行计价，不包括在本合同的成本范围内”。第1.3.11约定：“以上承保范围中没有说清楚或遗漏的内容均包括在本合同成本范围内。在施工过程中甲方在现场，为了装修效果或为今后运营过程中的功能上便于好用，而修改增加的工程量，不再计价”。第2.2约定：“指派袁复刚、焦红建为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。办理验收、变更、登记手续和其他事宜”。签订合同后海东市典馨雅装饰装潢有限公司由原告施希威进行施工，原告施希威施工中装饰室外门头装修工程花费158700元。工程完毕后被告海东市金鼎房地产开发有限公司扣除保证金后将合同约定的固定价款已付清。   另查明，2019年12月15日海东市典馨雅装饰装潢有限公司（2019年12月公司名称变更为海东市典馨雅建筑劳务有限公司）将与被告海东市金鼎房地产开发有限公司签订的建筑装饰装修合同中的全部债权转让给原告施希威。   本院认为，依法成立的合同对双方当事人均有约束力，当事人应按约定全面履行自己的义务。本案中，被告海东市金鼎房地产开发有限公司与海东市典馨雅装饰装潢有限公司签订建筑装饰装修工程施工合同及海东市典馨雅装饰装潢有限公司的债权转让书属双方当事人的真实意思表示，本院予以确认。根据已查明的事实，室外门头装修工程根据设计另行计价，不包括在本合同成本范围内，且关于室外门头装修的花费158700元由被告的甲方代表焦红建在结算单上给予签字确认，故对原告的此项请求予以支持；关于原告要求被告给付装饰彩色玻璃隔断、铁艺隔断、KTV设备柜、厨房铝合金隔断、墙面绿植及KTV隔音顶的相关费用根据合同约定内容均包括在合同固定价款1395900元中，且已给付，故对原告关于要求被告给付以上费用的请求均不予支持；关于原告要求被告给付装饰宿舍的费用30000元的请求，双方签订的合同中对宿舍的装修没有约定。审理中，原告亦未提交其他证据证实被告同意对合同约定的承包范围之外的宿舍进行装修的相关证据，故对原告的此项请求亦不予支持；关于原告要求被告给付资金占用期间的利息损失60696元的请求，庭审中，原告并没有提交相关证据予以证实，故对此项诉讼请求不予支持。   庭审中，关于被告提出的原告主体不适格的问题，根据原告提交的证据证实海东市典馨雅装饰装潢有限公司名称于2019年12月变更为海东市典馨雅建筑劳务有限公司，变更后的公司继承变更前公司的权利义务，海东市典馨雅建筑劳务有限公司有权将债权转让给原告，其转让符合法律规定，故原告的主体适格；关于被告提出焦红建无权代表被告的辩解，根据已查明的事实被告授予焦红建对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更等权利，焦红建在清单上的签字行为可视为被告行为，故被告的辩解理由不成立；关于被告以本公司曾起诉焦红建给付租赁费为由，认为焦红建与原告恶意串通的主张，在庭审中没有提交相关证据予以证实，故此主张不成立。   综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十九条、第八十条、《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第九十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定判决如下：   一、被告海东市金鼎房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告施希威装修款158700元；   二、驳回原告的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费减半收取后为3634元，由原告施希威承担2334元，由被告海东市金鼎房地产开发有限公司承担1300元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省海东市中级人民法院。   审判员 时海萍     二〇二〇年八月七日   书记员 何克红