福建省永春县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0525民初2310号 原告：兰向阳，女，1977年10月3日出生，汉族，住福建省永春县。 原告：郭成虎，男，1973年3月1日出生，汉族，住福建省永春县。 二原告共同委托诉讼代理人：郑文峰，福建泉中律师事务所执业律师。 二原告共同委托诉讼代理人：张建华，福建泉中律师事务所执业律师。 被告：福建省兴宇房地产开发有限公司，住所地永春县五里街镇溪滨路阳光豪庭1号楼店面9—10#，统一社会信用代码91350525555051565F。 法定代表人：颜家玲，该公司董事长。 委托诉讼代理人：林清荣，福建李林律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：郑梦阳，福建李林律师事务所执业律师。 原告兰向阳、郭成虎与被告福建省兴宇房地产开发有限公司（以下简称兴宇公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年7月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告兰向阳、郭成虎的委托诉讼代理人张建华和被告兴宇公司的委托诉讼代理人郑梦阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 兰向阳、郭成虎向本院提出诉讼请求：1．判决确认《商品房买卖合同》附件六补充协议第三条中“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人应当向买受人支付己交房款的利息，按银行同期存款利率计算”的内容无效；2．判决兴宇公司立即向兰向阳、郭成虎支付自2016年6月30日起至2018年1月30日期间以购房总价860000元为基数按日万分之三计算的逾期交房违约金；3．判决兴宇公司立即向兰向阳、郭成虎支付自2017年5月30日起至通知办理产权证之日期间以购房总价860000元为基数按日万分之一计算的逾期办证违约金。（以上各项暂计金额27120元）。事实和理由：2014年6月23日，兰向阳、郭成虎与兴宇公司签订《商品房买卖合同》，约定兰向阳、郭成虎向兴宇公司购买址于永春县兴宇富临国际12-702号房屋；兴宇公司应于2016年6月30日前将竣工验收合格、消防验收合格的商品房交付给兰向阳、郭成虎使用，并于交付使用后60日内办理初始预登记。逾期交房的，兴宇公司应向兰向阳、郭成虎支付自逾期之日起至实际交房之日，按日向兰向阳、郭成虎支付已付房款万分之三计算的违约金；逾期办证的，兴宇公司应当自约定的交付之日后90日起至实际完成办证之日，按日向兰向阳、郭成虎支付已付房款万分之一计算的违约金。合同签订后，兰向阳、郭成虎依约支付了全部购房款，但兴宇公司于2018年1月30日才通过消防验收备案。兰向阳、郭成虎认为，兴宇公司逾期交付房屋，又逾期办理权属证书，依法应支付相应的违约金。同时，《商品房买卖合同》补充协议附件六第三条中“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人应当向买受人支付已交房款的利息，按银行同期存款利率计算”的内容属于损害兰向阳、郭成虎权益、减轻兴宇公司责任的格式条款，依法应认定为无效。 兴宇公司辩称：1．兰向阳、郭成虎与兴宇公司签订的《商品房买卖合同》补充协议附件六是适格主体双方真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，亦不属于法律法规有关合同无效的情形，兰向阳、郭成虎的第一项诉求缺乏事实与法律的依据，应予驳回；2．关于逾期交房违约金部分。兰向阳、郭成虎的诉求逾期交房时间计算偏长，合同约定中、大、暴雨、台风六级以上、停水、停电、中高考停止施工作业原因延误的时间合计173天，可据实予以顺延；结合以上逾期交房时间计算，兰向阳、郭成虎关于逾期交房违约金的诉讼请求已超过诉讼时效。兴宇公司于2017年1月10日将房屋交付给兰向阳、郭成虎，应从该日起计算诉讼时效，至兰向阳、郭成虎起诉之日已超过三年，应驳回兰向阳、郭成虎对逾期交房违约金的诉讼请求；3．兰向阳、郭成虎诉求逾期办证时间偏长。根据《补充协议》第四条约定，“经双方协商后，买受人同意将房屋买卖合同中第十四条关于产权登记的约定中出卖人协助办证的时限由90天变更为365天，即如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，双方同意按第十四条第二项的约定承担责任”，本案中，兰向阳、郭成虎于2017年1月10日确认接收该房屋，故逾期办证应以2018年1月11日为起算点，兴宇公司通知兰向阳、郭成虎办证的时间即2019年2月25日为截止的下限。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。双方对《商品房买卖合同》、销售不动产统一发票、《商品房买卖合同》补充协议、2013年1月至2019年12月份永春县降水量资料、2013年至2019年影响永春6级以上台风时间统计、国网福建永春县供电有限公司的证明、永春县自来水公司停水证明材料、永春县教育局证明材料、房产验收确认书、邮政快递单的真实性均无异议，本院对上述证据的真实性予以确认。 对双方有争议的证据和事实，本院认定如下：办理通知样式，兰向阳、郭成虎质证时对其证据三性均有异议，认为不能证明兴宇公司已履行办证义务，但兰向阳、郭成虎在确认已收到通知的情况下，又不能提供存在其他样式的通知，故本院对该“房屋权属登记手续通知书”样式的真实性予以确认。对福建省房屋建筑工程竣工验收报告、闽（2019）永春县总不动产证明第0003号不动产登记证明，兰向阳、郭成虎质证时同意两份证据的真实性由法院确认，因福建省房屋建筑工程竣工验收报告由建设、勘察、设计、监理、施工五单位相关人员共同签字确认，并加盖相关单位印章；闽（2019）永春县总不动产证明第0003号不动产登记证明由永春县自然资源局出具，本院对上述两份证据的真实性予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年6月23日，兰向阳、郭成虎与兴宇公司签订一份《商品房买卖合同》及附件，约定兰向阳、郭成虎向兴宇公司购买位于永春县房屋；该房屋系预售商品房，总金额为860000元。合同第八条“交付条件与期限”约定：出卖人应在2016年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1、该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1．遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内书面告知买受人的；2．其它非出卖人原因导致的工期延误，如市政配套安装延期及市政重要活动改造工程无法施工等；3．中、大暴雨及六级以上台风、停水、停电（以永春气象台、供电局、自来水公司提供资料为准）造成无法施工。合同第九条“出卖人逾期交房的违约责任”约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第2种方式处理：……2、详见合同附件六补充协议有关条款。合同第十四条“关于产权登记的约定”：出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理：……2、买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.01%向买受人支付违约金。经买受人书面委托，出卖人可向房屋权属登记机构代办权属登记，相关费用等具体事项在合同附件六中另行约定。《商品房买卖合同》补充协议第三条“出卖人逾期交房的违约责任”约定：逾期在120日以内的，本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之三的违约金，逾期在120日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人应向买受人支付已交房款的利息，按银行同期存款利率计算。第四条“产权办理约定”：……经双方协商后，买受人同意将房屋买卖合同中第十四条关于产权登记的约定中出卖人协助办证的时限由90天变更为365天，即如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，双方同意按十四条第二项的约定承担责任。 上述《商品房买卖合同》及附件签订后，涉案房屋所在的“ 兴宇.富临国际”12幢于2016年11月15日竣工验收合格，于2018年1月30日消防验收合格，于2019年1月3日办理好闽（2019）永春县总不动产证明第0003号不动产登记证明。兰向阳、郭成虎于2017年1月10日实际接收涉案房屋，并于交房前已付清全部购房款。兴宇公司于2019年2月25日通过速递物流向兰向阳、郭成虎发出可以办理产权证的通知。 本院认为，本案双方当事人签订的《商品房买卖合同》及补充协议是双方当事人真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合同及补充协议合法有效，受法律保护，兰向阳、郭成虎请求确认《商品房买卖合同》补充协议附件六第三条中“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人应当向买受人支付己交房款的利息，按银行同期存款利率计算”的内容无效，不予支持。逾期交房截止时间应为实际交房日期即2017年1月10日。因兴宇公司提出了时效抗辩，故本案中兰向阳、郭成虎于2020年7月20日起诉要求兴宇公司支付逾期交房违约金的诉讼请求，已超过诉讼时效，依法不予支持。从《商品房买卖合同》及补充协议内容，以及兰向阳、郭成虎并未书面委托兴宇公司办理权属证书等情况，可认定本案属于协助办证。兴宇公司应于商品房交付使用后365天即2018年1月10日完成协助办证义务，而兴宇公司却迟至2019年2月25日才通过速递物流向兰向阳、郭成虎发出可以办理产权证的通知，迟延履行逾期办证义务411天，应按约向买受人支付每日按买受人已付款860000元0.01%的逾期办证违约金（860000元×0.01%×411天＝35346元）。兰向阳、郭成虎请求兴宇公司支付逾期交房违约金、逾期办证违约金的金额为27120元，是对自己民事权利的处分，予以准许。依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条第一款规定，判决如下： 一、福建省兴宇房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付兰向阳、郭成虎逾期办证违约金27120元； 二、驳回兰向阳、郭成虎的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费478元，减半收取计239元，由福建省兴宇房地产开发有限公司负担，应在本判决生效后五日内缴交。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  涂劲松 二〇二〇年八月二十七日 书记员  王淑芬 附件：本案所适用的主要法律法规 《中华人民共和国民法总则》 第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十三条第二款当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。