山东省菏泽经济开发区人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁1791民初1835号原告：韩守军，男，1975年5月14日出生，汉族，公务员，住菏泽市。委托诉讼代理人：张中原，山东能化律师事务所律师。被告：菏泽市鹏宇装饰工程有限公司，住所地菏泽市牡丹区丹阳路与太原路交叉口南30米路西，现在亿丰时代广场B6-101室临时办公。法定代表人：王守纪，执行董事。委托诉讼代理人：李宾，男，1992年11月7日出生，汉族，菏泽市鹏宇装饰工程有限公司预算员，住菏泽市牡丹区。被告：王守纪，男，1986年7月28日出生，汉族，菏泽市鹏宇装饰工程有限公司执行董事，住菏泽市牡丹区。原告韩守军与被告菏泽市鹏宇装饰工程有限公司(以下简称鹏宇装饰公司)、被告王守纪装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月24日立案受理后,依法适用简易程序,于2020年7月28日公开开庭进行了审理。原告韩守军及其委托诉讼代理人张中原、被告王守纪兼鹏宇装饰公司的法定代表人、鹏宇装饰公司的委托诉讼代理人李宾均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告韩守军向本院提出诉讼请求：1.请求解除与被告的合同，因被告不按合同约定品牌及价格购买材料，要求被告退还首付装修款五万元;2.被告赔偿原告因另行装修产生的误工损失费五千元;3.因被告不按合同约定品牌及价格购买材料产生争议而延误工期费用五千元(两个半月的房屋租赁费);4.因被告不能保证质量的施工部分材料费用，原告不予认可和承担;5.因诉讼产生的一切费用包括保全费、案件受理费、保全担保保险费由被告承担。事实与理由：原告与被告鹏宇装饰公司法定代表人王守纪于2020年2月15日签订“装修施工合同”并附“鹏宇装饰报价单”，合同包含“鹏宇装饰报价单”所有项目和内容，并严格按照报价单品牌和价格购买材料。合同约定工期为2020年3月4日至5月15日，装修工程款共十万元整，付款方式为首付50%被告开始进场施工。原告于2020年3月4日通过手机银行转账给王守纪五万元装修款。截至目前，被告只做了改水电路、涂抹防水漆和安装客厅吊顶石膏板施工。施工中被告未经原告同意，擅自将涉案工程委托第三方小施工队施工,质量不能保证,且不按约定使用装修材料品牌。约定的吊顶石膏板品牌为“北新牌”，实际使用的石膏板为“泰山牌”。防水经测试漏水，物业公司及楼下业主一再催促原告维修，但被告不予修复，刮墙皮作业后墙面凹凸不平，对墙体水泥层有破坏，导致后续施工困难且无法保证工程质量。原告不再相信被告，担心后续施工质量，要求解除合同。在诉讼中，原告本着减少双方损失各让一步的精神，愿意认可吊顶石膏板4344元、改水电2970元、防水2333.5元和刮墙皮504元等四项施工，并认可东鹏瓷砖定金1000元，同时放弃相关赔偿损失的请求。被告鹏宇装饰公司辩称，施工的都是公司的合作人员。做成的施工项目还有三个卧室及客厅的窗帘盒，客厅、餐厅、走廊、主卧室门口的吊顶（所有吊顶），吊顶内线路，根据已经完成的工程量的管理费为1159.13元。另外还有定制的三套木门、两套钛镁合金平开门、两套钛镁合金推拉门和四套单包口、两套双包口，共计16986元，已支付定金为10780.9元；木门定的重庆固豪木业有限公司的冠森隆盛牌。全屋定制类：三个卧室衣柜及酒柜累计费用为21505元，支付定金19979.25元；整体厨房类：总计5556元，已支付定金4720.6元；东鹏瓷砖定金1000元。原告所指出的防水漏水是管口处渗漏，在施工时常有出现，这个已经处理并做了二次闭水试验不漏了。铲墙是正常施工的工序，没有问题。吊顶材料是由王经理和原告协商因为疫情问题更换的。所提供使用材料均有检验报告，在施工过程原告每天都到施工现场，已经完成的项目都是在原告的监督下完成。关于工期的问题，合同签订的是3月4日至5月15日，原告实际交房日期是4月22日。综上，不同意原告诉讼请求。被告王守纪辩称，不同意解除合同。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。根据本院审查确认的证据，本院认定如下事实：2020年2月15日，原告与被告鹏宇装饰公司签订施工合同，后附“菏泽市鹏宇装饰报价单”，装修工程款共10万元整，合同包含“菏泽市鹏宇装饰报价单”所有项目和内容。报价单中约定的吊顶选用轻钢龙骨和北新牌石膏板，其中墙面拆除504元、改水电预收2000元、卫生间防水990元、阳台防水192.5元、厨房防水539元、主卫生间防水612元、客餐厅造型吊顶2400元、直线吊顶1944元，管理费按规定0.07收取。原告负责审核图纸并签字认可作为施工依据，并负责隐蔽工程隐蔽前验收，及时做好竣工后的组织验收工作；被告应严格按照原告认可的图纸施工，切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，并负责整个工程所需材料的质量，严格按照方案所列质量标准选购材料，及时配合原告竣工后验收。合同约定工期为2020年3月4日至5月15日，付款方式为首付50%被告开始进场施工，瓷砖铺贴完成工程款付至65%，剩余款项装修全部完工一次性结清。合同还约定，因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方经济损失。原告于2020年3月4日通过手机银行转账给王守纪5万元，王守纪并未记入公司账目。4月22日，原告交钥匙。5月1日，王守纪微信询问吊顶按哪个图。5月17日，原告回复“我设计好了，按我的图纸开始装修”，并相约见面商谈装修事宜。5月20日，原告催促施工。5月27日，原告再次催促施工。5月29日，原告再次表示“按第一个方案尽快装修，两日内开始施工，6月底完工，否则解除合同”。6月19日原告起诉到法院。被告公司及其合作人员实际完成了刮墙皮、改水电路、防水和石膏板吊顶及窗帘盒施工。做完防水后，厨房、卫生间管口处渗漏，后被告做了处理。吊顶板材使用的是泰山牌石膏板。为证明自己的主张，被告还提供了如下证据：一是浙江正泰电缆有限公司的检验报告，证明电线合格可出厂；二是山东省产品质量检验研究院检验报告，证明2019年7月5日生产的泰山牌石膏板符合国家标准；三是国家建筑材料测试中心检验报告、检测合格证，证明霸州市东杨庄金石龙骨厂生产的轻钢龙骨系列符合国家标准中一等品的技术指标要求为合格品和廊坊欧兴建材有限公司生产的卡式、轻钢龙骨符合国家标准技术指标要求；四是国家建筑材料工业围护材料及管道产品质量监督检验测试中心检验报告，证明蓝色经典系列彩色易涂防水浆料符合技术指标要求。但针对其主张的已订制门及窗套、全屋定制类家具和整体厨房，未能提供相关证据。本院认为，原被告双方经过磋商签订合同，原告委托被告鹏宇装饰公司装修施工，原告是定作人，鹏宇装饰公司是承揽人，双方成立了装饰装修合同关系，合同合法有效。根据法律规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。承揽人提供材料的，承揽人应当按照约定选用材料，并接受定作人检验。承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明。在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。从本案证据看，鹏宇装饰公司作为承揽人，应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但实际有公司的合作人员参与施工，且在施工中不按合同约定使用装修材料品牌，吊顶使用的石膏板为“泰山牌”而非合同约定的“北新牌”，构成违约且造成原告对其失去信任，丧失了继续履行合同的基础，原告请求解除合同，符合法律规定，依法应予支持。合同解除后，原告要求被告退还首付装修款五万元应予准许。被告认为更换进料是经原告允许，且已订制门及窗套、全屋家具和整体厨房，但未能提供相应证据，应当承担举证不能的法律责任。对被告已完成的部分工程，包括刮墙皮、改水电路、防水和石膏板吊顶等，原告表示愿意按合同报价接受劳动成果，对被告支付东鹏瓷砖的定金1000元予以认可，同时放弃相关赔偿损失的请求，本院予以照准。关于被告王守纪应否承担责任的问题，其在收到原告韩守军5万元后并未记入公司账目，应当与公司承担共同返还责任。综上所述，二被告应退还原告装修款39848.5元。对于东鹏瓷砖定金1000元，因被告未能提交收据，双方可在交接时兑付。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第二百五十三条、第二百五十五条之规定，判决如下：一、解除原告韩守军与被告菏泽市鹏宇装饰工程有限公司于2020年2月15日签订的施工合同；二、被告菏泽市鹏宇装饰工程有限公司、王守纪于判决生效后十日内返还原告韩守军装修款款39848.5元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费796元减半收取计398元，案件申请费620元，由被告菏泽市鹏宇装饰工程有限公司、王守纪负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。审判员  吴为二〇二〇年八月二十六日书记员  李硕