江苏省无锡市惠山区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0206民初8115号原告：江苏新裕泰华环保集团有限公司，统一社会信用代码9132028260799374XT，住所地宜兴市高塍镇新裕泰华路6号。法定代表人：朱龙生，该公司总经理。委托诉讼代理人：钱晓源，江苏荆溪律师事务所律师。委托诉讼代理人：钱潮，江苏荆溪律师事务所律师。被告：铠龙东方汽车有限公司，统一社会信用代码91320206MA1MFJ4P2B，住所地无锡惠山工业转型集聚区北惠路。法定代表人：张立平，该公司总经理。委托诉讼代理人：陶新华，江苏湖滨律师事务所律师。委托诉讼代理人：任忠，江苏湖滨律师事务所律师。原告江苏新裕泰华环保集团有限公司（以下简称新裕泰华公司）与被告铠龙东方汽车有限公司（以下简称铠龙汽车公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年12月5日立案受理后，依法由审判员黄树杰适用简易程序于2020年1月20日公开开庭进行了审理。后依法适用普通程序，组成合议庭于2020年6月17日公开开庭进行了审理。原告新裕泰华公司的委托诉讼代理人钱晓源、被告铠龙汽车公司的委托诉讼代理人陶新华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告新裕泰华公司向本院提出诉讼请求：1、判令铠龙汽车公司立即向新裕泰华公司支付到期价款人民币3840000元，并承担相应逾期应付利息（以3840000元为基数，自2019年5月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同档贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、本案诉讼费、保全费由铠龙汽车公司承担。事实和理由：新裕泰华公司承揽铠龙汽车公司废水处理站建设项目，新裕泰华公司按约履行了义务，该项目已于2019年4月24日通过铠龙汽车公司验收，因铠龙汽车公司自身原因未能正常生产，导致项目验收未能按期进行，由此造成的后果应由铠龙汽车公司自行承担，根据合同约定，铠龙汽车公司应支付70%的工程款即11340000元，现已支付7500000元，尚欠3840000元，现诉至法院，请求判如所请。被告铠龙汽车公司辩称：根据双方合同第三条（3.2.3），乙方完成所有土建及附属设施并通过甲方验收后，甲方向乙方支付合同价款的10%，目前土建基本上完成了，污水池底部的防水还未做完，同时还没有通过铠龙汽车公司验收，所以这一点规定的合同价款10%目前暂不具备全部支付条件。根据合同3.2.5条约定，乙方所有设施设备安装完成后，甲方向乙方支付合同价款的20%，其中有部分设备安装后目前还没有进行相应的验收，所以这一条规定的合同价款的20%目前也暂不具备全部支付的条件。综上，铠龙汽车公司已支付的合同价款已超过合同约定，所以新裕泰华公司要求主张剩余3840000元暂无依据。经审理本院认定事实如下：2018年5月21日，铠龙汽车公司（甲方）与新裕泰华公司（乙方）签订《废水处理站建设项目承揽合同》一份，约定：新裕泰华公司承包铠龙汽车公司废水处理站土建施工、设备制造、运输、安装、调试、培训等；合同总金额1620万元（其中设备部分1173万元，土建部分447万元），合同总金额为交钥匙工程价格，即包括但不限于施工图设计、土建施工、设备制造、运输、安装、调试、保险、培训、备品备件、售后服务、安装附件等材料、增值税、装卸费、维修保护费、特殊工具费、验收费、安全文明施工措施费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。合同价格为固定总价，不因市场、政策等任何因素的变化而调整；乙方必须按甲方提供的施工蓝图施工，其中，桩基施工结算时按实结算。付款方式：3.1承包人应根据招标文件缴纳履约保证金100万元，本合同承包范围内的工程全部按期完工且经最终验收合格后退还全部履约保证金，履约保证金不计利息。3.2合同款支付方式（设备部分16%增值税专用发票和土建部分10%增值税专用发票，分别开票付款）。3.2.1在每期付款前，乙方须提交对应16%或10%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担延期付款责任；3.2.2乙方进行设计并最终出具设计方案及施工图，经甲方签字确认后并交由甲方设计院转换成为正式施工图通过无锡市建设工程设计审查中心审核，并出《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》后，甲方向乙方支付合同价款的10%；3.2.3乙方完成所有土建及附属设施（如钢砼水池、附属房屋、整个站区钢结构及雨棚等）并通过甲方验收后，甲方向乙方支付合同价款的10%；3.2.4乙方所有主体、主要设备通过进场验收到达进场后，甲方向乙方支付合同价款的30%；3.2.5乙方所有设施设备安装完成后（包括主体设备、工艺管路系统、电气系统等），甲方向乙方支付合同价款的20%；3.2.6乙方通过终验收并移交全部工程资料后，甲方向乙方支付合同价款的20%；3.2.7预留10%作为工程质量保修金，在保修期满经复验合格后全部付清（无息）……。合同签订后，合同项下的废水处理站土建部分由新裕泰华公司承包给肖永明进行施工。2018年12月4日起，新裕泰华公司陆续将合同项下的设施设备运送至铠龙汽车公司废水处理站工地安装，2019年4月24日，由铠龙汽车公司项目负责人验收签字并出具验收表，该表显示除一体化生活污水泵站一台、工艺管路、控制柜及电器元件（完成安装外），其余主体设备等均验收合格。2019年5月14日，甲、乙双方及监理方（建业恒安工程管理股份有限公司）出具污水处理站土建工程完工单，载明：1、综合污水池土建已于2018年12月竣工；2、钢结构、钢结构地坪、水沟已于2018年12月竣工；3、操作车间、地面地砖、窗内框及楼梯扶手均已全部完成；4、设备基础已全部竣工；5、现场清理到位，符合要求。2019年5月15日，新裕泰华公司向铠龙汽车公司出具工程联络单，该联络单载明：1、我公司设备部分已安装结束，点动调试已完成，土建除部分水池底部防水未做，门窗正在安装外，其它均已完成。2、贵公司所欠我公司的工程款迟迟未付，以致于我公司施工的农民工工资至今未落实到位，我公司已向贵公司多次申请支付款，但都未收到实质性的回复。3、现我公司决定撤回现场所有施工人员，待贵公司支付完所欠工程款，我公司再安排人员回来进行最后的联动调试，若因贵公司迟迟未付所欠工程款而造成的工期延误及其他一切损失由贵公司自行承担！2019年5月16日，新裕泰华公司向铠龙汽车公司提交工程移交单，移交内容及范围为：1、设备已安装结束，点动调试已完成。2、土建除部分水池底部防水未做，门窗正在安装外，其它均已完成。工程移交意见载明：1、地坪未进行平整，渣土未转运；2、污水管损坏部分，以及路面未修复。2018年10月27日，就南门卫砼路基钢筋增项工程，甲乙双方、监理单位签订了现场签证单，工程价款确定18000元。另查明，铠龙汽车公司已支付工程款7500000元，新裕泰华公司已开具了总金额为11340000元的增值税发票，其中土建部分税率为10%的发票共计3240000元，设备部分税率为16%的发票共计4860000元，因国家税率政策调整，此后开具的税率为13%的发票共计3240000元。双方因税率调整对工程价款的调整达成了补充协议：1、乙方已提供发票部分：486万元+324万元（土建）；2、乙方未提供设备发票部分调整为：687万元/1.16*1.13=669.23万元，土建发票123万元/1.1*1.09=121.88万元；3、税率变更后合同总金额为：1155.23万元+445.88万元=1601.11万元，除本协议调整内容外，原合同其他内容（如合同支付条件及支付方式）仍然不变，按原合同执行。庭审中，铠龙汽车公司陈述：合同3.2.2条1620000元已付清；3.2.3条付款金额应付1620000元，其公司已经支付620000元，因土建未完工，剩余1000000元应验收后才能支付；3.2.4条4860000元已支付完毕；3.2.5条设备尚未安装调试验收完毕，故仅前期支付了400000元，剩余款项未达付款条件。以上事实，由废水处理站建设项目承揽合同、发货清单、验收表、完工单、现场签证单、工程联络单、工程移交单、增值税发票、补充协议及当事人的陈述等证据在案佐证。本院认为：新裕泰华公司与铠龙汽车公司签订的《废水处理站建设项目承揽合同》合法有效，双方均应按约全面履行合同义务。本案争议焦点在于根据合同约定的进度款付款条件，付款条件是否成就？新裕泰华公司认为设备安装并已通过验收，进度款应支付至合同价款的70%即11340000元。铠龙汽车公司认为土建未完工，设备安装后未验收，付款进度只能达到40%即6480000元，而铠龙汽车公司已支付7500000元，故无需支付进度款。关于付款条件是否成就，根据合同约定，其中10%付款需土建完工并验收，新裕泰华公司举证另案（肖永明）提供的完工单用以证明土建已完工，本院认为，肖永明与新裕泰华公司之间如何约定，如何结算与铠龙汽车公司与新裕泰华公司之间的付款约定无关，而根据双方的陈述及庭审调查，案涉工程的土建部分尚有部分未完工，故该部分付款条件尚未成就。另双方有争议20%的付款条件，该付款条件是约定所有设施设备安装完成后支付，而非铠龙汽车公司抗辩的所有设备验收后支付，且该合同另外还约定了设备进场验收及最终验收的付款条件，故案涉工程的设备安装完毕即应支付该20%的进度款。关于付款金额，土建未完工的10%未达付款条件，但铠龙汽车公司自认该部分已支付620000元，系其在未达付款条件时自愿支付该款，故本院确认该笔进度款中剩余1000000元未达付款条件，故铠龙汽车公司应支付相应进度款共计2840000元(16200000元×60%+620000元-7500000元)，因合同约定设备部分开具16%的增值税发票，前期已付款项大部分开具了16%的增值税发票，此后因税率调整，双方协商一致对合同总金额也进行了相应调整，故该期付款金额进行同比例调整即2806884元（2840000元×16011100元÷16200000元，取整），剩余工程款的调整、支付及开票，在此后的进度付款中按双方的约定另行核算为宜。因设备最晚已于2019年4月25日安装完毕，达到相应的付款进度条件，故新裕泰华公司主张自2019年5月1日起计算逾期付款利息符合事实与法律规定，本院予以支持。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。但自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率,中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，此后的利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。关于增项部分，因新裕泰华公司并未在本案中主张，故双方在以后的结算中另行处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、铠龙东方汽车有限公司于本判决生效后十日内支付江苏新裕泰华环保集团有限公司工程进度款2806884元及逾期付款利息（以2806884元为基数，自2019年5月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同档贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。二、驳回江苏新裕泰华环保集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费37520元、财产保全费5000元、保函费8000元，合计50520元，由铠龙汽车公司负担案件受理费及财产保全费31115元、负担保函费5854元，由新裕泰华公司负担13551元。新裕泰华公司预交的案件受理费、财产保全费剩余部分31115元可在本判决生效后十日内向本院申请退回，铠龙汽车公司应负担的案件受理费、财产保全费31115元在本判决生效后十日内向本院交纳。铠龙汽车公司应负担的保函费5854元于本判决生效后十日内直接向新裕泰华公司支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  黄树杰人民陪审员  华慧兰人民陪审员  朱蓉菊二〇二〇年八月五日书 记 员  许 姣