浙江省金华市婺城区人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0702民初3845号原告：张淑茵，女，1963年5月17日出生，汉族，住浙江省金华市婺城区委托诉讼代理人：盛清华，浙江名帆律师事务所律师。委托诉讼代理人：诸葛莹，浙江名帆律师事务所律师。被告：金华市宏鑫置业有限公司，住所地浙江省金华市婺城区双溪西路235号9楼。法定代表人：李喜友，执行董事。委托诉讼代理人：戚信跃，金华市婺城区务诚法律服务所法律工作者。原告张淑茵与被告金华市宏鑫置业有限公司（以下简称宏鑫置业）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年5月14日立案后，依法适用简易程序，于2020年8月12日公开开庭进行了审理并当庭宣告判决。原告的委托诉讼代理人诸葛莹、被告宏鑫置业的委托诉讼代理人戚信跃参加诉讼。本案现已审理终结。原告张淑茵向本院提出诉讼请求：1.被告支付违约金216732.70元（210327.70元+6405元）；迟延办证违约金算至产权证交付给原告为止；2.被告承担诉讼费用。事实与理由：原、被告于2016年10月21日签订编号为20161001840的房屋买卖合同，合同约定出卖人延期交房的，出卖人需向买受人按日支付已交付房款的万分之三的违约金；需向买受人支付日房价款的十万分之一的违约金。买受人已按合同约定期限交付房款，出卖人直到2020年3月19日才将房屋交付给买受人。被告延期交房影响了原告的使用利益，被告延期交证，影响了原告的交易利益。被告宏鑫置业辩称，1.房屋逾期交付的唯一原因是超高导致政府验收受阻，这一情形原告是知晓的，并且已经默认。2.由于超高，导致房屋空间发生变化，根据合同约定，原告一直未提出退房意向，亦是对超高事由的认可。3.原告实际领用钥匙的时间是2018年11月3日，还领用了太阳能面板，有原告签字证明，应以交付钥匙时间作为实际交房时间。4.原、被告均为超高的事情向政府提出要求加快处理的请求，但是政府一直不作为，即不拆除，也不处罚，这对双方当事人来说都是不可抗拒的。5.被告因超高遭受政府罚款396万元，向周边楼盘赔款400多万元，这些款项的损失是因诉讼房屋超高引起的，而超高实际受益人是原告，因此被告保留向原告另行主张的权利。6.逾期交房违约金起算时间应在合同约定交房时间的2个月后。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对其中有争议的事实，双方当事人提交的证据包括：对原告提交的证据：1.《商品房买卖合同》复印件1份，证明原、被告签订商品房买卖合同的事实；2.购房发票复印件5份，证明原告已按约支付房价款的事实；3.入伙通知书、交房须知复印件各1份，证明被告事实上交房时间为2020年3月19日。被告提出以下质证意见：对证据1，被告认为对真实性无异议。根据该合同中第九条、第十条约定，因房屋结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化的，原告作为买受人知晓因超高改变空间的情况下，买受人有权在通知达到之日起15日内作出是否退房的书面答复，未按期答复的，视为接受变更，原告至今没有提出退房，是对超高事宜的认可；遇到不可抗力，出卖人告知买受人的，出卖人可以根据实际情况据实延期，原告关于尽快处理“宏鑫佳苑”房屋超高问题的报告，原告对于延期事宜是知晓的，政府的不作为行为，既不拆除也不处罚，对原、被告双方都是不可抗拒的。本院认为：原告作为买受人知晓案涉房屋因超高导致空间变化未提出退房的情形，是原告认可空间变化，但并非是对被告延期交房的认可，被告异议不成立，对该份证据的证明力予以确认。对证据2，被告认为与本案无关，本院对原告已按约支付全部房款的事实予以确认。对证据3，被告认为只是对于交房的完善，实际交付时间应为交付钥匙时间为准，交付钥匙时间是有签字的。本院认为：交付钥匙无法证明被告已按约交付案涉房屋，故对被告的质证意见不予采纳，本院对该份证据的证明力予以确认。对被告提交的证据：1.《关于要求尽快处理“宏鑫佳苑”房屋超高问题的报告》复印件1份，证明原告对宏鑫佳苑小区因超高问题延误验收知晓并默认；2.规划审定意见书复印件1份，证明案涉房屋规划层高为2.7米，与合同约定一致；3.行政处罚决定书复印件1份，证明被告因案涉房屋超高被政府处罚的事实；4.测绘技术报告书复印件1份，证明案涉房屋的工程进度是正常的；5.宏鑫佳苑住户钥匙、太阳能面板领用表复印件1份，证明原告实际接收案涉房屋的时间应以接收钥匙时间为准。原告提出以下质证意见：对证据1，原告对其真实性无异议，但认为该份报告只是对日照问题默认，对因超高问题造成的交付迟延未认可，亦非对相关权利不主张的默认。本院认为：该报告记载“对于超高日照影响问题，我们一致意见：对外围的影响一律由宏鑫置业有限公司负责，对本小区内部的影响，我们全体购房户默认”，原告的异议成立，本院对该份证据的证明力不予确认。对证据2-4，原告对其真实性、合法性无异议，关联性有异议，与本案无关。本院认为：原告的异议成立，对该三组证据的证明力不予认定。对证据5，原告对其真实性无异议，但只能证明原告拿到案涉房屋的钥匙，并不能证明被告已按合同约定交付房屋。本院认为：被告虽交付钥匙，但并未按合同约定交付案涉房屋，交付钥匙不能视为已按约交付房屋，原告异议成立，对该份证据的证明力不予确认。本院经审理认定事实如下：2016年10月21日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订《商品房买卖合同》一份，约定：买受人向出卖人购买宏鑫佳苑2-1-302号房屋，房屋层高为2.7米，建筑面积87.62㎡，套内面积73.77㎡，房屋单价9878.41元/㎡，按建筑面积计算房价款，总价为865546元；出卖人应当在2017年12月31日前，将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用，包括建设工程竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；用水、用电、用气、道路等具备商品房正常使用的基本条件；如遇遭遇不可抗力，且在出卖人在发生之日起30日内告知买受人的，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期；除约定的特殊情形外，出卖人如未按合同规定的期限交付商品房，则按逾期时间分别处理：逾期不超过60日，自合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行；如逾期超过60日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金；出卖人承诺于2018年3月31日前，取得规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人，买受人委托出卖人办理该商品房转移登记；出卖人不能在约定期限内交付权属证书，若在约定日期起90日内出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的十万分之一承担违约责任；若在约定日期90日后仍不能交付的，买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付之日止，按日向买受人支付已交付房价款十万分之一的违约金。合同签订后，原告于2016年10月14日交付房款50000元，同年10月21日交付房价款210546元，同年11月29日交付房价款480000元，同年11月30日交付房价款125000元。另，2019年7月30日，金华市综合行政执法局对被告宏鑫佳苑项目未按建设工程规划许可证许可内容建设的行为，作出行政处罚决定书。2020年3月13日，宏鑫佳苑项目工程通过竣工验收。2020年3月18日，被告向原告寄送入伙通知书及交房须知，通知其于2020年3月19日办理入伙手续。原告于2020年3月19日办理收房手续，并交纳住宅专项维修资金6133.40元、契税8243.30元、代办电费200元、代办工本费80元、产权证代办费300元。2020年4月23日案涉商品房不动产权证书办理完毕。本院认为，原、被告签订的《房屋买卖合同》合法有效，本院予以确认，双方应按合同约定履行合同义务。经审理，双方对因房屋层高超过经规划审定层高，导致房屋延期交付及办证的事实均无异议，本院予以确认。本案的争议焦点为：一，原告是否有权要求被告支付逾期交房交证违约金，本案中被告逾期交房交证的原因系案涉房屋超高，相关部门验收受阻造成，对该事实原告虽知情，但未与被告对交房及交证时间达成新的协议，双方对合同中交房交证时间未进行变更，被告主张的事项不属于不可抗力以及政策变化所致，被告逾期交房办证是其单方违约行为所致，应承担相应的违约责任。二，实际交房时间为何时。根据本案《房屋买卖合同》约定，房屋交付的条件包括经竣工验收合格并取得验收备案证明，原告领用钥匙时本案房屋尚未具备合同约定的交付条件，故交房时间应以入伙通知书上通知办理收房手续的时间为准，即本案实际交房时间为2020年3月19日。根据本案合同约定，由被告代办产权登记事项后在约定时间内向原告交付产权证书，现原告主张自逾期之日起计算逾期交证违约金至产权登记之日止，符合合同约定，本院予以支持。其三，违约金的起算点。根据《房屋买卖合同》第十条约定，逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，违约金自合同约定最后交付期限的第二天起计算。被告辩称违约金起算时间在合同约定时间的2个月后无事实依据，本院不予采信。原告主张按合同约定计算延期交房交证违约金，符合法律规定，本院予以支持。逾期交房违约金为房价款865546元×808天（2018年1月1日至2020年3月19日）×日万分之三=209808.35元，逾期交证违约金为房价款865546元×753天（2018年4月1日至2020年4月23日）×日十万分之一=6517.56元。综上，对原告诉请中合法有据部分，本院予以支持，其余不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告金华市宏鑫置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告张淑茵逾期交房违约金209808.35元；二、被告金华市宏鑫置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告张淑茵逾期交证违约金6517.56元；三、驳回原告张淑茵的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费4680元，减半收取计2340元，由被告金华市宏鑫置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。审 判 员 王晓萍二〇二〇年八月十二日代书记员 洪晓瑶·??6?··??7?·