湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂01民终5185号上诉人（原审原告）：武汉金谷酒店投资管理有限公司，住所地湖北省武汉东湖新技术开发区民族大道307号。法定代表人：帅莉，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘玲，湖北诚明律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴茜，湖北诚明律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：武汉皇艺装饰工程有限公司，住所地湖北省武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园5/6-25号。法定代表人：曹建平，该公司董事长。委托诉讼代理人：余浩，湖北楚义君律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：曹建平，男，1958年1月1日出生，汉族，住江西省赣州市宁都县。被上诉人（原审被告）：孟广山，男，1974年8月29日出生，汉族，住河南省罗山县。被上诉人（原审被告）：武汉龙凯伟业建筑装饰工程有限公司，住所地湖北省武汉市江岸区同鑫花园29栋3单元3层2室。法定代表人：孟广山，该公司董事长。上诉人武汉金谷酒店投资管理有限公司（以下简称金谷公司）因与被上诉人武汉皇艺装饰工程有限公司（以下简称皇艺公司）、曹建平、孟广山、武汉龙凯伟业建筑装饰工程有限公司（以下简称龙凯公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（2018）鄂0192民初5685号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月1日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。金谷公司上诉请求：1、撤销一审判决，改判支持金谷公司一审所有诉讼请求；2、本案一审、二审诉讼费、保全费均由皇艺公司、曹建平、孟广山、龙凯公司承担。事实和理由：一、皇艺公司将案涉工程整体转让给孟广山属于非法转包。1、案涉工程系通过招投标形式确定的皇艺公司为工程承包人，之后孟广山却成为实际施工人，皇艺公司违反招投标规定，违反了合同约定的不得转包的义务。2、皇艺公司未对案涉工程进行项目管理和施工，而且把合同项下所有权利义务一并转让给不具有任何装修资质的孟广山施工，系非法转包。3、金谷公司已经支付全部工程款，皇艺公司没有开具一张发票，唯一的一张发票是龙凯公司出具的。二、皇艺公司不具备施工资质且非法转包，产生的工期延误、施工质量不合格等法律后果，皇艺公司应当承担全部责任。1、皇艺公司为合同无效的主要过错方，一审判决的赔偿金额严重偏低。2、孟广山假借皇艺公司的施工资质承接工程，其实质是非法转包，皇艺公司应承担赔偿责任。3、丁明系项目经理，合同约定项目经理一经确认不得更换，但在施工中后期，双方诸多往来函件包括竣工图纸中丁明的签名都是伪造的，皇艺公司应承担赔偿责任。4、皇艺公司拖欠民工工资，民工聚众闹事严重影响了金谷公司的正常经营，皇艺公司应承担赔偿责任。5、皇艺公司采购的材料迟迟未到位，严重延误工期，金谷公司自行采购材料是无奈之举，皇艺公司应承担赔偿责任。6、工期延误486天的主要责任在于皇艺公司，一审判决皇艺公司赔偿5万元，明显偏低。三、一审判决适用法律错误，皇艺公司、曹建平、孟广山、龙凯公司应当对金谷公司的上述损失承担连带赔偿责任。皇艺公司辩称：1、皇艺公司是金谷公司认可的承包人，能以自己名义起诉主张装修工程款，并得到生效判决的认可，充分证明皇艺公司没有非法转包。2、材料选取及款项支付是双方沟通协商的结果，金谷公司自行采购页岩、木饰面的材料款也未计入皇艺公司的工程款，金谷公司主张363.21万元损失赔偿没有事实及法律依据。3、工期延误并非皇艺公司违约所致，而是金谷公司未及时提供图纸、不断变更设计、未按时足额支付进度款，以及第三方交叉施工影响等多种因素造成。4、尽管金谷公司没有结算，但皇艺公司将装修工程交付金谷公司，金谷公司于2014年12月24日试营业投入使用，2015年2月正式营业至今，没有任何质量问题，金谷公司接受装修工程并投入经营的行为，表明金谷公司认可皇艺公司的装修工程质量并承担相应的法律责任。5、皇艺公司不存在履行不能的问题，金谷公司在另案中向法院申请财产保全，皇艺公司账户的370余万元被冻结，该金额足以涵盖一审判决应支付的补偿款。综上，一审判决公平公正，金谷公司的上诉理由没有事实与法律依据，请求驳回金谷公司的上诉请求。曹建平、孟广山、龙凯公司辩称，同意皇艺公司的答辩意见。金谷公司向一审法院起诉请求：1、判令皇艺公司向金谷公司支付非法转包、更换项目经理、拖欠民工工资违约金7万元；2、判令皇艺公司因未按合同约定采购原材料赔偿金谷公司自行采购页岩、木饰面等损失363.21万元；3、判令皇艺公司向金谷公司支付因工期延误、工程质量不合格等原因给金谷公司造成的损失102.2万元；4、判令曹建平、孟广山、龙凯公司对上述违约金和损失赔偿承担连带责任；5、本案的诉讼费、保全费、律师费由皇艺公司、曹建平、孟广山、龙凯公司承担。一审法院认定事实：曹建平系皇艺公司的法定代表人、自然人股东之一；龙凯公司于2013年6月4日成立，孟广山系龙凯公司的法定代表人、自然人股东之一。皇艺公司于2010年12月23日具备建筑装修装饰工程专业承包三级资质，于2016年5月26日换证取得建筑装修装饰工程专业承包二级资质。依照有效期截至2015年1月1日的《建筑业企业资质等级标准》（建建[2001]82号）规定，建筑装修装饰工程专业承包三级资质承包范围是：可承担单位工程造价60万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。2015年1月1日后施行的《建筑施工企业资质标准》规定，建筑装修装饰工程专业承包二级资质的承包范围是：可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。2013年1月10日，皇艺公司向金谷公司提交了一套案涉工程的《投标文件》。该投标文件中《投标书》的主要内容是：1、根据已收到的案涉工程的招标文件，皇艺公司经考察现场和研究上述工程招标文件的招标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，皇艺公司愿以9100452元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修；2、一旦皇艺公司中标，皇艺公司保证合同规定的工期内竣工并移交整个工程；工程质量合格；3、皇艺公司同意递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内皇艺公司的投标有可能中标，皇艺公司将受此约束。该投标文件中《授权委托书》的主要内容是：皇艺公司及法定代表人曹建平在此授权副总经理孟广山先生作为皇艺公司正式合法的代理人以皇艺公司名义并代表皇艺公司全权处理案涉装修工程投标的以下事宜：授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，皇艺公司及法定代表人曹建平均予以承认；本授权书限期自2013年1月10日起至2013年10月10日止；在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。该投标文件的《主要施工管理人员表》中显示，施工现场的项目经理是丁明、项目工程师是李新桥、专业施工员是陆建文、预算员是周祺、材料员是黄晓娟、质量员是宋兵、安全员是李涵。该投标文件中《承诺书》的主要内容是：1、《工期承诺》：此项目在无不可抗力条件下，皇艺公司保证在甲方规定的工期内完成，决不拖延；2、《工程质量承诺》：如若皇艺公司有幸中标，皇艺公司将本项工程作为本企业的重点项目，工程施工质量确保达到合格；若工程质量未达到上述标准，皇艺公司将自愿返修直至达到约定的质量标准；因此发生的一切费用由皇艺公司承担；经返修仍影响使用的，金谷公司可委托他人维修，相关费用由皇艺公司承担；由于修理返工造成逾期交付的，按合同相关条款规定承担违约责任。该投标文件中《精装修工程投标报价汇总表》上显示：标段客房的装饰装修部分7070271.04元、安装部分1136.48元，合计7071407.52元；标段行政楼层的装饰装修部分2027908.49元、安装部分1136.48元；两项合计9100452.49元。该投标文件中《投标书编制说明》载明：一、本结算编制依据：1、案涉工程招标文件；2、北京圣翔建筑装饰工程有限公司设计的图纸。二、……。2013年3月13日，发包人金谷公司与承包人皇艺公司签订了一份《合同书》，约定：金谷公司将中国人民解放军第7435工厂接待中心-装修工程第三标段客房部分装修样板房工程发包给承包人皇艺公司施工，资金自筹；工程承包范围……，具体范围以双方签字确认的图纸为准；开工日期2013年3月15日，竣工日期2013年4月4日，合同工期总日历天数20日历天；质量标准达到合格标准；合同暂定价20000元；工程量按发包人签认的施工图、设计变更单及现场签证单计算，……按以下计算程序计算竣工工程结算总造价：……；工程竣工验收合格并办理完结算审核后7个工作日内支付至审定造价的95%，余款待质保期满后7日内付清；承包人项目经理丁明，二级建造师；发包人派驻现场负责人宋涛，工程师；等内容。在该合同书尾部签章处发包人金谷公司盖章并有委托代理人宋涛签名，承包人皇艺公司盖章并有法定代表人曹建平、委托代理人孟广山签名。2013年4月13日，皇艺公司向孟广山出具了一份《授权委托书》。该委托书的主要内容是：皇艺公司及其法定代表人曹建平在此授权公司副总经理孟广山作为皇艺公司正式合法的代理人以皇艺公司名义并代表皇艺公司全权处理案涉装修工程中标后装饰施工以下事宜：授权委托人孟广山在合同谈判过程中所签署的一切文件和处理施工过程中相关的一切事务，以及此工程款项进账催要，直到本工程款清为止，皇艺公司均予以承认。本授权书期限自2013年4月13日至本工程款结清为止。在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。2013年4月13日，发包人金谷公司与承包人皇艺公司签订了一份《中国人民解放军第7435工厂接待中心（11-17）层装修工程合同》（以下简称：装修合同）。该装修合同正文部分由第一部分《合同书》、第二部分《通用条款》、第三部分《专用条款》构成。其中《合同书》约定：一、工程概况，中国人民解放军7435工厂接待中心-装修工程第11-17层标段客房部分工程；二、承包范围：按施工图纸范围内的建筑装饰工程（包括原有建筑物的拆除及垃圾清运）、给排水安装工程、电气照明安装工程，具体范围以双方签字确认的图纸为准（不含卫生洁具、花灯、窗帘）；三、合同工期：开工日期2013年4月18日，竣工日期2013年8月15日，合同工期120日历天；四、质量标准：合格；五、履约保证金：……；六、合同价款：暂定550万元；七、组成合同的文件包括：1、合同协议书；2、本合同通用条款；3、本合同专用条款；4、标准、规范及有关技术文件；5、投标书及其附件；6、中标通知书；7、图纸；8、工程量清单；9、经甲方确认的工程报价单或预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；等内容。在该合同书尾部签章处发包人金谷公司盖章并有委托代理人宋涛签名，承包人皇艺公司盖章并有法定代表人曹建平、委托代理人孟广山签名并写有皇艺公司的开户银行及尾号为51278的收款银行账号。该装修合同第二部分《通用条款》约定：一、……1.16、竣工日期是指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期；……三、……13.1、因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定支付工程款项的，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加超过预期的；……（7）专业条款中约定或发包人同意工期顺延的其他情况；……14.1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，即以约定范围内的工程全部完工并通过发包人、监理公司的验收并出具竣工验收报告日期为准；14.2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任；……四、15.1、承包人应提供与施工同步的资料，接受发包人和监理公司的检验；15.2、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任；……八、工程变更：28.1、施工中发包人需对原工程设计进行变更，因提前7天以书面形式向承包人发出变更通知；承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作；因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；……九、竣工验收与结算：31.1、工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告；双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数；31.2、发包人收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见；承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；31.3、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后7天内不组织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可；31.4、工程竣工验收通过，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期；工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提出请发包人验收的日期；31.5、发包人收到承包人竣工验收报告后7天内不组织验收，从第8天起承担工程保管及一切意外责任；31.6、中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理；31.7、因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法；31.8、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用；发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任；……32.2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后45天内进行核实，给予确认或者提出修改意见；……32.3、发包人收到竣工结算报告及结算资料后确认竣工结算报告后45天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，承担违约责任；……十、……34.2、承包人违约，当发生下列情况时：（1）本合同通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；发生以上情况时，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失；双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法；……十一、……37.2、承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；37.3、工程分包不能解除承包人任何责任与义务；承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行；分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任；等内容。该装修合同第三部分《专用条款》约定：一、……4.1、发包人向承包人提供图纸日期和套数为于2013年4月10日前提供3套经发包人签字认可的施工图；二、……5.3、发包人派驻的工程师姓名是宋涛、胡望华，职权是负责现场协调；……7.1、项目经理姓名是丁明（注：承包人）；……三、10.1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间是开工前三天，工程师确认的时间是提交后七个工作日；……13.1、双方约定因乙方责任造成工期延误的处罚：按每天2000元但累计总额不超过合同价；如因甲方责任造成工期延误，则工期顺延，甲方同时承担乙方因停工造成的直接损失；……六、合同价款与支付：……22.2（2）、可调价格合同：工程量按发包人签认的施工图、设计变更单及现场签证单计算；套用2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、2009年《全国统一房屋修缮工程预算定额湖北省统一基价表》，人工单价执行《湖北定额人工单价调整通知》鄂建文[2012]85号文，材料价格执行发包人签认的材料价格，没签认的材料价格执行武汉市建设工程造价管理站颁布的2013年第3期《武汉建设工程造价信息》，按定额不便计价的技术措施项目或定额缺项的施工项目经发承包双方参照以上计价文件共同商定合理的含税包干单价或包干总价；按以下计算程序计算竣工工程结算总造价……；十、……34.2、承包人违约，具体责任如下：（1）本合同通用条款第14.2条约定发包人违约应承担的违约责任按通用条款执行；（2）本合同通用条款第15.2条约定发包人违约应承担的违约责任按工程结算价款5%处罚；（3）双方约定的发包人其他违约责任：承包人承诺不违法、不分包、不转包，如违约接受壹万元处罚；承包人项目经理一经确认不得更换，并只承担本项目，如违约接受壹万元处罚；安全生产、文明施工达到合格标准，如违约接受壹万元处罚；不拖欠民工工资，如违约接受伍万元处罚；承包人对自己采购的材料承担一切后果；……承包人违约造成发包人损失，履约保证金不足以弥补时，承包人应赔偿由此造成的一切损失（包括经营损失、维权发生的诉讼、律师费等）；……十一、……46.1、承包人不得无故不接受发包人确定的材料品牌和价格，否则发包人可按确定的材料品牌和价格自行采购供承包人施工，且承包人愿意接受按发包人自购材料款数额3倍处以罚款，材料款与罚款一并在工程款支付时扣除；等内容。2013年4月16日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工程联系函》，宋涛于同日签收了该函。该函的主要内容是：根据合同要求，皇艺公司积极开展施工前期准备工作、实地考察现场，有几个问题请金谷公司协调解决：1、各楼层均存在大量施工垃圾未清运，请相关施工单位工完场清，迅速移交施工面；2、确定各楼层地面标高；3、确定水源、电源的具体位置；4、提供最终版经签字确认的全套施工图纸（含装饰施工图、水电施工图）三份；……。皇艺公司计划4月18日正式开工，金谷公司在开工之前迅速解决以上问题，特此感谢。2013年4月18日，皇艺公司开工。2013年4月28日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工程联系函》，宋涛于2013年5月2日签收了该函。该函的主要内容是：1、按合同要求，甲方应于2013年4月10日前提供3套经发包人签字认可的施工图纸给皇艺公司，截至今天皇艺公司还未收到具体全套施工图纸，请金谷公司尽快解决图纸问题。2、皇艺公司计划5月2日放线，请甲方派相关专业人员到现场复核批准。3、在放线过程恳请空调、消防、强弱电等相关施工单位到现场共同协调相关施工方案。2013年4月29日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工程联系函》，宋涛于2013年5月18日签收该函并写有“请将拆除工程量报到金谷公司项目部审核”。该函的主要内容是：皇艺公司于2013年4月18日开始实施拆除工作，由于投标报价未含拆除施工项目，直到签订合同时才明确由皇艺公司实施，在拆除施工中遇到一系列困难：1、在拆除墙体时，有部分二次结构柱需拆除，拆除难度大，……拆除费用太高；……。2、由于拆除工程未含在皇艺公司投标预算中，皇艺公司在此提出如下结算方式请金谷公司予以认可：……；3、渣土外运也遇到很大困难，地方势力强行干扰出渣，严重影响拆除渣土外运施工进度，拆除施工工期无法保证，恳请金谷公司将正式开工日期安排至拆除施工完成以后。2013年5月8日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《加气混凝土砌块工程施工方案》，宋涛于同日签收了该方案。2013年5月12日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》，宋涛于2013年5月19日在该签证单上签字。该签证单的主要内容是：应甲方要求封堵各楼层原建筑施工孔洞，11-17层堵洞数量如下……，合计堵洞费用为8145元，以上工程量、工程造价请金谷公司核准。2013年5月12日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工程联系函》，宋涛于2013年5月24日签收该函。该函的主要内容是：皇艺公司11-17层拆除施工项目已全部施工完毕，拆除部位、尺寸在拆除竣工图中标注，拆除工程量为……，以上拆除工程量请金谷公司核准认可。2013年5月25日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于砌筑、抹灰工程的人工费及材料费调整事宜”的《工程联系函》，宋涛于2013年5月27日签收该函并写有“请上报工程量”。该函的主要内容是：皇艺公司于2013年5月16日开始实施砖墙砌筑工程，本项工程属于土建改造项目，砌筑墙体面小、量大……，皇艺公司在此提出如下结算方式：A、根据现场实际测量结果……综合测算，加气块砖墙砌筑、抹灰工程费用为130元/平方米；B、套用定额结算……，但85号文所调工价远远低于市场用工价格，请金谷公司在人工费方面酌情考虑补偿。2013年6月8日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工程联系函》，宋涛于同日签收该函并写有“请报工程量上来”。该函的主要内容是：拆除施工完毕后存在以下问题需解决：1、拆除墙体与保留墙体交接部位残缺不全，需人工凿平，水泥砂浆抹灰修补处理；……根据甲方要求及现场实际情况需要，皇艺公司已安排施工人员积极开展墙体修补工作，根据实际发生的工程量及工程费用测算，各修补项目单价如下：……以上修补单价请甲方确认。2013年6月14日，金谷公司与皇艺公司、消防施工单位、空调施工单位等召开了第八次工程例会，该次例会上皇艺公司的样板间在施工中，金谷公司安排安装空调开的洞皇艺公司先补起来，所需费用单列由空调施工单位承担。2013年6月21日，皇艺公司向金谷公司提交了11-15层、16-17层《柱面凿粉层及柱面拉毛、抹灰面积汇总》各一份，韦士林在该汇总表上分别写有“以上楼层经现场测量，面积属实”、“以上楼层经核实面积基本属实”并签名，宋涛在韦士林签名旁签字。2013年6月26日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《巨浪11-13楼层修补工程量汇总表》，韦士林于同日在该表上写有“以上11-13层凿倒老墙交接粉层……等工程量经核实基本属实。凿平残砖工程量认为已在拆墙工程量中，不能重复”并签名，宋涛在韦士林签名旁签字。2013年7月2日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》并附有一份《证明附件》，宋涛于同日在该签证单上写有“只做了基层结构，线条、面饰都未做”并签字。该签证单的主要内容是：皇艺公司依据行政楼层16层走道立面图M立面及O立面施工图纸，根据平面施工图准确定位放线，异型门套按M立面图施工三樘，按O立面图施工三樘，门套结构基层均施工完毕，乳胶漆未涂饰。现甲方认为原设计不理想，要求皇艺公司拆除已施工完毕的6樘异型门套，按甲方意图（行政楼层走道门套及最高一级吊顶高度提高10CM）重新施工。以上6樘门套施工工程量及拆除工程量请甲方认可。2013年7月21日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》，韦士林于同日在该签证单上写有“以上工程量属实”并签名，宋涛在韦士林签名旁签字。该签证单的主要内容是：皇艺公司根据甲方要求，采用200厚加气块砖砌筑客房门洞，11-17层共计127个，水泥砂浆粉门洞127个，按实际工程量现场测算，砖砌门洞单价为320元/个（含人工费、材料费），水泥砂浆粉门洞单价为280元/个（含人工费、材料费）。以上工程量及工程单价请甲方认可。2013年7月22日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》，韦士林于2013年7月26日在该签证单上写有“11-17层管道间木制门拆除数量为70个”并签名，宋涛在韦士林的签名旁签字。2013年7月23日，金谷公司宋涛在有施工单位签章处盖有龙凯公司印章并有孟广山签名的一份《工程任务完成确认单》上的建设单位专业工程师签字处写有“墙体拆除……吊顶龙骨已完成上述数量”并签名；该确认单上在施工单位签章处填写了施工单位已完成的主要内容、数量（已完成11-17层：1、墙体拆除工程约3000㎡……。以上施工内容均在约定的工期内，按计划保质保量全部施工完毕）。2014年7月24日，金谷公司宋涛在有施工单位盖章处盖有龙凯公司印章并在项目经理签字处有龙凯公司盖章后签名的一份《工程款支付报审表》（打印日期2013年7月18日）上签写的审批意见是“上述进度已完成，施工基本符合规范要求，请蔡总审核。原则上同意预付80万元整工程进度款”并签名；该报审表的主要内容是施工单位陈述其已完成了11-17层墙体拆除工程……，请求金谷公司预付进度款100万元。2013年7月26日，金谷公司宋涛在有承包单位经办人签章处盖有龙凯公司印章并有孟广山签名的一份《工程进度款申请书》上的发包单位主管项目工程师签字确认处签名；该工程进度款申请书表格中填写的案涉工程的承包单位名称是龙凯公司、合同金额550万元整、结算报送金额80万元整，并手写注明“原皇艺公司现变更为龙凯公司，公司资质在8月30日前补上”；该工程进度款申请书表格下方打印备注有“承包单位必须填写本申请表方可到公司预算部办理结算事宜”等内容。2013年7月30日，龙凯公司向金谷公司出具了一张金额80万元的收款《收据》。2013年7月31日，金谷公司通过银行支票向龙凯公司支付了80万元的工程款，孟广山在该支票存根上的收款人处签名。2013年8月10日，龙凯公司向金谷公司先后出具了4张金额共计80万元的工程款发票。2013年7月23日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》，韦士林于2013年7月25日在该签证单上写有“经现场测量，以上房型卫生间地面凿除面积工程量属实”并签名，宋涛在韦士林的签名旁签字。该签证单的主要内容是：根据设计要求及防水施工需要，卫生间地面混凝土高低不平均需人工凿除，凿除面积为：……小计凿除面积为758.95平方米。根据现场实际情况及现阶段市场用工行情综合测算，人工凿除地面单价为35元/㎡。以上工程量及工程单价请甲方确认。2013年7月24日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》，宋涛于同日在该签证单上写有“工程量属实”并签字。该签证单的主要内容是：16层包房轻钢龙骨吊顶已全部按原设计施工完毕，现在由于设计方及甲方要求，拆除客房内局部轻钢龙骨吊顶，补做窗帘盒，拆除轻钢龙骨吊顶面积为26.3㎡。以上工程量请甲方核实。2013年7月26日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《补充图纸》，要求金谷公司迅速提供16-17层窗帘盒施工图、16-17层走道进门弧形门套施工图、11-17层地面铺装图、11-17层走道垟群施工图。宋涛于2013年7月27日在该《补充图纸》旁写有“先做样”的意见并签名。2013年8月3日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工程联系函》，宋涛于同日签收了该函。该函的主要内容是：自工程开工至今，皇艺公司积极组织施工，尽最大努力同设计、空调、消防等兄弟队伍配合。现11-17层客房天花已全部封板，走道轻钢龙骨吊顶已全部施工完毕。由于空调等施工单位进度滞后，严重影响皇艺公司整体施工进度，恳请甲方尽快协调解决如下施工问题：1、17层排水管改造至今还未完工，皇艺公司17层走道吊顶施工无法开展；2、卫生间开洞后，管道施工还未开始，请甲方尽快督促相关单位迅速完成此施工项目，此项目不完成，卫生间墙洞不能封堵，卫生间施工项目全部不能开展；3、皇艺公司计划8月5日走道天花封板，空调、消防等相关单位尽快完成11-17层天花隐蔽项目；4、11-17层主要材料样品尽快确认，如木质线条、石膏线条、门及门套、卫生间台面石材、油漆等材料确认。订制门及石材时间最少需要60天，请甲方领导考虑这一实际情况。2013年8月14日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》，宋涛于2013年8月15日在该签证单上写有“请我司韦士林配合测量所需调平、调正的面积，签字确认”并签名。该签证单的主要内容是：11-17层走道墙面不平，存在弯曲、扭曲等现象，大部分砖墙面及柱面需采用木龙骨调平、调正、封纸面石膏板，具体工程量甲乙双方现场实测为准。以上施工工艺及工程量请甲方确认。2013年8月18日，皇艺公司向金谷公司提交了金谷酒店14楼层、15楼层的《新老墙交接及旧墙体遗留修补工程量预览表》各一份，韦士林于同日在该表上写有“以上14层（15层）所标注的部位各道工序的工程量已经过现场核实测量，确已完成”并签名，宋涛于2013年8月25日在韦士林签名旁签字。同日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《巨浪16-17层修补工程量汇总表》，韦士林在该表上写有“以上16、17层所标注的部位各道工序的工程量已经过现场核实测量，确已完成”并签名，宋涛在韦士林签名旁签字。2013年8月24日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工程联系函》，宋涛于2013年8月27日签收了该函并写有“告之消防及空调施工单位”。该函的主要内容是：自皇艺公司进场开工以来，一向配合金谷公司及其他施工单位积极处理现场所遇到的各种影响有关工程质量和工程进度的困难，其中在关于各楼层施工垃圾清理运输方面，由皇艺公司投资大量人力物力，以确保各楼层施工面整洁卫生及不影响各单位下一步施工，其中包括清理空调打卫生间洞遗留残砖残渣、消防打管道井洞所遗留残砖残渣及空洞、消防施工过程中全部施工垃圾的清理运输。在此，皇艺公司请金谷公司（甲方）对皇艺公司的工作给予肯定和适当补偿。根据现场所投资人工统计后测算，请甲方协调空调施工单位分摊每层楼500元清理费用，合计3500元；协调消防施工单位分摊每层楼400元清理费用，合计2800元。以上费用请金谷公司协调并督促空调、消防施工方支付给皇艺公司。2013年8月24日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工程联系函》并附有一份《证明附件》，宋涛于2013年8月27日签收了该函并写有“请附实证以及具体的清单。另外，空调及消防的施工单位在施工过程中有没有与皇艺公司协商？消防喷头的调整是与皇艺公司天花工程相关联的，皇艺公司亦有责任与义务与其协商解决”。该函的主要内容是：由于在施工过程中，多方施工单位混合施工导致皇艺公司已完成工程被其他施工单位所破坏，严重加大皇艺公司施工难度和影响皇艺公司施工进度。现将空调施工方及消防施工方对皇艺公司已完成工程的破坏加以汇总报告，请求甲方及时处理其破坏对皇艺公司所造成的损失或增加的工程量：1、消防施工单位在皇艺公司客房封板完成后对其消防喷头的调正，拆除皇艺公司已封石膏板84处，造成皇艺公司材料损失与人工损失累计金额2100元。2、空调施工单位由于在走空调线过程中，对皇艺公司已封石膏板及轻钢龙骨造成破坏，共计8处，造成皇艺公司材料损失与人工损失累计金额为400元。请甲方对以上皇艺公司所造成的损失予以确认并给以补偿。2013年8月27日，金谷公司宋涛在有施工单位签章处盖有龙凯公司印章并有孟广山签名的一份《工程任务完成确认单》上的建设单位专业工程师签字处签名；该确认单上在施工单位签章处填写了施工单位已完成的主要内容、数量（1、11-16层走道吊顶、客房天花封板已完成90%，17层已完成70%；……）。同日，龙凯公司向金谷公司提交了一份盖有龙凯公司印章的《请款单》，该请款单上陈述其已完成了11-17层天花吊顶工程、客房天花封板工程已基本完成……，请求金谷公司支付工程进度款50万元。相应，金谷公司宋涛在有承包单位经办人签章处盖有龙凯公司印章并有孟广山签名的一份《工程进度款申请书》上的发包单位主管项目工程师签字确认处签名；该工程进度款申请书表格中填写的案涉工程的承包单位名称是龙凯公司、合同金额550万元整、结算报送金额50万元整；该工程进度款申请书表格下方打印备注有“承包单位必须填写本申请表方可到公司预算部办理结算事宜”等内容。2013年9月3日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于工程进展迟缓的原因”的《工作联系函》，宋涛于同日签收了该函并写有“上述问题三日内回复”。该函的主要内容是：1、设计方案不明确是工程进展缓慢的主要原因，如样板间到现在墙纸还不能具体落实，地面施工工艺不明确，按设计方口头交底的设计方案实施，皇艺公司存在许多顾虑：此项施工工艺属创新设计，无书面理论要求，无成熟施工工艺标准，一旦实施后，有质量问题，设计方只是口头交代，一切后果都由皇艺公司承担，皇艺公司觉得风险太大，不敢实施。2、设计图纸只有方案图，无具体施工图，材料要求，工艺要求均不明确，每一项设计方案都要施工方做样板，做实验，自己心中无底，如油漆涂饰，什么1号金、新13号、反复实验，设计师亲自动手，最后全部作废，劳民伤财，延误时间，直至现在也无一套完全的施工详图及材料样品。3、安装图纸根本没有画，也无大致要求，各房间水电施工方案均由施工方画图再报送给甲方确认，待金谷公司审批后方可施工。4、今年民工工资涨幅特别大，85号文对人工费调整远远不能满足实际要求，皇艺公司再次恳请金谷公司特别考虑。5、材料方面金谷公司核定的价格是材料直接生产的实际成本，而且还是先付定金生产，货到付款的价格，无任何质保约定及售后约定，采保费、运杂费也未按规范计取，皇艺公司无任何利润空间，而且还要垫付材料款，贴采购费用，承担质量风险。2013年9月4日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》，韦士林于2013年9月5日在该签证单上写有“以上楼层封石膏板墙面调平部位已经双方共同测量核实，调平面积属实”并签名，宋涛在韦士林的签名旁签名。该签证单的主要内容是：11-17层走道墙面不平，存在弯曲、扭曲等现象，大部分砖墙面及柱面需采用木龙骨调平、调正、封纸面石膏板，以下为11至15层走道墙面石膏板调平长度汇总：……合计面积为117.895㎡。以上工程量请金谷公司领导核实确认。2013年9月12日，孟冬柏在一张领条上写有“经现场测量，拆除布草间11-17层面积经核实正确，16、17层门梁共4根”并签名。李承忠于同日在该领条孟冬柏签名的下方写有“布草间拆除五层，一层11平方，共计55平方，30元一平方，钱数1815元。16、17楼门梁各两根，共计4根，钱数200元一根，共计800元。两起一共2600元整”并签名。2013年9月13日，韦士林在该领条李承忠签名的下方写有“以上楼层需拆除部位已经甲方、施工方（皇艺）共同测量、定价，情况属实，可以付款”。2013年9月20日，韦士林在李承忠签名的日期为2013年9月13日的金额为2600元的领条下方写有“以上楼层需拆除的部位、面积和拆除费、除渣费已经甲方、皇艺方和拆除方共同确定，情况属实，拆除费用已由皇艺方垫付”并签名。2013年9月17日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《现场签证单》，宋涛于同日在该签证单上写有“上述工程量请报准确的计量”并签名。该签证单的主要内容是：应甲方要求，拆除管井间部分墙体及楼板，并在墙上打洞，以便主立管施工，具体工程量及工程费用如下：……工程总费用为34870元。以上工程量及工程费用请甲方认可。2013年9月21日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由为“关于工程交涉事宜的回函”的《工作回复函》，孟广山于同日签收了该函。该函的主要内容是：一、皇艺公司于2013年4月13日与金谷公司正式签订11-17层客房装修工程合同，皇艺公司于2013年4月18日为约定开工期；原定竣工前为2013年8月15日，时以至今，皇艺公司仅完成了基础结构及部分封顶工作；对于皇艺公司的施工金谷公司多次催促，请严格按照施工计划组织安排好人员上岗，至今现场施工人员少，组织管理弱，材料跟进不及时等情况时导致此现状的主要原因；二、关于设计方案图纸问题：前期金谷公司经过招标，并现场明确答疑，对材料及施工工艺反复说明，讲述，皇艺公司签订合同，在现场施工中，设计师多次亲临现场，手把手地教，说明工艺，希望皇艺公司本着认真做事的原则，按金谷公司要求做好样品，经认可后方可进行施工；三、关于材料核定：金谷公司严格遵循既定计价原则执行，其材料在图纸中都有说明，金谷公司也多次提出要求皇艺公司尽快订货采购，皇艺公司提出种种缘由都应以合同为依据；四、关于民工工资上涨事宜，金谷公司是今年与皇艺公司签订合约，皇艺公司现不仅延误了工期，反而以此为由拖延工期，其做法产生的后果自负；五、对于皇艺公司承包的工程如按期、保质、保量、能较好完成的，金谷公司可考虑给予一定奖励。2013年9月26日，宋涛确认了皇艺公司提交的石膏线材料价格、安装价格并写明据实结算。2013年9月26日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于11-17层地坪厚度”的《现场签证单》，宋涛于2013年9月27日在该签证单上写有“根据商定地坪平均厚度……”并签名。该签证单的主要内容是：关于11-17层倒地坪厚度一事，皇艺公司已于今日现场实测，测量数据为……以上所测得倒地坪厚度请金谷公司核实认可。2013年9月29日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于拆除并封堵C、H房型管井间门事宜”的《现场签证单》，宋涛于2013年9月30日在该签证单上写有“工程款属实”并签名。该签证单的主要内容是：由于原C、H房型管井间门跟设计图纸有冲突，现甲方要求，对C、H房型管井间门进行拆除并封堵，从侧面开门洞，开门洞处为钢筋混凝土墙面。具体的工程量及工程造价为……，小计工程造价为13460元。以上工程量及单价请金谷公司领导核实确认。2013年10月，龙凯公司向金谷公司提交了一份盖有龙凯公司印章且有孟广山签名的《请款单》，该请款单上陈述其已完成了墙体拆除、砖墙砌筑、原墙修补、地面找平、水电管线敷设……，由于目前施工需定购面饰材料，如饰面板、木线条、石材等材料需要大批资金，向金谷公司申请工程进度款115万元。2013年10月10日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于11-17层设计变更事宜”的《工程联系函》，宋涛于同日签收了该函。该函的主要内容是：皇艺公司在工程施工过程中根据甲方要求对部分房型卫生间、部分楼层地面及部分房型的天花、门、走道墙裙等部位发生变更，请金谷公司提供具体施工图给皇艺公司，以便皇艺公司施工，需要提供的图纸如下：1、C房型梭门改对开门，请补变更施工图；2、11-15层走道墙裙变更施工图；3、11-17层卫生间设计变更施工图；4、17层走廊天花变更施工图；5、16-17层变更地铺图；6、11-17层客房门、卫生间门、电梯间对开门、单开门及所有门套请补变更施工图；7、E、F房型卫生间补变更施工图；8、行政酒廊天花调整，请补调整后施工图；9、C房型迷你吧欧式线条、花格补施工详图。2013年10月15日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于空调及消防单位拆除我方吊顶一事”的《工程联系函》，韦士林在该函上写有“以上被拆损部位经现场查看属实”并签名，宋涛在韦士林的签名旁边签名。该函的主要内容是：皇艺公司在甲方的领导下已基本完成对客房及走道吊顶灯相关施工，现由于空调、消防施工单位的施工需要，在施工过程中对皇艺公司已完成的客房走道吊顶进行了部分部位拆除，事先并没书面通知皇艺公司，到目前也没有进行还原处理。为了不影响皇艺公司进行下一步施工，现急需对空调及消防已拆除部位进行还原处理。现我方给出两种方案供甲方参考：……以上方案请甲方同空调及消防施工方协商选择并认可。2013年10月23日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于弱电井开桥架孔工程费用事宜”的《工程签证单》，宋涛于同日在该签证单上写有“按合同约定方式执行”并签名。该签证单的主要内容是：应甲方要求，每层楼在弱电井开电缆桥架孔……，工程总造价为3500元。以上费用请甲方核实认可，认可后皇艺公司即可施工。2013年10月31日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于石材报价”的《工作联系函》，孟广山于同日签收了该函。该函的主要内容是：现将金谷公司核定的木线条、挂墙板、踢脚线、成品套装门的材质及价格发给皇艺公司（清单附后），请皇艺公司遵照。此清单所列材质及价格即刻定制，加快工程进度。2013年11月26日，金谷公司宋涛在有施工单位签章处盖有龙凯公司印章并有孟广山签名的一份《工程任务完成确认单》上的建设单位专业工程师签字处签名；该确认单上在施工单位签章处填写了施工单位已完成的主要内容、数量（1、垟体拆除；……）。2013年12月10日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于墙顶面乳胶漆施工方案”的《工程联系函》，宋涛签收了该函。该函的主要内容是：由于原建筑墙体的平整度、垂直度未达到施工规范要求，墙面不平，装饰施工时要求在原建筑墙面满刮腻子四遍，在新砌墙面满刮腻子两遍……，以上方案请金谷酒店工程部审核、批准。2013年12月13日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于5楼夹层排水管道安装费事宜”的《现场签证单》，宋涛于2013年12月14日在该签证单上写有“请附明细的材料及人工清单，原则上按合同约定方式结算”并签名。该签证单的主要内容是：根据金谷公司要求，更换5楼夹层平面排水管道，由于主管已施工完毕，再施工平面排水管时施工顺序倒置，施工难度加大，根据现场实际测算材料费为6500元、人工费为3000元，合计施工费用9500元，以上施工费用以及施工内容请金谷公司核实、认可。2013年12月24日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于行政酒廊墙面修补事宜”的《现场签证单》，韦士林在该签证单上写有“上述抹灰补平部位已实地测过面积，属实”并签名。该签证单的主要内容是：皇艺公司在施工过程中，发现行政酒廊部分原墙面错位，皇艺公司进行了抹灰补平施工，经皇艺公司与金谷公司管理人员现场测量，补平面积为2.4㎡，以上工程量请金谷公司核准认可。2013年12月25日，皇艺公司向金谷公司提交了一份签证事项“关于A型房设计变更所造成费用事宜”的《现场签证单》，韦士林于同日在该签证单上写有“经现场核实，按图施工后，11-15层A1和A2房淋浴间安装淋浴喷头处是框架柱，无法预埋管道，故改为对向安装，原玻璃门开启方向需改，已砌墙体需拆除部分，工程量经核实属实”的审核意见并签名，宋涛在韦士林签名的旁边签名。2014年1月12日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于春节期间的施工安排”的《工作联系函》，宋涛于2014年1月13日签收了该函。该函的主要内容是：春节期间，具体放假时间暂定为元月24日-2月9日，放假日期安排请金谷公司批准，在假日期间，皇艺公司安排2名工人在工地值班，24小时不间断看守工地。由于天气寒冷，近段时间施工进度较慢，皇艺公司项目部针对这一现象对各施工班组在春节前作出如下要求：……。皇艺公司计划2月9日进场开始施工。争取采用最短的时间完成该项目的施工，卫生间墙地面石材、天花乳胶漆、门及门套、木饰面、灯具及洁具安装等施工项目。2014年2月16日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于工程安排和要求事宜”的《工作联系函》（打印时间2014年2月15日），孟冬柏于2014年2月17日签收了该函。该函的主要内容是：由于各方面的原因，造成金谷公司工程一拖再拖，无法完工损失严重，为加快工程的顺利进行，根据皇艺公司的计划安排，务必加强管理，增加技术人员，保质保量，确保3月28日完工，特提出如下要求：……综上，请皇艺公司合理安排施工人员，加强现场质量检查，抓紧材料采购进程，加快施工进度，保质保量的在3月28日前至少完成3个楼层的客房施工。2014年2月27日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于电梯门套拆除、修补事宜”的《现场签证单》，宋涛在该签证单上写有“请附上图纸及工程量，马上着手开始施工”并签名。该签证单的主要内容是：根据甲方确定的电梯门套装饰设计施工方案要求，需拆除11-17层电梯门套周边墙体、扩大电梯门洞周边尺寸，拆除施工完后，还需采用水泥砂浆修补平整，根据现场实际测量，此项拆除、修补费用为11200元。以上施工项目工程量及工程费用请甲方核实认可。2014年2月28日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《请款单》。该请款单的主要内容是：皇艺公司自承接金谷酒店装饰项目开工以来，已持续施工近一年时间。由于各种原因，工程进度缓慢，又由于设计变更等原因，工程造价远远大于投标报价，金谷公司现在只按合同支付工程进度款造成皇艺公司资金周转困难，皇艺公司目前急需资金定购饰面材料，恳请金谷公司按实际情况支付工程款，以便此施工正常开展，否则将会影响施工进度。2014年3月1日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“卫生间淋浴墙面页岩价格的事宜”的《工作联系函》，孟冬柏于2014年3月2日签收了该函。该函的主要内容是：经金谷公司采供部对页岩市场进行核价后，对金谷酒店客房淋浴间墙面所需页岩定价如下：1、页岩价格：100元/㎡（全包干价），要求倒斜边圆角、勾缝、表面需打磨并刷有机硅处理；2、要求厚薄均匀；3、颜色为浅色，深色不变（如深黑色、深绿色）。请皇艺公司尽快送样至金谷公司确认。2014年3月21日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于皇艺承包11-17层装修工程工期延误的问题”的《工作联系函》，孟广山于2014年3月23日签收了该函。该函的主要内容是：皇艺公司于2013年4月16日进场施工至今已近一年，原定完工日期为2013年8月15日，目前仅完成基础结构及墙面基层，有些材料都还未定制。按照皇艺公司目前这种状况，完工日期将会遥遥无期地拖延；……究其原因在于：1、施工现场长期以来，按照施工面施工人员严重不足，这是导致工期一再延误的主要原因之一；2、项目管理人员责任意识不够，技术力量薄弱，现场质量监管不力，导致施工质量不符合规范要求；……3、材料的定购一直没有实质性的跟进，木饰面金谷公司早在去年九月份就积极配合皇艺公司找供应商，但是，直到今日皇艺公司还未支付预定金，推进工作缺少诚意，这将严重影响整个工程的完工日期；4、皇艺公司承诺3月28日完工，按照目前施工进度及态度根本完成不了，如何解决？综上所述的几个重要问题，金谷公司在此要求皇艺公司3日内（3月24日前）给予明确的答复：1、施工现场的施工人员数量如何保证？工程计划进度如何完成？2、施工过程中的质量问题如何解决？采取何种措施保证工程质量？3、原材料的定制何时开始？定制的材料何时到达施工现场并进行安装？皇艺公司如何采取有效措施保证原材料的进场时间和完工时间？如果皇艺公司在3月24日没有给出明确的回复，金谷公司将按照合同约定的方式给予严厉的经济处罚及强制手段推进工程。2014年3月，需方金谷公司与供方恒瑞石材经营部签订了一份黄木纹石材的供货合同，约定恒瑞石材经营部向金谷公司供应数量暂定2000㎡、单价60元每平方45片的黄木纹石材，合同总金额暂定12万元整，合同价格为甲方应向乙方支付的包干单价，等内容。2014年3月14日、2014年4月1日、2014年4月29日，金谷公司向恒瑞石材经营部支付了页岩定金4000元、页岩款64800元、810元+50000元，共计119610元。2014年3月23日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于11-17层装修工程二期延误的原因”的《工作回复函》，宋涛于2014年3月24日签收了该函。该函的主要内容是：金谷酒店装修工程已施工了一年时间了，还有很多饰面工程还没有实施，为什么该项工程实施得这么缓慢呢？皇艺公司认为主要有如下几点原因：1、设计方案不全面，……；2、设计变更多，施工范围变更多，……；3、材料选样难，……；4、甲方工作人员染指工程材料及施工人员的安排，导致施工管理困难，施工质量、进度无法保证，……。综上所述，由于设计方案不周到、设计速度慢、设计变更多、材料选样慢、材料核价慢，也由于金谷公司对该项工程投入估计严重偏低，实际工程量，工程总造价远远大于合同暂定价，工程进度款支付远远低于工程实际进度的比例，加大了施工方的资金周转压力，另外，武汉市劳务用工行情持续高涨，投标报价时85号文人工费调整远远不能满足人工费上涨的要求，另外，主材单价甲方控制太严，无材料差价弥补人工费，虽甲方多次口头承诺调整人工费，但至今还未正式下文调整，施工方人工费亏损严重。正是由于以上这些原因，导致工程进展缓慢。希望甲方要综合考虑实际情况，合理安排，皇艺公司积极配合，尽快保质保量完成此项工程。2014年4月5日，购货方金谷公司（甲方）与供货方福鸿家具公司（乙方）签订了一份《定制商品购销合同》，约定甲方向乙方购买木饰面产品（具体见合同附件《订货清单》），暂定总价2240634元（工程完工以现场实际数量据实结算），乙方负责购销产品的送货、安装，等内容。2014年4月24日、2014年4月30日、2014年5月8日、2014年5月22日、2014年6月18日、2014年7月23日，金谷公司向福鸿家具公司支付了家具预付款200000元、家具款100000元、200000元、150000元、200000元、130000元，共计980000元。2014年4月7日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于质量与进度的催促”的《工程联系函》，孟冬柏于2014年4月8日签收了该函。该函的主要内容是：皇艺公司与广东家具厂定制的客房固装部分材料样品，于2014年4月6日在金谷公司反复催促下终于到货，经安装，现发现以下几个方面问题：1、面饰板材未按金谷公司要求全部使用白橡实木或白橡木贴皮，不符合金谷公司质量要求；2、据了解皇艺公司所签认的价格综合费用超过了金谷公司下函定价，并以一些其他理由，如门内有木板等要求抬价，这有违双方约定；3、所有材料有较大的刺鼻味道，是否符合环保要求；4、样品至今到货不全，房门未上油漆，洗手间的门未做；5、供货周期太长，何时能交付使用？综上情况，皇艺公司对面饰项目的工作较马虎，拖延；虽然金谷公司积极跟进，但这些应是合约中重要工程项目的一部分，应与工程总体保持一致，完工并交付使用；望皇艺公司接函后立即将近期工程进度安排，施工质量的检查保障方案报金谷公司审核，以便双方更好地共同协作，尽快完成这里建设工作。2014年4月8日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于贵司下达联系函（编号：20140407-1）的回复”的《工作联系函》，宋涛于2014年4月9日签收了该函。该函的主要内容是：金谷公司提出的广东家具厂固装材料质量问题，实际广东东莞米兰朵家具厂是由金谷公司自己联系介绍给皇艺公司的，后来因金谷公司感觉皇艺公司洽谈定价太高，金谷公司自己直接于厂家订的固装木饰面样品，质量问题于皇艺公司无关。2014年4月9日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《设计变更确认单》，宋涛于同日在该确认单上写有“按此变更方案施工”并签名。该确认单的主要内容是：经金谷公司各位领导商议，决定对11-17层部分设计方案作出如下调整：……（列有13项调整内容），以上变更事项请金谷公司确认。2014年4月16日，皇艺公司向金谷公司提交了一份《金谷酒店11-17层装修工程计划表》，该计划表显示了4月17日至5月27日的施工计划。2014年4月22日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于4月21日工程例会内容”的《工作联系函》，孟冬柏于同日签收了该函。该函的主要内容是：根据4月21日工程例会精神，请皇艺公司必须在下述时间段内完成工程项目，以交付金谷公司：1、4月23日前必须完成15层样板间的各项工程，以便金谷公司完成样板间的布置工作；……4、必须按照例会精神，在5月10日起逐层完成各施工项目交付金谷公司，5月25日前全部交付；……。2014年4月22日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于4月22日来函回复”的《工作联系函》，但没有皇艺公司签收该函的记录。该函的主要内容是：4月22日来函收悉，现回复如下：1、由于皇艺公司应采购的材料至今未到位，经协商，固装木饰面、页岩、墙壁纸、地板、地毯、灯具都由金谷公司采供，页岩本周到货，其他基本都是皇艺公司完工后安装，请皇艺公司积极配合；2、客房地面的方案早已告之皇艺公司，现在此再次予以说明，按照设计图纸的要求客房地面在做好地坪，……；3、皇艺公司进场施工一年有余，每天仅有10人左右在工地，严重延误工期，金谷公司保留权利，……；4、工程进度款的支付，金谷公司执行合同的支付方式，……。请皇艺公司认真领会4月21日的工程会议精神，本着真诚合作的态度保质保量尽快完成工程任务，才能协商共赢。2014年4月26日，孟广山向金谷公司提交了一份《对11-17层工程完工安排计划》，该计划中备注有：1、甲方要按乙方施工进度工期安排支付前期材料进度款，工程进度支付基数为合同暂定价，不因为工程项目变更而改变，待竣工决算时，根据工程增减项目及工程总造价据实结算，并在5月31日全面完工后将工程进度款支付至合同暂定价的45%；2、由于甲供材料延期，工期顺延，由于乙方原因延误工期的，乙方愿意承担5000元/天处罚；工程进度款的支付不能因为甲方供材料的延期而延期；3、甲方材料，所有木饰面、墙纸、地板、地毯等甲方采购并施工；灯具、五金、洁具、开关面板等材料甲方采供，乙方施工；排风扇、地漏由乙方采购并安装；4、甲方要在4月30号内完善所有施工方案及材料选样，空调、消防及其他隐蔽工程检测要在4月30号前完成；5、施工人数不得低于20人/天至完工，每少于1人愿接受200元/人处罚；6、乙方须保证工程的施工质量，如质量不合格无条件返工，造成工期延误由乙方负责。2014年4月29日，金谷公司宋涛在该计划尾部落款处写有“工期合理地延误五天内不作处罚”并签名。2014年4月29日，皇艺公司向金谷公司提交一份事由“关于消防及甲方在我方天花吊顶开洞事宜”的《现场签证单》，该签证单打印内容的下方写有“写清楚是什么部位……”但没有签名，该签证单上没有金谷公司的签收记录。该签证单的主要内容是：由于消防单位及甲方工作需要，在皇艺公司已完成天花吊顶上开孔以便工作，具体开孔事宜如下：……统计开孔开洞数量为46个。对以上开洞部位皇艺公司进行修复所造成的人工费及材料费，请甲方给予补偿，补偿金额按25元/个计算，共计金额1150元。以上施工项目工程量及费用请甲方核实认可。2014年5月13日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于走道、客房地面标高及卫生间台盆下隔板施工方案问题”的《工作联系函》，宋涛于同日签收了该函并写有“明日回复”。该函的主要内容是：1、客房走廊地面标高：电梯间地面石材铺贴要根据走道地面标高确定，但走道地面是铺地毯还是地面刷清？这两种施工方案请金谷公司尽快确定，否则皇艺公司无法安排地面工程施工；2、卫生间台盆下隔板：卫生间台盆下用碳化木做隔板请金谷公司确定施工方案，以便皇艺公司采购并施工安装。2014年5月16日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“材料及工期的催促事宜”的《工作联系函》，孟冬柏于2014年5月17日签收了该函。该函的主要内容是：5月12日工程例会上，皇艺公司孟总承诺5月15日13-15层完工，但是时至今日，13-15层还未基本完工，其表现在以下几个方面：……综上情况，皇艺公司已与自己承诺的交付时间又有拖延，并造成金谷公司采购的木饰面、墙纸以及其他材料都无法进场施工，对延误工期金谷公司将保留追究其责任的权利。请皇艺公司抓紧材料的采购速度，加快完成以下工作：1、马赛克的到货时间必须明确，……4、客房、电梯间的天花、墙面、门套、地面的工作必须在10日内完成；5、16、17层走道上造型柱的基层必须在三日内完成，以保证木饰面的安装。以上工作，请皇艺公司组织好材料，落实好人员，以最快的速度、保质、保量地完成。2014年5月20日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于页岩拼贴人工费增加事宜”的《工作联系函》，宋涛于同日在该函上写有“请……韦士林予以核实”并签名，韦士林于2014年5月22日在该函上宋涛的签名旁边写有“经现场核实，页岩材料存在厚薄不均，需人工挑选、排版方可铺贴出效果，所耗费的人工工程量属实”并签名。该函的主要内容是：因甲方提供的页岩尺寸及厚度不一致，且按设计要求斜拼铺贴，根据甲方项目部要求，必须对材料进行挑选、预拼排版方可施工。因此耗费了大量的人工进行挑选、排版，初步核算，需要增加挑选、排版费30元/㎡，请甲方予以认可为感。2014年5月24日，甲方金谷公司与乙方琰锐装饰公司签订了一份《环氧树脂地坪施工合同》，约定乙方为甲方指定的区域（施工区域为：六到十五楼暂定为6000平方米）提供铺设环氧树脂地坪服务，铺设服务单价为25元/㎡，暂定合同总价为15万元，单价不变，实际总价根据实际工程总量据实计算，等内容。2014年10月8日，甲方金谷公司与乙方琰锐装饰公司签订了一份《补充合同》，约定乙方根据甲方要求在原合同酒店内6-12层地面环氧施工基础上加涂一遍面漆，在原合同款项外增加10元/㎡，暂定面积4200㎡、付款方式及其他条款参照主合同；根据甲方要求三楼包房按照14、15楼为样品，单价为45元每平方，暂定为900平方，最终结算以双方实际测量为准；付款方式及其他条款参照主合同。2014年5月26日、2014年7月15日、2014年10月9日、2014年11月6日、2015年1月26日、2015年6月24日、2015年11月10日、2016年4月27日、2016年11月22日，金谷公司向琰锐装饰公司支付了预付款15000元、地坪款30000元、30000元、18750元、69750元、30000元、30000元、30000元、30000元，共计283500元。2016年11月28日，琰锐装饰公司从金谷公司处领取了面额10000元的酒店储值卡一张。2014年6月3日，金谷公司与案涉工程中的各施工单位召开了一次主题为“抓质量、抢进度、保安全按、追材料”的《工程例会》，金谷公司宋涛、皇艺公司孟冬柏在该例会记录上签名。该例会记录的主要内容是：金谷公司的装修工作已进入了最后的冲刺阶段，……下午参与会议的人员有金谷公司工程部所有人员、采购部毛经理、采购部主任郭衍武，以及武汉建工、华龙、皇艺三家装饰公司相关人员。在本次会议，宋工提出的主要内容有：1、所有工程须在五十日内全面竣工；……会议上，宋工分别提出了几个施工单位存在的问题：……皇艺：（1）没有一处完工的地方，主要原因存在于人员配备不合理；16、17楼还有很多地方没动工，电梯间石材没有到，电梯间天花板没动，安灯没安；（2）定不好的事情要提出来；（3）材料很多都没到场，石材、门槛石、地面等石材；（4）所有外层面必须要做好（当初说6.10日11-17楼全部完工，可到现在还没有要完工的迹象）。……各施工单位相关人员提出的内容：……孟总：商价：碳化木价格。2014年6月5日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“卫生间门坎石材料变更”的《工作联系函》。该函的主要内容是：为了便于施工方门坎石的安装，经金谷公司研究决定将原洞石门坎石改为与卫生间内波导线一致的石材作为门坎石，请皇艺公司遵照执行。宋涛在该函的主要内容下方还手写有“另：16、17层的走道为满铺地毯”并签名。2014年6月10日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“石材质量问题”的《工作联系函》，孟冬柏于同日签收了该函。该函的主要内容是：皇艺公司用于16、17层卫生间的地面石材和盥洗台面板石材不符合样品要求，请遵守合同约定立即予以更换。另外，金谷公司再次强调，材料到场必须经金谷公司负责人郭衍武、王涛验收、签字认可后方可用于施工，否则按合同要求视为不合格材料。2014年6月14日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“6.14关于客房需要调整的问题”的《工作联系函》，该函的主要内容是：根据帅总、胡工、王工、李经理、孟总共同巡查情况，请工程进行跟踪改进：1、因抽屉无法打开，将所有房间抽屉做2厘米的拉手口，毛边需收边；2、酒水柜两侧的阳角处全部应抹为圆角……。同日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于客房墙面阳角部分磨圆角及改衣柜抽屉单价事宜”的《现场签证单》，宋涛于同日在该签证单上签名。该签证单的主要内容是：皇艺公司按设计图纸要求，完成了墙面基层处理项目，即墙面安装阴阳角线、刮腻子、滚涂清漆以及衣柜柜体制作等工作，现金谷公司由于设计变更，强烈要求皇艺公司对客房墙面阳角进行磨圆角处理及更改衣柜抽屉。皇艺公司就以上两项变更做出如下人工及材料测算，请金谷公司尽快认可，认可后皇艺公司即刻着手变更项目施工安排……以上设计变更单价请金谷公司核实、认可后皇艺公司即刻着手施工，请于6月14日内以书面形式给皇艺公司回复。2014年6月24日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于16F/17F的E/F房型回风口尺寸加大事宜”的《现场签证单》，宋涛在该签证单上签名。该签证单的主要内容是：应甲方要求，在E/F房型回风口原有尺寸基础上将宽度加大为300mm，长度不变。现皇艺公司正在调动木工人员对其变更作业，所造成的人工费为25元/个，共计22个，合计550元。以上变更所造成的人工费请金谷公司签字认可后皇艺公司便可调动木工人员积极配合施工，以便不影响空调单位施工。2014年6月27日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于后期收尾没完成事宜”的《工作联系函》，宋涛于2014年6月29日签收了该函。该函的主要内容是：根据2014年6月16日会议提出的一些未完工事项，皇艺公司已按书面日期全部完成，后期还有些没确定的图纸及木饰面没安装完成，严重影响皇艺公司不能收尾，请金谷公司尽快落实木饰面厂家完成木饰面安装，以免影响整个项目完工计划。2014年7月13日，金谷公司向皇艺公司发出了一份《工作联系函》，孟冬柏于同日签收了该函。该函的主要内容是：距离皇艺公司承诺的完工日期已越来越近，然而工程进展依然缓慢，经金谷公司检查认定，施工现场存在以下问题：1、施工人员太少，整个工地只有12人，这样是无法保证工程完工的；2、所浇捣的水泥地坪，由于皇艺公司不按规范施工造成地面被烧起泡，以致下一道工序无法进行；3、C户型所用的埃及米黄及洞石与样品不符，此为不合格产品。综上所述，金谷公司要求：1、必须配齐配足人员，保证在承诺时间内完工，否则，金谷公司将按约定予以经济处罚；2、不合要求的水泥地坪必须返工，且要达到下一步施工工序的要求；此项费用由皇艺公司承担；3、不合要求的石材必须在金谷公司项目管理人员的督促下全部拆除予以更换。由于皇艺公司施工组织安排及材料质量，导致的不合格造成工期拖延，给金谷公司带来的严重损失，金谷公司将追究其一切责任。2014年7月16日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于金谷公司7月15日提出的工期缓慢事宜的分析”的《工作联系函》，宋涛于同日签收了该函。该函的主要内容是：关于金谷公司7月15日提出的工期缓慢的事宜，皇艺公司对此情况作出如下分析：1、由于前期资金投入量过大，皇艺公司现在资金特别困难，请金谷公司支持部分资金，皇艺公司把所有订购的材料购买到工地，如石材拼花、石材门套、部分工艺石材及部分木质线条按皇艺公司与供应商约定的付款方式必须支付10万元货款才能提货。请帅总把吉庆街工程尾款4.3万元支付给皇艺公司，用于购买五金拉手、玻璃等。工程基本完工时，再请金谷公司给予预支10万元支付部分人工费。2、因资金原因，无力进行材料采购。皇艺公司可把所有材料订货单直接交给金谷公司，请金谷公司给予解决。金谷酒店自2013年4月份开工至今，由于人工费上涨较快，皇艺公司多次请金谷公司按照市场行情调整人工费，但金谷公司以口头承诺调整人工费，但至今没有书面答复，另外，材料单价金谷公司控制地很严，材料无利润空间，人工费的上涨导致本工程亏损严重。本工程设计变更大，几乎所有每个工序都要做样品，找感觉。此情况严重影响了工期的延误。金谷公司若按市场行情对人工费给予合理调整，皇艺公司才有底气想办法筹钱把工程做完，待皇艺公司所施工项目完工后，金谷公司按原合同支付后期工程款。综上所述，为了酒店早日开业，请金谷公司综合考虑，给予明确支持和帮助。在该函打印的上述主要内容的下方手写有“我方放弃剩余的玻璃门、五金拉手……”，在该手写内容下方有宋涛手写的“根据协商，皇艺公司孟广山同意放弃未完成的项目，由金谷公司接手后续工程”并签名。在宋涛签名旁边有孟冬柏在经办处签名，还有孟广山签名。皇艺公司称当时金谷公司不断增加工程量，又不按时支付工程款，导致皇艺公司无力再承受，但是后来金谷公司自己也不愿意采购，最后还是由皇艺公司采购安装，该项费用已列入工程造价鉴定书中。2014年7月21日，皇艺公司向金谷公司出具了一份《承诺书》，孟广山在皇艺公司盖章处签名。该承诺书主要内容是：皇艺公司承诺在给付资金支持下皇艺公司保证在8月10日前上足人员，所有施工面应完成的项目按时完工，对于存在质量问题的部分也会按照规范要求予以整改；如果未在此时间段内完工，自愿接受5000元/日的处罚，另16-17楼门套未安装，皇艺公司无法收尾，工期顺延；待皇艺公司按合同内施工项目全部完成时，工人工资方面还请金谷公司帮忙在资金上给予一定的支持，支付部分工人工资。2014年8月4日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于工程质量及进度的重要函告”，孟冬柏于2014年8月5日签收了该函。该函的主要内容是：在皇艺公司多次承诺下，金谷公司也一再给予支持。现在皇艺公司一再保证下，金谷公司多次研究决定：酒店试营业时间为8月28日。目前，金谷公司各部门营运管理人员全部到岗，员工也将到位，各项物资也要进场。因此皇艺公司必须确保按承诺8月10日完工。8月4日上午，金谷公司各管理层人员到现场查看施工情况，发现还有许多项目没有完工，具体如下：……。2014年8月14日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于8月13日金谷公司巡查现场的问题函告”的《工作联系函》，孟广山签收了该函。该函的主要内容是：金谷公司相关人员及总设计师于8月13日巡查皇艺公司施工现场后，发现以下问题：一、工程技术质量……。二、工程进度：目前离皇艺公司承诺的完工日期仅剩一天时间，但皇艺公司仍有大量洁具尚未安装，并有许多细节收尾工作尚未完成，卫生间排风扇、布草间、仓库及强弱电井的照明、龙头、洁具等。三、工程责任：……。请皇艺公司在交工期内及时安排人员按要求、保质量完成以上各项工作。对于皇艺公司延误工期、质量不合要求所产生的损失，金谷公司将追究皇艺公司的一切责任。在孟广山签名的下方有手写的“请金谷酒店工程部尽快交出未完电梯，皇艺公司等着施工粘贴电梯门套石材，11-17楼管井间、电梯间防火门套部分木饰面未完，严重影响皇艺公司后期收尾工程，另外金谷公司提出以上未完项目，是因金谷公司设计师8月13号才确定。皇艺公司施工订材料施工有过程，请金谷公司理解”并写有日期2014年8月14日。2014年9月12日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于电梯厅及客房卫生间地面石材打磨结晶工程量及单价事宜”的《现场签证单》，宋涛于2014年9月13日在该签证单上写有“按相关规定执行”并签名。该签证单的主要内容是：经甲方要求“11-17层电梯厅及客房卫生间地面石材需打磨结晶”，目前皇艺公司已按要求全部完成。其中11-17层电梯厅地面石材及总统套房进户门地面石材属于拼花石材，打磨结晶费用按60元/㎡商定单价计算；其中C、D、E、F、总统套、行政酒廊卫生间地面石材打磨结晶费用按40元/㎡商定单价计算。打磨结晶工程量及造价明细见下表……。2014年9月18日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于弧形门头拆除后恢复事宜”的《现场签证单》，宋涛于2014年9月20日在该签证单上写有“改正的门头按合同约定方式计价”并签名。该签证单的主要内容是：11-17层C、E、F房型酒水柜上方门头弧形木基层造型基层及面层石膏板、乳胶漆等均已施工完成，金谷公司要求将其拆除改平，共拆除28个。前期的弧形门头制安费将列入后期决算，但拆除及改平的费用需现场签证。经施工现场核查，每个弧形门头拆除及改平需耗用人工及材料费用合计为280元/个，共计7840元。2014年9月20日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于客房墙面阳角部分磨圆角及改衣柜抽屉工程量事宜”的《现场签证单》，王涛、宋涛在该签证单上签名。该签证单的主要内容是：由于设计变更，金谷公司要求皇艺公司对客房墙面阳角进行磨圆角处理及更改衣柜抽屉两项工作，皇艺公司现已全部完成，具体工程量如下……，以上工程量请金谷公司核实确认。2014年10月8日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于工程质量的重要函告”的《工作联系函》，孟广山于2014年10月9日签收了该函。该函的主要内容是：10月6日上午，金谷公司工程人员对楼层房间施工现场的一些设施情况进行了检查，发现许多项目存在很多问题具体如下：1、卫生间的地漏排水排不了，地漏口明显高于地面；2、卫生间的门坎及墙角边防水没有做好，地面的水渗透到房间走廊；3、五金洁具安装有问题；4、电器插座安装存在问题（已发给皇艺公司）。对以上问题酒店工程部列出了详细的表格，请皇艺公司尽快安排人员进行整改。……备注：对这些问题请皇艺公司在10月15日前完成整改。2014年10月15日，金谷公司向皇艺公司发出了一份《工作联系函》，李俊于同日签收了该函。该函的主要内容是：一、17楼1712房和15楼1528房，因更换风机盘管，拆除上方的吊顶，请予以修复。二、17楼总统套房内淋浴间的乳胶漆墙面改为洞石，洞石尺寸按装花洒那方墙面的尺寸来做。三、卫生间干区经检查发现还有渗水现象，请立即整改。2014年10月16日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于工程质量的重要函告”的《工作联系函》，李俊于同日签收了该函。该函的主要内容是：10月15日金谷公司安排人员对10月8日发函给皇艺公司对施工存在的问题，进行了复检，检查发现还有很多地方没有整改到位，问题具体如下：……请皇艺公司尽快安排人员进行整改。备注：对这些问题请皇艺公司在10月25日前完成整改。2014年10月19日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于工程质量及进度整改通知单”的《工作联系函》，孟广山于同日签收了该函。该函的主要内容是：依据合同完工时间为2013年8月15日，皇艺公司最后承诺的完工时间为2014男9月10日，现又已超过1个多月，但是工程仍未完工。对此，金谷公司将依据合同和皇艺公司承诺予以执行。10月17日，金谷公司相关领导会同皇艺公司项目负责人孟广山对待施工区域进行了初步检查，发现存在许多质量问题，具体如下：一、淋浴间的排水不畅，究其原因主要有调坡不够和边缝处理不密实未按图纸细节施工，下水管道对位不正造成；门坎石渗水；下水及防水问题较为严重；二、电梯间的石材线条未补缝，未做护理，……六、行政楼层碳化木不能直接落在水台上，要整改；行政楼层洗手台需做挡水处理，……。这只是初步的工作检查，还有关电路及其他工程未完善检查。上述问题已反复多次提出，……请皇艺公司于2014年10月20日将完工时间、人员安排计划报金谷公司项目部。皇艺公司最后一次承诺于10月25日前全面交付并达到验收合格标准，如未按时按质完成，金谷公司将采取必要的强制措施，由金谷公司重新指派施工人员进场完善收尾工作，所发生的一切费用均由皇艺公司承担。对于皇艺公司拖延工期所造成的经济损失，金谷公司依合同及承诺追究责任。2014年10月21日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“对编号20141019联系函的回复”的《工作联系函》，王涛于2014年10月25日签收了该函。该函的主要内容是：联系函提出内容概括为两点：工程质量存在问题、工期延误。针对以上两点，皇艺公司作出如下回复：1、在工程质量上面……；2、针对工期延误问题，皇艺公司认为原因大体上有三个方面：甲供材料不能及时到位……；施工配合及协调组织工作不到位……；设计图纸及设计交底存在问题……。2014年10月23日，金谷公司向皇艺公司发出一份事由“工程进度催促、质量整改单”的《工作联系函》，但没有皇艺公司、孟广山等人员签收该函的记录。该函的主要内容是：皇艺公司承诺的对质量不合格的施工面进行整改的地方没有及时整改。当天上午金谷公司再次检查施工情况，有如下问题没有解决：……请皇艺公司收到此函后3天内完成，如皇艺公司未完成，金谷公司将增派人员完成，所产生的一切费用由皇艺公司承担，延误交付时间皇艺公司将追究其一切责任。2014年10月24日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于甲供材料到场及未完工分项内容完成时间的催请”的《工作联系函》，王涛于同日签收了该函。该函的主要内容是：皇艺公司承接的金谷酒店11-17层室内装修工程开工至今，现已基本完成，但金谷公司有部分定制材料没有到场，现已影响皇艺公司局部项目不能收尾，比如……。现提请金谷公司对自己没到场的材料和未完工的分项内容定个准确完成时间，以免影响皇艺公司对收尾工作的安排。2014年10月25日，金谷公司向皇艺公司发出一份事由“工程进度催促、质量整改单”的《工作联系函》，孟广山于2014年10月26日签收了该函并写有“见意（建议）管井封堵由金谷公司安排统一一家施工单位完成”。该函的主要内容是：皇艺公司承诺的对质量不合格的施工面进行整改的地方没有及时整改。当天上午金谷公司再次检查施工情况，有如下问题没有解决：1、卫生间打胶16-17F没有打胶（自检11、12、13、14、15F打胶情况）；2、总统套房、淋浴间墙面贴马赛克贴面，用同样的石材线条收边；3、所有淋浴间加石材及倒边，与1420房间石材一致，每间卫生间补100元；4、所有房间卫生间玻璃门边加防水条；5、管道井封堵混凝土由皇艺公司完成。请皇艺公司收到此函后在本月31日内完成，如有疑问请尽快与金谷公司联系，延误交付时间金谷公司将追究其一切责任。2014年11月3日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“工程进度催促、质量整改单”的《工作联系函》，李俊于同日签收了该函。该函的主要内容是：距离皇艺公司最后保证完工日期已近尾声，但是施工现场仍然有些问题没有解决。承诺的对质量不合格的施工面进行整改的地方没有及时整改。今天上午金谷公司再次检查施工情况，有如下问题没有解决：1、房间1228、1703面盆下水管脱落；2、房间1712面盆下水漏水；房间1605面盆冷水水龙头关不严；3、房间1708、1716面盆下水外套（木头）不规则；4、房间1303、1310多开孔，请用膏灰补平；5、11、12、13、14、15楼维修问题详见附表。请皇艺公司收到此函后，在5日内完成，如有疑问请尽快与金谷公司联系。延误交付时间金谷公司将追究其一切责任。2014年11月3日，皇艺公司向金谷公司发出了一份《工作联系函》，该函主要内容下方手写有“以上情况属实”，王涛于2014年11月5日签收了该函。该函的主要内容是：①皇艺公司施工的15-17楼客房走廊天花吊顶已施工完成，且乳胶漆也滚涂完成，现因空调方对空调机的维修，对已完成的天花吊顶进行了拆除，拆除后皇艺公司又对其拆除的天花吊顶进行恢复，重新批腻子、滚涂乳胶漆，经现场用工及材料的核算，恢复费用为1000元。②16-17层走道皇艺公司施工的防火门套，因甲方安排工人对其门套拆除另行调整重做。皇艺公司凿除已完成地面米黄石材和墙面已完成的洞石石材踢脚线及水泥地面，另又重新加工铺贴米黄地面石材。经核算，所拆除的部分耗用材料及人工费合计5200元。以上情况及费用请金谷公司核实认可。2014年11月9日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于卫生间淋浴房增加防滑石材”的《现场签证单》，王涛于2014年11月11日在该签证单上签名。该签证单的主要内容是：11-17层卫生间淋浴房增加防滑石材，一共有127个卫生间，金谷公司每个卫生间补偿皇艺公司100元，共计12700元。15层1502房门槛石更换一个，耗人工及材料费为220元。2014年11月9日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于管道井木龙骨石膏板封堵及电梯井消防门套刮白刷漆事宜”的《现场签证单》，王涛于2014年11月11日在该签证单上签名。该签证单的主要内容是：金谷酒店12、14、16层因金谷公司要求走廊管井内门洞配合消防验收，要求皇艺公司用木龙骨石膏板封堵管井内门洞，完成后用防火涂料涂刷面层，3层楼共计36个，经测算，每个需耗资110元，共计3960元。金谷酒店11-15层电梯间消防门套施工完成，因金谷公司变更门套，要求皇艺公司重新进行批腻子刮白及打磨并涂刷清漆，5层楼共计10个，经测算每个耗人工及材料费130元，共计1300元。2014年11月16日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于16-17层走道乳胶漆修补事宜”的《现场签证单》，王涛于2014年11月30日在该签证单上写有“情况属实”并签名签收了该签证单。2014年11月24日，金谷公司向皇艺公司发出了一份《工作联系函》，孟广山于同日签收了该函。该函的主要内容是：为了皇艺公司保证金谷酒店28号如期开始试运行，再次督促皇艺公司增加施工人员、严把质量先自行检查和维修工作，收边打美容胶、油漆修补、临时办公室搬离现场、卫生保持干净等。金谷公司决定11月26日早上9:30分对皇艺公司施工区域进行全面验收工作。希望皇艺公司配合金谷酒店验收工作做好一切准备。如果皇艺公司不按照以上要求做好一切验收准备工作，金谷公司将按合同和承诺对皇艺公司进行法律追究和处罚。在孟广山签名的上方回执处手写有“所有玻璃胶保洁全部做完后再收完”。2014年11月27日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“关于房间工程收尾问题”的《工作联系函》，孟广山于同日签收了该函。该函的主要内容是：皇艺公司最后一次承诺的完工日期已过许久，但工程并未完工。承诺对质量不合格的施工并没有及时整改，金谷公司再次检查，尚有如下问题有待解决：1、C、D房型和16F、17F的地面石材锈渍较多，淋浴间墙面要冲洗；……8、所有淋浴间防水条均未安装。请皇艺公司收到此函后，在3日内完成，如有疑问请尽快与金谷公司联系。延误交付时间金谷公司将追究一切责任。2014年12月1日，金谷公司向皇艺公司发出了一份《工作联系函》，孟广山于2014年12月2日签收了该函。该函的主要内容是：关于16、17楼卫生间质量问题，如：石材线打磨，上蜡、抛光、浴缸边和石材结合处未处理，马赛克未填缝等等（附照片）。望皇艺公司务必在5号前处理完毕交付验收。2014年12月15日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于我方交付贵方11-17层客房验收事宜”的《工作联系函》，宋涛于2014年12月18日签收了该函。该函的主要内容是：皇艺公司承接金谷公司11-17层标段室内装饰工程已全部完工，请金谷公司组织相关人员对11-17层室内装饰工程进行现场验收并办理验收手续。后金谷公司未回复。金谷公司与皇艺公司未办理过竣工验收或工程交接手续。2014年12月23日，皇艺公司向金谷公司提交了一份事由“关于空调、消防漏水等造成我方修补事宜”的《现场签证单》，王涛于同日在该签证单上写有“情况属实”并签名，宋涛在王涛的签名旁签名。该签证单的主要内容是：由于空调、消防单位设备管道漏水致使皇艺公司已完成的天花墙、顶面破坏，由于破坏部位均属于带色乳胶漆，修复起来有一定难度。应甲方要求，所有破坏部位需进行修复处理，现将所耗修复费用报上：……以上4个部位的破坏，皇艺公司修复处理工耗费人工费1040元。以上修复处理耗费人工费用请甲方核实认可。王涛于同日在该签证单上写有“情况属实”并签名，宋涛在王涛签名的旁边签名。2014年12月，皇艺公司退场。退场时，皇艺公司局部工程未完工并由金谷公司自行收尾处理。2015年1月27日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于我司交付贵司11-17层客房验收事宜”的《工作联系函》，宋涛于2015年1月28日签收了该函。该函的主要内容为：皇艺公司承接金谷酒店11-17楼室内装饰工程已全部完成，现金谷酒店已投入使用，请金谷公司组织相关人员对皇艺公司施工完成的11-17层室内装饰工程进行现场验收并办理验收手续。2015年4月7日，金谷公司向皇艺公司发出了一份事由“工程维修及竣工验收时间安排事宜”的《工作联系函》，孟广山于2015年4月8日签收了该函。该函的主要内容是：皇艺公司负责的金谷公司酒店11-17层施工面，有如下地方需要进行维修：1、C型房的管井门的乳胶漆面；2、各个楼层个别区域的天花开裂及脱落；3、部分客房卫生间墙地面大理石的打磨机洁净处理。请立即安排施工人员跟进维修整改。另请皇艺公司将负责的施工区域进行全面自检，并书面告知金谷公司竣工验收时间及安排，以便后续工作的进行。2015年4月20日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于我方交付贵方竣工图及现场签证单事宜”的《工作联系函》，宋涛于2015年4月23日签收了该函。该函的主要内容是：现将皇艺公司施工的11-17层室内装饰工程的竣工图及此工程相关的现场签证单交与金谷公司，请金谷公司确认签收。附件有金谷酒店11-17层室内装饰工程竣工图（一套）、金谷酒店11-17层现场签证单（一套）。2015年6月5日、2015年8月17日，皇艺公司分别向金谷公司发出了催促金谷公司尽快对皇艺公司竣工图纸及相关资料进行审核并回复的《工作联系函》2015年9月19日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“工程竣工结算书”的《工作联系函》，宋涛于2015年9月21日签收了该函和结算书。2015年11月25日，皇艺公司向金谷公司发出了一份事由“关于我方交付贵方11-17层客房竣工结算书事宜”的《工作联系函》，宋涛于2015年11月28日签收了该函。该函的主要内容是皇艺公司于2015年9月21日交给金谷公司11-17层室内装饰工程竣工结算书，请金谷公司尽快审核。2015年10月24日，金谷公司向皇艺公司回函提出异议要求整改。后双方就结算问题产生争议，不能达成一致。2016年1月29日，皇艺公司的农民工到金谷公司经营的酒店（案涉工程所在场地）闹事，金谷公司报警后铁箕山派出所出警到现场。2016年2月1日，皇艺公司李俊出具了一份承诺书，承诺皇艺公司与武汉金谷酒店工程尾款催要一定从正常程序处理。铁箕山派出所于2018年10月30日出具的一份《关于武汉金谷国际酒店报警的情况说明》中载明：“2016年1月29日我所接到武汉金谷国际酒店报警称有20余名农民工在酒店内强占大堂，并有人在1402房间窗外悬挂横幅并悬坐在窗户上。我所接警后立即赶到现场。据了解这些农民工系武汉皇艺公司装修工人，因金谷国际酒店装修工程款的问题到金谷酒店要钱闹事，我所通过协调，要求双方通过法律途径手段解决此事，不得采取极端手段。”2016年5月10日，皇艺公司因案涉工程将金谷公司诉至法院要求金谷公司支付拖欠的工程款及逾期付款利息。法院于2018年5月30日作出的（2016）鄂0192民初1265号民事判决书判决金谷公司向皇艺公司支付工程款3773743.93元并承担逾期付款利息等（详见该判决书）；在金谷公司不服该判决上诉至武汉市中级人民法院后，武汉市中级人民法院于2018年9月28日作出的（2018）鄂01民终7800号民事判决书判决驳回上诉，维持原判等（详见该判决书）。该已生效判决确认：1、在该案诉讼中，金谷公司、皇艺公司共同确认金谷公司累计已支付工程款总额为2738088元（含水电费、消费冲抵），已付款中，有支付至孟广山、龙凯公司名下，也有支付至皇艺公司指定的材料商名下等方式，但无直接支付至皇艺公司名下的记录。2、该案中结合法院2017年3月3日进行现场勘察的情况，确认现场存在皇艺公司局部工程未完工并由金谷公司自行收尾处理的情况。3、案涉装修合同无效，但皇艺公司已退场多年，案涉工程已于2015年4月投入使用，金谷公司应当向皇艺公司支付已完工部分的价款。5、在该案诉讼中，法院依据鉴定机构湖北中诚工程造价咨询有限公司于2017年12月14日出具的《工程造价鉴定意见书》【鄂中诚鉴字（2017）007号】中可确定的造价结论意见6716228.93元，扣减计算错误的组织措施费204397元，确认皇艺公司的施工工程价款为6511831.93元。扣减已付款2738088元，法院确认金谷公司在该案中应向皇艺公司支付剩余工程款3773743.93元。6、皇艺公司、曹建平对孟广山是案涉工程承包方现场负责人没有异议，陈述孟广山是皇艺公司股东（未办理工商登记），代表皇艺公司履行本案合同，认可孟广山、龙凯公司的收款，提出是因为皇艺公司当时有涉诉案件故而委托孟广山、龙凯公司进行收款；孟广山陈述其是皇艺公司的股东，案涉合同履行后如赚了钱，在皇艺公司扣除必要成本后利润归孟广山、曹建平，现场由孟广山负责，曹建平偶尔过来，现场施工及管理人员由孟广山发放工资；孟广山、曹建平对皇艺公司提起该案诉讼无异议，也同意后续款项支付给皇艺公司；另查，孟广山未在皇艺公司领取工资、缴纳社保。7、案涉装修合同签订时皇艺公司是作为合同承包方的身份，在实际履约时是由孟广山聘请管理人员、办理各项工程事务并由孟广山或其作为法定代表人的龙凯公司申领工程款；孟广山陈述其系皇艺公司职工，但无工资、社保记录，其利益是通过工程利润来实现；根据上述特征，法院认定皇艺公司为名义承包人，孟广山为实际施工人，系孟广山以皇艺公司名义承揽案涉工程。8、关于金谷公司提出因皇艺公司及相关权利人延误工期、施工质量不合格而给金谷公司造成损失的问题，金谷公司可依法另行主张权利。金谷公司认为皇艺公司延误工期、施工质量不合格违约且给其造成损失，故现诉至一审法院，要求判如所请。一审法院认为，根据已生效判决的认定，金谷公司与皇艺公司于2013年4月13日签订的装修合同系无效合同，皇艺公司是该装修工程的名义承包人，孟广山是该工程的实际施工人，系孟广山以皇艺公司名义承揽该工程。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还的或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。在本案中，案涉装修合同是经过金谷公司招标、皇艺公司投标，在皇艺公司中标后双方自愿签订的，在该装修合同签订及履行过程中，皇艺公司不具有相应专业承包资质的事项是持续存在的，则金谷公司、皇艺公司对案涉装修合同因皇艺公司不具有相应资质而无效的法律后果均具有过错，依法应各自承担相应的责任。在案涉工程中，从孟广山代表皇艺公司投标、中标后签订案涉装修合同、履行合同时全程参与与金谷公司的联系沟通、已生效判决中查清认定的案涉工程中各方身份关系事实等情况，可知孟广山参与案涉工程不属于非法转包工程的情形，孟广山在案涉工程中的身份亦不是项目经理，故金谷公司据此要求皇艺公司依约承担各1万元共2万元违约金的诉讼请求，缺乏依据，一审法院依法不予支持。虽然有皇艺公司的工人在2016年1月29日到金谷公司经营的酒店（案涉工程所在场地）要钱闹事的情况，但此时皇艺公司已退场一年多，而金谷公司早已于2015年4月投入使用案涉装修工程，又金谷公司在皇艺公司退场较长一段时间后未及时审核回应皇艺公司的结算要求，在双方产生结算争议后又没有一致的解决方案，故金谷公司据此要求皇艺公司依约承担5万元违约金的诉讼请求，缺乏依据，一审法院依法不予支持。虽然在案涉工程施工过程中有金谷公司自行采购材料（石材、木饰面）供皇艺公司施工的情况，但结合双方往来函件，可知金谷公司自行采购材料的行为是双方沟通协商的结果，金谷公司亦未提交证据证明其自行采购材料时存在皇艺公司无故不接受其指定材料品牌及价格的情况，故金谷公司据此要求皇艺公司依约赔偿自购材料款数额3倍的罚款的损失363.21万元的诉讼请求，缺乏依据，一审法院依法不予支持。皇艺公司从2013年4月18日开工到2014年12月退场再到2015年4月金谷公司投入使用案涉装修工程，这段期间远超案涉装修合同约定的工期总日历天数120天的约定，但是从皇艺公司与金谷公司往来的函件，可知在施工过程中存在金谷公司向皇艺公司提供的施工图纸不及时不全面、设计图纸更改较多、设计方案是边施工边改变的情况，存在协商由金谷公司提供材料后金谷公司向皇艺公司供应施工材料不及时的情况，还存在皇艺公司已完工部分多次被其他施工单位损坏需修复的情况，这些情况的归责主体在金谷公司，从而因这些情况产生的工期应予扣除。根据双方往来函件，可知在施工过程中确实存在皇艺公司订材迟缓、现场施工人力不足、金谷公司多次催促皇艺公司加派施工人手并催促尽快施工的情况，则皇艺公司对实际工期较长的情况亦负有一定的责任。结合金谷公司自认因其原因扣除150天的情况，又双方均没有提交证据证明因金谷公司、皇艺公司各自的原因实际产生的各自应承担的误工期限，考虑到案涉装修合同中虽有因皇艺公司责任造成工期延误按每天2000元处罚的约定但该约定处罚额度较高且该合同又无效的情况，根据公平原则，一审法院酌定由皇艺公司向金谷公司支付工期补偿款5万元。对于金谷公司主张因皇艺公司施工质量不合格依约按工程结算价款5%处罚的诉讼请求，虽然皇艺公司在2014年12月退场时存在局部工程未完工的情况，且孟广山在2015年4月8日签收了金谷公司向皇艺公司提出的维修整改的《工作联系函》，考虑到案涉装修合同中虽有因施工质量不合格按工程结算价款5%处罚的约定，但该约定与金谷公司向皇艺公司实际上是支付已完工部分价款的已生效判决内容不同，且该合同又无效，结合该函中要求维修整改的内容及2015年4月金谷公司已投入使用案涉工程的情况，根据公平原则，一审法院酌定由皇艺公司向金谷公司支付工程质量补偿款2万元。对于以上两项补偿款，因孟广山系案涉工程的实际施工人并享有工程利润，根据公平原则，孟广山依法应对该两项补偿款承担连带责任。曹建平、龙凯公司因在案涉工程中并无直接的利益关系，故在本案中不承担责任。综上所述，为保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国合同法》第五条、第五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决：一、武汉皇艺装饰工程有限公司于一审判决生效之日起十日内向武汉金谷酒店投资管理有限公司支付工期补偿款5万元；二、武汉皇艺装饰工程有限公司于一审判决生效之日起十日内向武汉金谷酒店投资管理有限公司支付工程质量补偿款2万元；三、驳回武汉金谷酒店投资管理有限公司的其他诉讼请求。如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费44593元、保全费5000元，共计49593元，由武汉金谷酒店投资管理有限公司负担24796.50元，由武汉皇艺装饰工程有限公司负担24796.50元（此款武汉金谷酒店投资管理有限公司已预交，武汉皇艺装饰工程有限公司于一审判决生效之日起十日内直接向武汉金谷酒店投资管理有限公司支付24796.50元）。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：金谷公司向本院提交如下证据：证据一、工程回复函一份，拟证明2013年4月26日，金谷公司已将确认的电子版图纸发至孟广山邮箱，没有延迟交付图纸。证据二、付款进度表一份，拟证明结合2014年4月26日的11-17层工程完工安排计划，金谷公司按照双方的约定足额向皇艺公司支付工程款。证据三、劳动力计划安排表一份，拟证明皇艺公司未按照投标文件的要求安排劳动力，导致案涉工程施工过程中施工人员不足。皇艺公司向本院提交如下证据：发票38张，拟证明皇艺公司向金谷公司出具了发票，皇艺公司主体是适格的。经质证，皇艺公司、曹建平、孟广山、龙凯公司对金谷公司提交证据的意见为：对证据一的真实性无异议，但对内容不认可，不能达到其证明目的；对证据二的真实性不认可，应该以其支付凭证为准，不能达到其证明目的；对证据三不认可，是其自行制作，不能达到其证明目的。金谷公司对皇艺公司提交证据的意见为：对该证据的真实性无法核实，不知道是否收到发票，发票开具的时间是2019年3月1日，是另案终结后开具的，不能证明其在工程履行过程中开具了发票，该证据与本案无关。曹建平、孟广山、龙凯公司认可皇艺公司提交的证据。本院认为，金谷公司提交的证据一不能达到其证明目的，本院不予采信；证据二、证据三均系其自行制作，真实性无法核实，本院不予采信。皇艺公司提交的证据不能达到其证明目的，本院不予采信。本院对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，金谷公司与皇艺公司签订的装修合同系无效合同。孟广山以皇艺公司的名义承揽案涉工程，在承揽过程中，孟广山代表皇艺公司投标，中标后签订装修合同，在履行装修合同的过程中全程参与与金谷公司的联系沟通，一审法院认定孟广山参与案涉工程不属于非法转包工程的情形，并无不当。金谷公司认为皇艺公司将案涉工程非法转包给孟广山的上诉理由，本院不予采纳。金谷公司依据合同中“承包人承诺不违法、不分包、不转包，如违约接受壹万元处罚”的约定要求皇艺公司承担1万元违约金的上诉理由，本院不予采纳。丁明系案涉工程的项目经理，金谷公司提交的证据不足以证明案涉工程更换了项目经理，其依据合同中“承包人项目经理一经确认不得更换，并只承担本项目，如违约接受壹万元处罚”的约定要求皇艺公司承担1万元违约金的上诉理由，本院不予采纳。皇艺公司的工人虽然在2016年1月29日到案涉工程所在场地闹事，但此时皇艺公司已经退场一年多，金谷公司在皇艺公司退场后较长时间内未及时审核回应皇艺公司的结算要求，且案涉装修合同已经被认定无效，金谷公司依据合同中“不拖欠民工工资，如违约接受伍万元处罚”的约定要求皇艺公司承担5万元违约金的上诉理由，本院不予采纳。金谷公司虽然有自行采购材料供皇艺公司施工的情况，但金谷公司未提交充分的证据证明皇艺公司存在无故不接受其指定材料品牌及价格的情况，且结合双方函件往来亦可看出金谷公司自行采购材料是双方沟通协商的结果，金谷公司依据合同中“承包人不得无故不接受发包人确定的材料品牌和价格，否则发包人可按确定的材料品牌和价格自行采购供承包人施工，且承包人愿意接受按发包人自购材料款数额3倍处以罚款，材料款与罚款一并在工程款支付时扣除”的约定要求皇艺公司赔偿损失363.21万元的上诉理由，本院不予采纳。皇艺公司施工的日期虽然远远超过合同约定的施工日期，但从双方往来函件可看出，双方对施工日期的增加均负有责任，一审法院根据公平原则，酌定皇艺公司向金谷公司支付工期补偿款5万元，并无不当。金谷公司已于2015年4月将案涉装修工程投入使用，一审法院结合孟广山签收的维修整改工作联系函的内容和工程已经投入使用的情况，根据公平原则，酌定皇艺公司向金谷公司支付工程质量补偿款2万元，并无不当。孟广山系案涉工程的实际施工人并享有工程利润，根据公平原则，孟广山应当对皇艺公司应支付的补偿款承担连带责任。金谷公司要求孟广山承担连带责任的上诉请求，本院予以支持。曹建平系皇艺公司的法定代表人，其实施的行为系职务行为，其行为后果应由皇艺公司承担，龙凯公司既非案涉装修合同的相对方，亦非实际施工人，在案涉工程中亦无直接的利益关系，故金谷公司要求曹建平、龙凯公司承担连带责任的上诉请求，本院不予支持。综上所述，金谷公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、维持湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（2018）鄂0192民初5685号民事判决第一项、第二项；二、撤销湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（2018）鄂0192民初5685号民事判决第三项；三、孟广山对武汉皇艺装饰工程有限公司应当支付的工期补偿款5万元和工程质量补偿款2万元承担连带责任；四、驳回武汉金谷酒店投资管理有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费44593元、保全费5000元，共计49593元，由武汉金谷酒店投资管理有限公司负担24500元，由武汉皇艺装饰工程有限公司负担24500元，孟广山负担593元。二审案件受理费44593元，由武汉金谷酒店投资管理有限公司负担44000元，孟广山负担593元。本判决为终审判决。审判长 李 瑜审判员 方 红审判员 刘鑫荣二〇二〇年八月三日书记员 李一凡