云南省禄丰县人民法院民 事 判 决 书（2020）云2331民初911号原告：王加平，男，1968年12月14日生，汉族，云南省禄丰县人，现住云南省楚雄州禄丰县。委托代理人：李珺、李林林，云南鑫玉李珺律师事务所律师。代理权限：特别授权。被告：禄丰绿晨装饰经营部。地址：云南省楚雄州禄丰县金山镇世纪大街世恒商居9幢。统一社会信用代码：91532331MA6N574N9A。负责人：艾晓明。原告王加平与被告禄丰绿晨装饰经营部装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月15日立案，依法适用简易程序，于2020年6月18日公开开庭进行审理，原告王加平及其委托代理人李珺、李林林、被告禄丰绿晨装饰经营部负责人艾晓明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王加平向本院提出诉讼请求：责令被告归还原告垫付的材料款及家电费用86058元，工时费2200元，违约金46800元，律师代理费5000元。承担本案诉讼费。事实及理由：2019年2月12日原、被告签订房屋装修合同，约定被告以包工包料的方式装修原告位于天泰锦园小区二单元面积为156平方米住房一套，工期从2019年2月12日至2019年5月21日，全部工程价款为156000元。同时在合同中双方还约定若因被告原因而延误工期，每日按工费的1%作为违约金支付给原告，同时约定在合同履行期内一方擅自解除合同的，需要向对方支付违约金。为明确装修材料及内容，被告还向原告出具了亿家绿晨新型环保零甲醛生态装修套餐的明细及材料类型。《房屋装修合同》签订后，原告将钥匙交给被告的工程负责人并向被告支付了装修费45000元。在装修过程中，被告向原告提出，由原告自行到其指定的商家选购装修材料并垫付定金，待装修完工后，所垫付的定金从工程总价款中扣减。原告按照被告的要求选购了装修材料，但被告没有组织工人完成装修，到了2019年5月23日，被告才完成房屋的地板铺设以及板材的进场。由于被告没有如期完工，原告没有按照约定支付90%的工程款，仅向被告支付了80000元。此后被告就一直以繁忙为由拖延工程，直到2019年7月被告仍没有完成工程，还在没有任何理由的情况下停止了施工，为了能够顺利入住，原告在多次与被告协商开工均遭到被告拒绝的情况下，原告只有自行找工完成装修，对于被告未支付的材料及家电款项，已由原告向商家全部支付完毕。现起诉要求被告返还垫付的材料款并承担违约责任，请法院支持原告的诉讼请求。被告禄丰绿晨装饰经营部负责人艾晓明辩称：被答辩人应结算并补齐答辩人实际施工工程项目、数目、价款时，答辩人同意解除双方签订的《房屋装修合同》。施工过程中答辩人一而再，再而三的拖延支付工程款导致施工不能正常进行，工程施工到墙板装修完成窗户安装完毕还拒付工程款进度到90%，导致答辩人无法再进行后续的施工，不存在答辩人归还被答辩人垫付的材料款及家电费用的说法。装修工程没有完成就停工，不是答辩人单方原因造成的，事实是在合同签订后，被答辩人说装修钱不够，按照约定签订合同时要支付全部工程款费用的30%都没有付够，到2019年4月10日左右水电完工地板进场，按双方约定被答辩人应支付全部工程款费用的60%，被答辩人说贷款没有办下来，让答辩人赶紧施工，到2019年4月20日左右，被答辩人说还没借到钱，答辩人没有办法才把工期停了下来，直到2019年5月23日被答辩人才补齐60%的工程进度款。因被答辩人交款时间已经超出了工程竣工日期，导致工程逾期是被答辩人一方造成的，应承担违约责任的是被答辩人。根据合同约定，违约的唯一行为是解除合同，答辩人没有解除合同，没有违约行为，就不应承担违约责任。相反被答辩人以诉讼方式解除合同，应当承担违约责任。所有费用应由被答辩人承担。请求法院驳回原告的诉讼请求。原告围绕诉讼请求依法当庭提交了以下证据：1、原告身份证，证实原告诉讼主体资格；2、企业信息查询表，证实被告在工商部门登记的基本信息；3、房屋装修合同一份，证实合同签订时间、装修形式、工期、工程款总造价及支付方式以及违约责任等；4、亿家绿晨新型环保零甲醛生态装修清单一份，证实装修内容、材料、品牌、种类；5、被告出具的收款收据三张，证实支付工程款的数额及时间；6、材料销售单八张，证实原告按照被告要求到其指定商家选购材料明细；7、定金收据7张，证实原告向商家支付了定金21908元；8、材料尾款收据八张，证实被告未向商家支付材料款，原告支付了材料尾款57551元；9、工时费收据三张，证实原告另找人装修支付工时费2200元；10、电视机购买订单，证实被告未按约定交付装修包含的电视机，原告购买电视支付了6499元；11、装修现场照片十一张，证实被告停工撤出装修房屋现状；12、委托代理合同、收费收据，证实原告委托律师代理本案诉讼，支出代理费5000元。经被告质证对原告提交的证据1到5没有异议，对证据6到10不知道其来源当庭不予认可，对证据11照片上的房屋认为是本案争议的装修房屋，确认照片的拍摄时间为2019年12月17日。对证据12被告认为其没有违约，不应由其承担。被告没有向法庭提交证据。本院认为，对原告提交的证据1到5经被告质证没有异议，对以上证据本院予以确认并在卷佐证，证据所能证明原告主张的事实成立。对证据6到10经本院审查与原告主张相吻合，证据所能证明的事实成立。对原告主张提交的证据11经被告质证确认系本案双方争议的被告撤出装修的房屋现状，为有效证据，证据所能证实的事实成立。对原告提交的证据12能够证实原告因该案支出律师代理费5000元的事实，本院予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定本案基本事实如下：2019年2月12日原、被告签订《房屋装修合同》，约定被告以包工包料的方式装修原告位于天泰锦园小区二单元面积为156平方米住房一套，工期从2019年2月12日至2019年5月21日，全部工程价款为156000元。同时合同对违约责任等其他事项作了约定。为明确装修材料及内容，被告还向原告出具了亿家绿晨新型环保零甲醛生态装修套餐的明细及材料类型。《房屋装修合同》签订后，原告向被告支付了装修费45000元。在装修过程中，被告向原告提出，由原告自行到其指定的商家选购装修材料并垫付定金，待装修完工后，所垫付的定金从工程总价款中扣减。装修过程中，由于被告没有如期完工，原告没有按照约定支付90%的工程款，仅向被告支付了80000元。直到2019年7月被告仍没有完成装修工程并停止了施工，为了能够顺利入住，原告自行找工完成装修，原告垫付的材料款及家电费用85958元，工时费2200元。本院认为，原、被告双方为实现各自目的，自愿订立《房屋装修合同》，依法成立的合同对双方当事人具有约束力，双方当事人应按照合同约定履行各自应尽的义务。导致房屋装修工程停工，主要责任在被告。原告没有按照合同约定时间按工程进度如数支付被告装修工程款，自身也存在一定过错，应承担相应责任。因双方未对被告所做的装修工程进行结算，本院无法对被告所做的工程价款进行确认，原告自行找工完成装修，请求被告支付垫付的定金21908元，材料尾款57551元，购买电视支出6499元，工时费2200元，合计88158元，本院应予以支持。原告主张的律师代理费5000元因双方在《房屋装修合同》中未作具体约定，本院不予支持。合同履行中因双方均有不同程度的违约行为，对原告主张的违约金46800元，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十七条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十一条、第一百二十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、由被告禄丰绿晨装饰经营部在本判决发生法律效力后十日内支付原告王加平各项费用88158元；二、驳回原告王加平的其他诉讼请求。案件受理费3102元，减半收取1551元，由被告禄丰绿晨装饰经营部负担（因原告已预交，现由被告在履行上述款项时一并支付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限满后二年内向本院申请强制执行。审判员  张润廷二〇二〇年八月五日书记员  班俊涛