黑龙江省大庆市让胡路区人民法院民 事 判 决 书（2020）黑0604民初1489号原告：刘赫达，男，1988年7月13日出生，汉族，无职业，住大庆市让胡路区，委托诉讼代理人：曹凯飞，黑龙江欲凌律师事务所律师。被告：大庆油田房地产开发有限责任公司，住所地大庆市让胡路区西柳街13号。法定代表人：屠玉龙，职务：总经理。委托诉讼代理人：杜雪鸽，黑龙江司洋律师事务所律师。委托诉讼代理人：高劲轩，黑龙江司洋律师事务所律师。原告刘赫达诉被告大庆油田房地产开发有限责任公司（以下简称房开公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员边超独任审理，于2020年7月29日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人曹凯飞，被告委托诉讼代理人杜雪鸽、高劲轩均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告向法院提出诉讼请求：1.要求被告支付原告逾期办理产权证违约金10000元；2.要求被告承担诉讼费用。事实和理由：2013年6月5日，原告与被告签订了《商品房买卖合同》，原告购买被告开发的创业城11-2-2-502室，房屋价款511958元整，原告按照合同约定交付了全部购房款，被告为原告开具发票，同日原告、被告又签订补充协议，对办理房屋权属证书做了约定，被告应在合同第十五条约定期限后的365日内将办理权属登记所需要由出卖人提供的材料报产权登记机关登记备案。2013年9月12日，被告将房屋交付原告，但直至2019年5月6日被告才将由出卖人提交的材料报产权登记机关备案，故原告起诉至法院，要求被告承担违约责任，支付逾期办证违约金10000元。被告房开公司辩称，1.被告方逾期办证不存在违约责任。案涉房屋不能按照约定进行办证的原因是由于创业城部分住户私搭乱建原因导致的，是由于业主自己的原因导致的无法在规划部门验收合格，在房开公司多方协调下才实现单体验收，所以被告不承担违约责任。2.被告延期办证未造成原告损失。案涉房屋是被告公司开发的，开发小区的目的是为了改善石油老会战职工的居住环境，并非向社会公开销售，而且销售给原告时并不是让其转手买卖赚取差价，同时双方签订合同时的价格远远低于当时商品房销售价格，没有给原告造成损失。3.退一步讲，被告逾期办证存在违约的情况下，原告主张的逾期办证违约金数额相对较高，应适当减少。综上请求法院驳回原告诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告提交证据一、1.《商品房买卖合同》复印件1份，证明原、被告于2013年6月5日签订了创业城居住区11-2-2-502室的商品房买卖合同及补充协议，并于当日进行了合同备案。合同约定出卖人应当在商品房交付后730日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，如因出卖人的责任买受人不能在规定时间内取得房地产权属证书的，双方同意按补充协议处理，补充协议约定如因出卖人的原因买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书，双方同意买受人不退房，出卖人在合同规定期限后的365天内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，也就是说在商品房交付使用后的三年内出卖人应将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。2、黑龙江增值税普通发票复印件1份，欲证实原告实际共交付房款511958元。3．物业服务费付费认证单复印件1份，欲证明被告交付房屋的时间为2013年9月12日。4．房屋交易核准表复印件1份，证明被告实际将案涉房屋应当由被告提供资料报产权登记机关备案的时间为2019年5月6日；被告质证意见：对证据的真实性及证明的问题均无异议。本院对该组证据予以确认。被告提供证据一、1.提交由大庆市城乡规划局出具的受理申请通知书复印件1页、情况说明复印件1页、大庆市城乡规划委员会主任办公会议纪要复印件2页（原件在大庆市城乡规划局存留），欲证明房开公司早在2015年就将创业城第一批房屋申请了规划验收，但由于有些住房私占空间，私封露台等情况，不满足城乡规划局的整体验收条件，大庆市城乡规划局未予整体规划验收，后经多方协商最终确定暂时分批去除私占空间、私封露台情况的单体建筑后，予以规划验收。所以，导致本案涉诉的房屋办理房产证延期的原因并未因房开公司原因，而是发生了不可预见的不可抗力原因。原告质证意见：对证据的真实性无异议，但本案涉案房屋并不存在私占空间，私封露台的情况，同时该原因也不是创业城整体未能规划验收的根本原因。本院对该组证据的真实性予以确认。本案经开庭审理，对证据的质证、认证，确认本案的法律事实如下：2013年6月5日原告与被告签订了购买创业城11-2-2-502室商品房买卖合同，总房款为511958元，原告交付了全部购房款。合同约定出卖人在房屋交付后730日内将办理权属登记需要由被告提供的资料报产权登记机关备案，如因被告的责任不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按补充协议处理，补充协议约定了如因被告的原因原告不能在规定的期限内取得房地产权属证书的，双方同意原告不退房，被告在合同规定期限后的365天内将办理权属登记需要由被告提供的资料报产权登记机关备案。双方合同中对房开公司逾期交房的违约责任进行了约定,主要内容为“出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，买受人不退房，出卖人按日向买受人支付己交房价款万分之零点一的违约金，合同继续履行”。被告房开公司于2013年9月12日将未履行竣工验收手续的房屋交付给原告。大庆市城乡规划局于2016年6月27日受理了房开公司要求对创业城第一批房屋进行规划验收的申请，但由于有部分业主存在私占空间，私封露台等情况，不满足城乡规划局的整体验收条件，大庆市城乡规划局未予整体规划验收。后经房开公司多方协调沟通，最终由市规划局出具了备注不合格住户的《建设工程规划条件核实确认书》，实现单体验收。涉案房屋2019年5月6日在产权登记机关完成备案手续。本案争议焦点为：1、被告房开公司认为逾期办证非因房开公司原因导致，构成不可抗力的抗辩理由是否成立；2、原告主张逾期违约损失如何计算。本院认为，一、关于房开公司是否构成违约、其抗辩理由是否成立的问题。根据《城乡规划法》第四十五条规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照规定对建设工程是否符合规划予以核实。未经核实或经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。也就是说建设工程应先报请规划部门对建设工程进行验收，规划验收合格后才能由建设单位组织验收，验收合格后才能向购房者交付房屋。本案中，被告违反了上述规定，在没有规划验收的情况下将房屋先行交付给购房者，致使部分业主私占空间，私封露台导致规划部门不予以验收，从而无法完成向产权登记机关报备登记材料的义务，致使原告在规定的期限内没有取得产权证，上述情况不符合不可抗力构成条件，被告不能以此理由免责。因合同对办证日期有明确约定，而被告未在规定的期限内向相关行政部门办理产权手续，故被告已构成违约。二、关于原告主张的逾期违约损失如何计算的问题。现原告主张按照同期银行贷款利率的标准计算违约损失，而被告认为按照原告主张计算的违约损失过高，要求参照双方合同中逾期交房的违约责任计算违约损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条、第二十九条的规定，当事人约定的违约金超过实际损失的百分之三十的，可以认定为“过分高于造成的损失”，当事人因此主张约定的违约金过高而请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出调整。在确定是否对违约金进行调整以及如何调整时，应全面、正确地适用上述规定，充分尊重当事人意思自治，保护合同自由，维护交易秩序稳定，倡导诚实守信的价值，公平合理地进行衡量。确定是否过高的基本依据应当是违约造成的损失。本院从以下几个方面考虑违约损失的计算方法：（一）从原告的损失方面考虑：原告主张被告逾期办证违约给其造成了损失，具体包括：案涉房屋无法正常交易造成的利益损失及因案涉房屋无产权证，部分业主的子女无法享受学区划分带来的教育福利等利益损失，但原告并未提交证据证实已产生损失，根据“谁主张、谁举证”的原则，可以认定逾期办证并未给原告造成实际损失；（二）从双方签订涉案房屋买卖合同的实际情况考虑：由于涉案的创业城小区是被告开发，目的是为了改善石油老会战职工的居住环境，以福利购房的形式销售给石油老会战，双方签订合同中的销售价格远低于当时的商品房销售的市场价格，从这方面考虑，原告购买涉案房屋已获利。从利益平衡角度出发，综合考虑上述几方面，既要对违约行为进行处罚，又要防止因违约获得超额利益，致使双方利益失衡，又由于被告虽然逾期办证，但并未影响原告方的实际居住。故本院从双方签订合同的背景、被告的违约程度、原告的损失等方面综合考量，对被告逾期办证的违约责任参照双方合同约定的逾期交房违约金的标准计算，即按日万分之零点一计算违约金。起算时间为自交付房屋之日在经过1095天（730天+365天）后开始，计算至被告在产权登记机关办理完产权登记时截止。本案原告2013年9月12日接收房屋，应自2016年9月13日起开始计算违约金，计算至2019年5月6日，符合法律规定，本院予以支持。综上，本案同类案件已经审判委员会讨论决定，对原告的请求部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百二十一条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条、二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告大庆油田房地产开发有限责任公司于判决生效后五日内给付原告刘赫达违约损失4940元（511958元×0.001%×965天）。案件受理费50元减半收取25元由被告承担。如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于大庆市中级人民法院。审判员  边超二〇二〇年八月三日书记员  周爽附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。第一百二十一条当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。