贵州省毕节市七星关区人民法院民 事 判 决 书（2017）黔0502民初3763号原告：阮友忠，男，汉族，1981年9月9日出生，住贵州省毕节市，原告：王平，女，汉族，1982年2月17日出生，住贵州省毕节市，委托诉讼代理人（一般授权代理）：潘军，系贵州靖毕律师事务所律师。委托诉讼代理人（特别授权代理）：李凌瑞，系贵州靖毕律师事务所律师。被告：贵州毕节万丰置业有限公司，住所地：贵州省毕节市。法定代表人：雷洪，该公司执行董事。委托诉讼代理人（特别授权代理）：王妍，贵州锐驰律师事务所律师。委托诉讼代理人（一般授权代理）：陈浩，贵州锐驰律师事务所律师。原告阮友忠、王平与被告贵州毕节万丰置业有限公司（以下简称“万丰置业”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年6月26日立案后，依法适用简易程序于2017年9月11日公开开庭进行了审理。原告阮友忠、王平委托诉讼代理人李凌瑞，被告万丰置业委托诉讼代理人陈浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告阮友忠、王平向本院提出诉讼请求：1、判令被告将毕节万丰国际商贸城32B-119号商品房交付给原告；2、判令被告万丰置业公司立即为原告办理万丰国际商贸城第32B-119号房屋的房屋所有权证及国有土地使用权证并交付给原告；3、判令被告支付逾期交房违约金，暂计101,051.20元（该违约金从2013年10月1日以原告已支付总房款368,824.00元为基数，按日万分之二的标准支付至执行完毕之日止，暂计算至2017年7月1日）；判令被告支付逾期办证违约金，暂计80,767.20元（该违约金从日万分之二的标准支付至执行完毕之日止，暂计算至2017年6月1日）；4、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告签订《商品房买卖合同》，约定被告将自己开发的毕节万丰国际商贸城商品房一套，合同编号为WF-32B-119号（价款为368,824.00元）出售给原告。原告根据合同的约定，向被告支付缴纳购房款368,824.00元。根据原、被告签订的《商品房买卖合同》第十一条第一项约定：被告承诺于2013年9月30日前向买受人交付商品房。并由合同第十三条对逾期交房进行约定：“逾期超过60日，买受人有权退房……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，字第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付万分之二的违约金……”同时《商品房买卖合同》第二十二条约定：“出卖人承诺于2014年5月30日前，取得商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付买受人……约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，双方同意下列第（2）项处理买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文件之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之二的违约金执行。”但至今，被告没有交付原告所购买的商品房，也未将办理商品房转移登记的相关文书交付原告。被告该行为已构成违约，应承担违约责任，综上所述，原告诉至法院。被告万丰置业辩称：一、答辩人虽未在合同约定的期限内办理产权证书，但办证不能并非答辩人的原因造成，其原因有两点：1、2013年7月，为迎接省委、省政府召开全省重点招商引资项目观摩会议，按照市委、市政府安排，要求答辩人快速推进相关工程建设。因观摩会议时间紧、任务重，为圆满完成会议现场任务，部分施工单项在未完善消防设施的前提下先行施工，导致消防验收未能通过，从而使产权证书逾期未能办理;2、被答辩人购买答辩人的商铺后，为满足自己的经营需要，获取更大的利益，擅自改变商铺结构，使原定的消防设备安装发生改变，此也是导致消防验收未通过的原因之一。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”据此，答辩人在约定期限未能取得产权证书应承担违约责任的前提必须是“由于出卖人的原因”，而本案办证不能不是答辩人存在过错。其一是因答辩人不能把控的客观因素导致，其二是被答辩人自身存在过错，故答辩人应当免除承担违约责任；二、退一步说，即使答辩人应当承担违约责任，那么违约金的支付，也应以被答辩人是否遭受到实际损失为前提条件，从而考虑违约金是否应当支付或减少支付。《中华人民共和国合同法》第二十七条规定：“当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持。”第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”由此可见，违约金的计算必然依托实际损失，且可根据实际损失请求增加和减少。即违约金的计算公式为：损失×130%=违约金。《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第七条之规定：“人民法院根据合同法第一百一十四条第二款调整过高违约金时，应当根据案件的具体情形，以违约造成的损失为基准，综合衡量合同履行程度、当事人的过错、预期利益、当事人缔约地位强弱、是否适用格式合同或条款等多项因素，根据公平原则和诚实信用原则予以综合权衡，避免简单地采用固定比例等‘一刀切’的做法，防止机械司法而可能造成的实质不公平。”及第八条之规定：“为减轻当事人诉累，妥当解决违约金纠纷，违约方以合同不成立、合同未生效、合同无效或者不构成违约进行免责抗辩而未提出违约金调整请求的，人民法院可以就当事人是否需要主张违约金过高问题进行释明。人民法院要正确确定举证责任，违约方对于违约金约定过高的主张承担举证责任，非违约方主张违约金约定合理的，亦应提供相应的证据。”本案中，被答辩人早已对涉案门面进行正常的出租经营使用，并未遭受任何损失且还有收益。答辩人与被答辩人签订商品房买卖合同和商铺委托经营协议的同时，为了最大化被答辩人的利益，答辩人已经把三年的租金以房款的形式一次性优惠给被答辩人。可以说，在合同签订之日，被答辩人已经在获取购房利益。在合同履行过程中，答辩人为了提高被答辩人的经济利益，在交付房屋至今已投入30,000,000.00元左右的推广费用。通过答辩人的推广活动，被答辩人购买的商铺不仅没有出现断租的现象，而且商铺每年都呈现快速的升值趋势，被答辩人的购房利益在答辩人用心管理经营下在逐步增长。因此，被答辩人只有盈利没有损失，在整个庭审过程中，其亦未提供相应的证据证明其遭受到实际损失，应承担举证不能的责任。再从产权证书获得后的用途上看，取得产权证书无非将门面用于出租、买卖、抵押、继承。第一点：对于出租，涉案商铺现本就处于已出租状态，被答辩人已获取租金；第二点：对于买卖，产权证书是否取得并不影响商铺的买卖；第三点：对于将涉案商铺用作抵押贷款，答辩人出售商铺时，被答辩人可选择两种购买方式，一是全款支付，二是办理按揭。也就是说，被答辩人如需资金，可以按揭的方式向答辩人购买商铺，并不需要一次性支付后，再用商铺去银行按揭贷款，即便被答辩人一次性付款后仍需银行按揭贷款的，答辩人仍然可以为被答辩人再做二次商业贷款获取50%的资产比例用于它用。故此点说明被答辩人也不会有损失；第四点：对于继承，本案中并未体现继承发生。由此可见，被答辩人应得的违约金为：0×130%﹦0。基于上述理由，虽然双方签订的合同中约定违约金为日万分之二未违反法律规定，但该合同为格式合同，办证期限是由房产部门规定而非答辩人与被答辩人自行约定，结合实际情况，答辩人在整个施工过程及办理商铺相关手续中，难免会遇到答辩人不能掌控的情形发生，导致在合同约定的办证期限内未办理产权证书。因此，在被答辩人没有遭受损失的基础上，仍按合同约定的违约金提出主张显然对答辩人不公平。原审法院在被答辩人未能举证证明自己遭受损失的情形下支持按合同约定违约金向被答辩人支付无事实根据，程序中应予依法驳回被答辩人对损失的请求；三、贵院曾审理的何元贤、彭云等诉毕节市贵福房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷案，该案是逾期交房，比逾期办证给业主带来的后果严重许多，确给业主带来了一定损失，贵院根据最高人民法院《关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，没有支持业主按合同约定要求赔偿5万多元违约金的诉请，而是酌情判决支付1万多元违约金。据此，本案中答辩人只是逾期办证，并未给业主带来任何损失，且业主购房起即获得盈利，故不应当向其支付违约金；四、答辩人属我市重点招商引资企业，在答辩人来我市投资后，政府没有及时兑现返还答辩人的招商引资保证金，使答辩人资金断链，在政府安排下，又赶工期迎接全省重点项目观摩会，才因消防验收未通过从而不能按期办理产权证书。答辩人主观上并没有恶意不为被答辩人办理产权证书，那样对答辩人有害而无益。在被答辩人购买商铺时，答辩人的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售（预售）许可证》均已办理齐全。在被答辩人购买商铺后，答辩人就到房产部门为其进行了备案登记，从那时起，产权其实已属于被答辩人，产权是清晰明确的并可在国家不动产登记网实时实名查询。且房屋产权权属登记所需具备的十四项条件，答辩人也已通过了十三项，仅因客观原因导致消防这一项未通过从而未能办理产证，因此，答辩人并没有过错。现涉案业主人数众多，高达两千多户，若按日万分之二给付违约金，答辩人将面临破产，法院也将无法执行,并导致后期所有项目全部瘫痪，引起群体性事件发生，政府招商成果瞬间崩塌，给我区、市带来不稳定因素。且在我市因各种原因未能在合同约定期限内办理产权证书的房开企业还有很多，如均要按约定支付违约金，会引起全市逾期办证的业主刮起一阵诉讼的狂卷风，将使区、市人民政府面临难以收场的局面。请求人民法院考虑答辩人的处境，顾全大局，只有将法律效果和社会效果有机统一，方能彰显法律的公平和正义。综上所述，答辩人不能在合同约定期限内办理产权证书是因答辩人不能把控的客观因素导致，被答辩人也有过错，且未能提供其遭受损失的证据，故答辩人不应当承担违约责任。万丰置业公司是严格按照合同约定的时间交房，该商铺在签订买卖合同时，原告已经获得了返租金的利益，其接受前三年的房屋租金也已经返给原告，故不存在逾期交房；同时，原告是委托亿安居公司对该房进行委托交付，在贵院审理的（2017）黔0502民初2694号判决书中的原告赵德方、李龙琴的涉案商铺也是第32栋，然而该商铺未逾期交房，由此可见，第32栋B也未逾期交房，故万丰公司不应承担逾期交房的违约金。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的被告营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的《商品房买卖合同》、《借款合同》、银行支付凭证、收款收据、《毕节市七星关区人民政府关于万丰商贸城消防验收有关问题的情况说明》、《毕节市商品房屋备案证明书》、《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》、《建设工程消防设计审核意见书》、《建设工程消防验收申请受理凭证》、《建设工程消防验收意见书》、（2015）黔七民初字第249号、（2013）黔七民初字第1118号、（2014）黔毕中民终字第1384号民事判决书、《毕节万丰国际商贸城商铺委托代租代管协议书》,本院认定如下：一、原告提供的《商品房买卖合同》、《借款合同》、银行支付凭证、收款收据。拟证明：1.原、被告之间成立商品房买卖合同关系，原告向被告支付购房款368,824.00元。被告应于2013年9月30日前向买受人交付商品房，并于2014年5月30日前为原告办理房屋权属证书，至今被告仍未交房且未为原告办理该证书，已构成违约，应按照商品房买卖合同的约定支付原告违约金；2.涉案房屋的总房款等费用，原告已付清。被告质证意见为：对这组证据真实性无异议，对证明目的有异议，被告逾期办证是因为客观原因造成，且没有给原告带来损失，所以我方不应该支付违约金。经审查，该组证据符合证据“三性”，能证明本案的事实，本院予以采信。二、被告提交的《毕节市七星关区人民政府关于万丰商贸城消防验收有关问题的情况说明》、《毕节市商品房屋备案证明书》、《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》、《建设工程消防设计审核意见书》、《建设工程消防验收申请受理凭证》、《建设工程消防验收意见书》。拟证明：1.被告逾期办证并非被告原因造成，而是接受市委市政府安排，为迎接省委、省政府召开全省重点招商引资项目观摩会议，因任务重赶工期，造成消防存在隐患，故办证不能系消防原因，消防存在隐患归责于政府，系不可抗力；2.被告在原告签订认购协议书当日就将三年的租金以房款的方式一次性支付给原告，原告将租金收益折扣而少付房款，不但没有损失，还有盈利，其未遭受实际损失的前提下，被告依法不应支付违约金；3.通过被告的努力，投入大量的资金，现已通过整改消防已经合格，产证正在分批办理，故不应当承担违约责任。原告质证意见为：对该组证据合法性无异议，但达不到被告的证明目的，因为被告提供该组证据是为了证明被告违约并不是被告的原因造成，但根据合同法的约定，第三人的行为造成被告违约并不是被告免责的理由，被告应该根据合同的约定，向合同相对人即本案的原告承担违约责任。经审查，《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》、《毕节市商品房屋备案证明书》证明毕节万丰国际商贸城1-24栋工程于2017年1月9日经消防验收合格，与本案不具有关联性，不予采信；《毕节市七星关区人民政府关于万丰商贸城消防验收有关问题的情况说明》、《建设工程消防设计审核意见书》、《建设工程消防验收申请受理凭证》、《建设工程消防验收意见书》能够证明被告对涉案房屋申请消防验收，但因被告未按原消防设计文件进行施工而未通过，本院予以采信。三、（2015）黔七民初字第249号、（2013）黔七民初字第1118号、（2014）黔毕中民终字第1384号民事判决书。拟证明：同一法院，同样的案件，同样的法官，在原来审理过的同类型案件中，情节比本案还严重，除逾期办证之外，还逾期交房，但贵院均依照法律的规定认为违约金应以遭受的实际损失为基础，判令违约方酌情给原告适当补偿。本案中，原告并未提供遭受损失的证据，且自认无损失，从购房之日取得了租金收益，其不但没有损失还获得了利益，故贵州毕节万丰置业有限公司不应当赔付违约金。原告质证意见为：1.对该组证据真实性、合法性无异议，但达不到其证明目的，被告提供的判决书在事实和法律关系上与本案无关联性；2.原被告之间签订的商品房买卖合同是其真实意思表示，并未违反法律规定，应按照合同约定支付违约金。经审查，该组证据与被告是否承担违约责任无关，本院不予采信。四、被告提供的《毕节万丰国际商贸城商铺委托代租代管协议书》。拟证明：万丰公司不存在逾期交房。原告质证意见为：该组证据达不到被告的证明目的，根据原、被告签订的商品房买卖合同第十四条之规定，买受人对出卖人所交付的商品房无异议，双方应当签署商品房交接单，或出卖人以书面方式通知买受人，无法书面通知的在《毕节日报》上登报通知，故被告所举证据不能证明其已将涉案房屋交付于原告。经审查，该组证据能证明2017年8月6日原告才与毕节亿安居市场管理有限公司签订《毕节万丰国际商贸城商铺委托代租代管协议书》，并委托毕节亿安居市场管理有限公司代租代管涉案商铺的事实，本院予以采信，但达不到被告的证明目的。为查明案件事实，本院依职权调取毕节万丰国际商贸城建设工程竣工验收消防备案与本案相关的以下证据：1、毕节市公安消防支队毕公消审凭字〔2014〕第0069号《建设工程消防设计审核申请受理凭证》载明：贵州毕节万丰置业有限公司于2014年5月9日向我支队申请毕节万丰国际商贸城（25-47栋建设工程）消防设计审核，我支队经审查认为申请符合规定，予以受理。我支队将自受理之日起二十个工作日内出具审核意见。2、毕节市公安消防支队于2014年6月3日作出毕公消审字〔2014〕第0069号《关于同意毕节万丰国际商贸城25-47号楼建设工程消防设计的审核意见》载明：同意该工程消防设计，请按照审核批准的消防设计图纸资料进行施工；该工程验收前应提供具有资质的消防技术服务机构检测合格的证明文件、消防产品应当选用符合国家标准的产品，所选定消防工程施工单位应具有国家相应资质。经此次审核批准后的消防设计如需变更应当重新报送我支队审核。该工程竣工后，应当向我支队申报消防验收，验收合格方可投入使用。3、毕节市公安消防支队2016年8月23日作出毕公消验凭字（2016）第0151号《建设工程消防验收申请受理凭证》载明：贵州毕节万丰置业有限公司2016年8月23日申请的毕节万丰国际商贸城25-47#楼建设工程消防验收，经审查符合规定，予以受理。我支队将自受理之日起二十个工作日内组织消防验收，并出具消防验收意见。4、毕节市公安消防支队2016年9月20日作出毕公消验（2016）第0172号《关于毕节万丰国际商贸城25-47号楼建设工程消防验收不合格的意见》载明：经审查资料及现场检查测试，综合评定该工程消防验收不合格。主要存在以下问题：（1）25号楼与3号楼高层建筑防火间距仅有6.4米，不符合《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-952005年版）第4.2.1条之规定；（2）所有未吊顶部分喷头选型错误，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001，2005年版）第6.1.3.1条之规定；（3）31b、32b号楼上人平屋顶未设置实验消火栓，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第8.4.3.10条之规定；（4）31b、32b号楼及风机房未按规范要求安装应急照明和疏散指示标志，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006版）第11.3条之规定；（5）部分大于600MM梁的区域内未设置火灾探测器，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第6.2.3.3条之规定……你单位应进行整改，整改完毕后重新申报验收。该工程未经消防验收合格不得投入使用。原、被告双方对上述证据均无异议。经审查，本院依职权调取的证据程序来源合法，内容客观真实，与本案相关联，能证明涉案房屋消防验收不合格系该工程消防建设存在未按原设计进行施工，不符合《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建设工程消防验收评定规则》等规定的原因所致，本院予以采信。根据当事人陈述和经庭审确认的证据，本院认定事实如下：原告向被告购买毕节万丰国际商贸城第32B幢1层119号房（房号为32B-119），该商品房用途为商业营业用房；建筑面积47.28平方米，套内建筑面积39.20平方米，房屋总价款为368,824.00元。原告于2013年8月9日向被告支付首付款188,824.00元。为此，双方于2014年3月13日签订《商品房买卖合同》（合同编号：WF-32B-120）。该合同第十一条第（一）项约定：“出卖人应当在2013年9月30日前向买受人交付该商品房”；第十三条约定：“除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）：（1）逾期在60日之内（该时限应当不小于第十条第1（1）项中的时限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金（该违约金比率应当不小于第十条第1（1）项中的比率），并于该商品房实际交付之日起60日内向买受人支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日（该日期应当与本条第1（1）项中的日期相同），买受人有权退房。买受人退房的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自收到退房通知之日起60日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的万分之二向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之二（该比率应当不小于本条第1（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日60日内向买受人支付违约金。”第十四条第（三）项约定：“查验该商品房后，买受人对出卖人所交付的商品房无异议，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：1、首先以书面通知买受人，无法书面通知的在毕节日报上登报通知；2、出卖人登报通知交房之日起60日内买受人未提出书面异议的视为商品房已完成交付。”同时，该合同还约定：转移登记，（一）出卖人承诺于2014年5月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给买受人；（二）出卖人不能在前款约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书，双方同意按下列约定处理：1、约定日期起180日内，出卖人交付办理商品房转移登记的有关文书的，按已付房价款万分之二承担违约责任；2、约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，双方同意按照下列第（2）项处理：（2）买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。合同签订后，原告于2014年5月9日以银行按揭贷款的方式向被告支付购房款180,000.00元。原告向被告支付购房款共计368,824.00元。同时，被告代收办理权属登记的相关费用合计1,683.00元。被告未按合同约定于2014年5月30日前向原告交付办理商品房转移登记的有关文书，亦未将所有权登记至原告的名下，同时未交付涉案商铺。原告遂以前述诉请诉至本院。另查明，被告万丰置业于2016年8月申请毕节市公安消防支队对涉案房屋进行消防验收，毕节市公安消防支队于2016年9月20日作出毕公消验（2016）第0172号《建设工程消防验收意见书》，评定涉案房屋所属工程消防验收不合格。2017年8月6日，原告与毕节亿安居市场管理有限公司签订《毕节万丰国际商贸城商铺委托代租代管协议书》，委托期限从2017年8月6日起，原告委托毕节亿安居市场管理有限公司代租代管涉案商铺。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原告与被告签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，原告与被告均应按约定履行合同所约定的义务。原告已按合同约定全额支付了购房款，被告亦应按合同约定为原告办理房屋权属登记，但被告未按约定为原告办理房屋权属登记，其行为构成违约，应当承担违约责任。虽然被告万丰置业以逾期办证系政府行为导致，逾期办证原因属不可抗力情形等理由主张其不构成违约，不应承担违约责任，但本院依职权调取的毕节市公安消防支队作出的毕公消审字〔2014〕第0069号《关于同意毕节万丰国际商贸城25-47号楼建设工程消防设计的审核意见》、毕公消验（2016）第0172号《关于毕节万丰国际商贸城25-47号楼建设工程消防验收不合格的意见》等证据，证实了涉案房屋消防验收不合格系该工程消防建设未按原设计进行施工，不符合《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建设工程消防验收评定规则》等规定，故涉案房屋工程消防验收不合格并非不能预见、不能避免并不能克服的客观原因构成的不可抗力情形所致。即便被告主张涉案房屋消防验收不合格系政府要求被告快速推进工程建设所致，但根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”之规定，第三人因素仍不能免除被告根据合同约定应承担的违约责任。且政府要求被告快速推进涉案房屋工程建设与涉案房屋工程消防验收不合格无必然关联性，也不能作为被告不按原消防设计进行施工的合理理由。另外，被告所举证据亦不能证明部分业主破坏房屋结构进行装修进而造成消防验收不合格，被告对此应承担举证不力的不利后果。因此，涉案房屋未能如期办证是被告的原因所致。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”的规定，被告因自身原因未能如期办理完商品房转移登记相关文书并交付原告，即应当按合同约定承担违约责任。该违约责任的承担并不以买受人基于逾期办证遭受损失为事实基础，故被告所称逾期办证未对原告造成实际损失，不应支付违约金的抗辩理由不成立，本院不予采纳。原告与被告签订的《商品房买卖合同》第二十二条“出卖人承诺于2014年5月30日前取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人。约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，双方同意按照买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。”中对违约金的计算有相应约定。且双方约定的违约金计算标准并未超过法律规定，不符合《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第二款“当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”规定的约定违约金过分高于损失，人民法院予以适当减少的情形。因此，被告应按合同约定向原告支付逾期办证违约金，违约金的计算以原告已付购房款368,824.00元为基数，按日万分之二的标准，从2014年6月1日起计算至办理完毕商铺权属登记之日止。被告关于涉案业主众多，若判决按约定支付违约金，被告将面临破产，法院也将无法执行，并导致后期所有项目瘫痪，带来不稳定因素的抗辩理由，不属于法律规定被告应免于承担责任的理由，不予采纳。虽然《商品房买卖合同》约定被告应当在2013年9月30日前向原告交付涉案商铺，但签订该合同的时间为2014年3月13日，即签订该合同时被告就应交房，因此应认定被告应当在2014年3月13日交付涉案商铺，故被告未在2014年3月13日交付涉案商铺的行为已构成违约，其应承担相应的违约责任。直到2017年8月6日原告才与毕节亿安居市场管理有限公司签订《毕节万丰国际商贸城商铺委托代租代管协议书》，委托毕节亿安居市场管理有限公司代租代管涉案商铺，故2017年8月6日原告委托毕节亿安居市场管理有限公司代租代管涉案商铺的行为应视为原告接收了涉案商铺。综上，被告承担逾期交房违约责任的期间为2014年3月13日起至2017年8月5日止，共计1242天。在诉讼中，被告认为假如人民法院支持该违约金，则要求按其提供的二份涉案地段《商铺租赁合同》约定的平均每平方米（建筑面积）的日租金来参照调整，即参照每平方米（建筑面积）日租金1.28元计算。原告也认为可以参照上述标准适当上浮予以计算，具体标准由人民法院确定。因此，综合本案的实际情况，本院按每平方米（建筑面积）日租金1.28元计算逾期交房违约金。故被告应支付原告逾期交房违约金为75163.85元（47.28×1.28×1242）。对于被告认为涉案商铺不存在逾期交房的辩解，因其未提供证据予以证明，故本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第二款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下：一、被告贵州毕节万丰置业有限公司于本判决发生法律效力之日起60日内为原告阮友忠、王平办理毕节万丰国际商贸城第32B幢1层119号（房号为32B-119）商铺的权属证书并交付原告阮友忠、王平；二、被告贵州毕节万丰置业有限公司于本判决发生法律效力之日起60日内支付原告阮友忠、王平逾期办证违约金（以原告阮友忠、王平已交付房价款368,824.00元为基数，按日万分之二的标准从2014年6月1日起计算至办理完毕商铺权属登记之日止）；三、被告贵州毕节万丰置业有限公司于本判决发生法律效力之日起60日内支付原告阮友忠、王平逾期交房违约金75,163.85元；四、驳回原告阮友忠、王平的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,968.00元，由被告贵州毕节万丰置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。审判员  简泽智二〇一七年九月二十五日书记员  彭 双