福建省厦门市同安区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0212民初1251号 原告：杨佳健，男，1975年7月2日出生，汉族，住福建省厦门市同安区。 原告：陈淑缘，女，1978年8月4日出生，汉族，住福建省厦门市同安区。 以上两原告共同委托诉讼代理人马标龙，福建理则达律师事务所律师。 被告：厦门仁文建设有限公司，住所地福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘里228号109、110室，统一社会信用代码：913502127516443251。 法定代表人李雄虎，董事长。 委托代理人陈燕端，系公司职员。 原告杨佳健、陈淑缘与被告厦门仁文建设有限公司（以下简称仁文建设公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年3月14日立案受理后，依法由审判员叶林薇适用简易程序于2017年6月28日公开开庭进行了审理。原告杨佳健、陈淑缘之委托诉讼代理人马标龙、被告厦门仁文建设有限公司之委托诉讼代理人陈燕端均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杨佳健、陈淑缘向本院提出诉讼请求：1.判令仁文建设公司立即支付逾期交房违约金人民币69073.07元（自2015年3月31日至2017年3月30日止）。2.本案诉讼费用由仁文建设公司承担。事实与理由：2013年7月23日，杨佳健、陈淑缘向仁文建设公司购买金帝•中洲滨海城B1-10地块3＃楼7跃8层705室一套，双方签订了《厦门市商品房买卖合同》，合同编号：03087674，合同约定该房屋的建筑面积为87.60平方米，总房价款为人民币944912元，合同第八条约定仁文建设公司应当在2015年3月30日前交付房屋，同时合同第九条第二款约定“逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之零点伍的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金，合同继续履行。”合同签订后，杨佳健、陈淑缘依约支付仁文建设公司全部的购房款，但由于仁文建设公司的原因至今未能按合同约定向杨佳健、陈淑缘交付房屋，仁文建设公司的行为已构成违约，根据合同第九条的约定，仁文建设公司应支付杨佳健、陈淑缘逾期交房违约金人民币69073.07元（944912元×731天×0.0001/天）。且仁文建设公司的违约行为仍在继续，今后产生的违约金杨佳健、陈淑缘将另行起诉。 仁文建设公司辩称：一、杨佳健、陈淑缘逾期支付购房款，至今仍未支付逾期付款违约金，仁文建设公司有权依约拒绝交房。合同第六条约定，杨佳健、陈淑缘应于2013年7月23日之前支付400912元，并于合同签订当日向仁文建设公司提供并签署按揭银行或公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料。根据银行办理住房按揭贷款的审批周期，一般在签订合同之后40天左右按揭款即可到账。但本案原告于2013年8月8日才支付400912元，2014年6月17日才付清按揭款。根据合同附件六第三条第7款之约定，杨佳健、陈淑缘应向仁文建设公司支付逾期付款违约金24076元。然，杨佳健、陈淑缘至今未支付该逾期违约金。根据合同附件六第四条第一款之约定，在杨佳健、陈淑缘未付清逾期付款违约金之前，仁文建设公司有权拒绝交房。二、在杨佳健、陈淑缘付清逾期付款违约金之日起，根据合同第八条以及附件六第四条第6款约定仁文建设公司可顺延交房的天数暂定位651天（自项目开工之日即2012年8月2日计算至实际交房之日止）。其中，因气象原因可顺延天数是198天，因政府行为导致延期的天数是515天，扣除重复计算的部分，因气象原因及政府行为等不可抗力因素可顺延交房的天数为651天。综上，截止目前，仁文建设公司无需支付杨佳健、陈淑缘逾期交房违约金。 经审理查明：2013年7月23日，杨佳健、陈淑缘与告仁文建设公司签订一份《商品房买卖合同》（合同编号：03087674）及《合同补充协议》，该合同约定：杨佳健、陈淑缘购买仁文建设公司开发的金帝·中洲滨海城B1-10地块3＃楼7跃8层705室商品房（以下简称讼争商品房），该商品房建筑面积为87.60平方米，总价款为人民币币944912元。关于付款方式、期限及逾期付款违约责任，《合同》第六条第3款约定：“买受人于2013年7月23日前支付人民币400912元，余款544000元由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款支付。”《合同》第七条第1款约定：“（1）逾期不超过90日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之零点五的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人在出卖人书面催告7日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的1％向出卖人支付违约金......”。附件六即《合同补充协议》（以下简称附件六）第三条第3款约定：“买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行所须的全部按揭文件、资料，若银行审批需要增加或替换相关按揭资料……”。附件六第三条第7款约定：“买受人逾期履行本补充协议任何一款所约定的义务（包括但不限于提交资料、补充资料等）的，每逾期1日，应向出卖人支付按揭贷款总额万分之一点五的违约金……”关于商品房交付期限及违约责任，《合同》第八条约定：仁文建设公司应当在2015年3月30日前，将符合约定条件的商品房交付杨佳健、陈淑缘使用。但如下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2.本协议所指不可抗力包括但不限于自然灾害、战争或其他事故，因一切非出卖人所能控制的原因所导致的工期延误均视作不可抗力，包括但不限于：政府部门行为或者政策变化导致延期的；政府相关部门要求项目暂停施工的；因技术部门证明的施工中遇到的重大技术难题和困难因素导致延期的；因施工期间发生降雨量超过60MM或六级以上（包括六级）大风及其他恶劣天气，或6个小时以上停水、停电导致延期的（以气象、供水、电力部门的证明为准），施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况，包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏。第九条约定：仁文建设公司逾期交房的违约责任按照附件六第四条第4款的约定处理。附件六第四条第1款约定：“如果买受人尚有应付款（包括但不限于房价款、应交的税费、本补充协议第二条约定的相关费用）或违约金未付清的，出卖人有权拒绝办理房屋交付手续，房屋交付日相应顺延，出卖人不再另行通知办理交付手续……”附件六第四条第4款约定：“买受人因自身原因逾期接收房屋的，出卖人有权按日收取房屋总价款0.01％作为代保管费。”附件六第四条第5款约定：“如出卖人交付该商品房非因本条第6款规定的原因而延迟，则出卖人应根据出卖人迟延的期间，按合同第九条规定承担违约责任。”附件六第四条第6款约定：“在商品房交付买受人以前，如因发生不可抗力事件，为配合政府的法规实施或政府行为、通知、命令、政府部门行为或政策变化、政府规划调整、政府相关部门要求项目暂停施工、市政设施及相应配套设施建设不全、施工过程中遇到重大技术难题和困难（技术部门提供证明）、施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况（包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏）、24小时累计60MM以上（含60MM）降雨、六级以上大风（含六级）、地震，以及其他非出卖人所能控制的因素而导致工程延误（包括但不限于持续6小时以上的停电、停水、交通管制、噪音管制、高考、九八、创卫、工人停工、罢工、各种合法/非法集会、游行、骚乱、动乱、武装冲突第三方对房屋或者所在小区施工和交付实施阻挠行为等）等因素，致使商品房的建筑安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，则出卖人有权将商品房交付日顺延相当于该等事由影响持续的期间，而无须为该延误负任何责任，也无须对买受人补偿任何费用和损失。若出现前款所列可以据实延期交房的情况，买受人同意出卖人仅需提供前述事由产生的证明，而无需证明前述事由与延期交房之间的因果关系，也无须通知买受人。”合同签订后，杨佳健、陈淑缘分支付了分期支付了首付款400912元、174000元，并于2013年11月11日付清购房尾款370000元。仁文建设公司分别于2013年8月8日、2013年8月22日、2014年6月17日为杨佳健、陈淑缘开具三笔购房款的正式发票。但仁文建设公司至今未交付符合法定及约定条件的讼争房屋。后双方因逾期交房违约金等问题产生争议，杨佳健、陈淑缘遂向本院提起诉讼，诉讼请求如上所述。 诉讼中，仁文建设公司举示了2012年8月至2017年4月的《气象资料证明》及《气象灾害证明》，用以证明根据《合同》第八条、附件六第四条第6项的约定，2012年8月至2017年4月月期间，因天气原因可以顺延交房的天数共198天，其中高温天气（≧35℃）为108天，降雨量达60MM以上共计28天，大风达6级以上天气共计74天。同时仁文建设公司陈述因政府原因影响施工515天，但是未举证证明。杨佳健、陈淑缘质证认为：气象科技咨询服务中心不具有出具《气象资料证明》的资质，对《气象资料证明》的真实性不予认可。即便要扣除逾期交房天数，也应当从签订商品房买卖合同之日即2013年7月23日起计算至约定交房之日即2015年3月30日止。 另查明，讼争商品房至今尚不具备交房条件。 上述事实，有杨佳健、陈淑缘提供的《商品房买卖合同》、《合同补充协议》、《贷款划转通知书》、《销售不动产统一发票》，仁文建设公司举示的《气象资料证明》、《气象灾害证明》，以及双方当事人的当庭陈述、当庭举证、质证意见笔录等证据在案为凭,以上证据均经庭审当庭举证、当庭质证，并经本院审查核实，对其相应的证明力予以确认。 本院认为，本案的争议焦点一是仁文建设公司逾期交付讼争商品房是否存在合理抗辩事由。仁文建设公司辩称，从发票出具时间可知杨佳健、陈淑缘逾期支付首付款，并逾期提交申请住房按揭贷款的全部资料，应当依照合同约定承担违约责任；在杨佳健、陈淑缘支付相应的违约金之前，仁文建设公司有权拒绝交付讼争商品房。杨佳健、陈淑缘则述称仁文建设公司故意逾期开具发票。根据上述查明的事实，杨佳健、陈淑缘于2013年11月11日支付了购房尾款370000元，但仁文建设公司出具的《销售不动产统一发票》体现的开票日期为2014年6月17日。故仁文建设公司出具发票的时间与实际收款时间不一致，《销售不动产统一发票》无法证明杨佳健、陈淑缘逾期付款。况且，仁文建设公司在长达三四年的时间内，从未向杨佳健、陈淑缘主张逾期付款的违约责任，也不符合社会常理。故仁文建设公司关于杨佳健、陈淑缘逾期付款的抗辩理由，本院不予采信。仁文建设公司还主张，杨佳健、陈淑缘未在合同签订当日提供并签署按揭贷款所须的全部按揭文件及资料，应当承担违约责任。本院认为，双方签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》系由仁文建设公司单方拟定的格式合同。《合同补充协议》中关于买受人未在合同签订之日提交办理银行按揭贷款的资料并签署相关文件应当承担违约责任的条款，加重了买受人的责任，有违公平原则，且仁文建设公司未能举证证明在签订合同之时就该违约责任向杨佳健、陈淑缘进行提示告知。根据《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第十条之规定，该格式条款无效。本案中，《商品房买卖合同》并未明确约定办理银行按揭贷款手续的时间。而案涉商品房买卖合同于2013年8月16日登记备案，在此之前并不具备办理银行按揭贷款的条件。杨佳健、陈淑缘举示的《贷款划转通知书》证明，杨佳健、陈淑缘的按揭贷款数额于2013年11月11日获批。考虑银行贷款审批需要一定周期，杨佳健、陈淑缘不存在恶意拖延办理住房按揭贷款的情形。故仁文建设公司以逾期提交银行按揭贷款材料为由要求杨佳健、陈淑缘承担违约责任并抵扣逾期交房违约金，该抗辩理由本院不予采纳。本案的争议焦点二是，仁文建设公司承担逾期交房违约责任的起、止时间点。根据杨佳健、陈淑缘与仁文建设公司签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》，仁文建设公司应于2015年3月30日前将符合约定条件的商品房交付杨佳健、陈淑缘使用。杨佳健、陈淑缘于2013年11月11日支付了全部购房款，但仁文建设公司至今仍未与杨佳健、陈淑缘办理交房手续，已经构成逾期交房违约，应当依约承担逾期交房的违约责任。杨佳健、陈淑缘要求仁文建设公司按照合同约定，每逾期一日支付购房款万分之壹的违约金，依法应予支持。关于承担逾期交房违约责任的起、止时间点的问题，仁文建设公司辩称因降雨量超过60MM、六级以上风、气温达到35℃以上天气158天、因政府原因影响施工651天可以顺延交房时间。对此，本院分析认定如下：1.《合同》及其补充协议并未明确约定气温达到35℃以上天气为恶劣天气可以成为出卖人延期交房的事由，仁文建设公司关于因35℃以上天气可以顺延交房时间的抗辩缺乏合同约定和法律依据，且未能举证证明当气温达到35℃以上时导致案涉商品房所在工程停止施工作业，因此对该抗辩主张不予采纳；2.仁文建设公司关于因政府原因影响施工220天要求顺延交房时间的抗辩主张，未举示任何证据证明，不予采信；3.仁文建设公司关于因降雨量超过60MM、六级以上大风可以顺延交房时间的抗辩，有合同约定依据。但是在合同签订之前降雨量超过60MM、六级以上大风的天气，是当事人已知的客观事实，不属于不可抗力的原因；在合同约定的交房期限届满之后、仁文建设公司不能交房的期限内，出现降雨量超过60MM、六级以上大风的天气，如果把这类恶劣天气造成延误的期间计入可以顺延交房时间，无异于把仁文建设公司的违约行为造成的后果转嫁给买受人，显失公平。因此仁文建设公司逾期交房期限应扣减自合同签订之日即2013年7月23日起至合同约定的交房之日2015年3月30日止，因出现《合同》约定的降雨量超过60MM以及六级以上大风可以顺延交房的20天；因此，仁文建设公司应向杨佳健、陈淑缘支付逾期交房违约金的天数为：自2015年3月31日起计算至2017年3月30日共计731天，扣减可以顺延交房的20天，仁文建设公司应支付逾期交房违约金的天数为705天。仁文建设公司应当支付杨佳健、陈淑缘的逾期交房违约金为944912元×0.01％×711天＝67183.2元。杨佳健、陈淑缘诉求超出部分，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第三十九、第四十条、第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第二百五十三条之规定，判决如下： 一、被告厦门仁文建设有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告杨佳健、陈淑缘自2015年3月31日起至2017年3月30日止的逾期交房违约金人民币67183.2元； 二、驳回原告杨佳健、陈淑缘其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉受理费人民币1527元，适用简易程序审理减半收取763.5元，由被告厦门仁文建设有限公司负担；款均限于本判决生效之日起五日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审判员  叶林薇 二〇一七年九月十二日 书记员  张彬峰 附：本案适用法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。 第四十条格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》 第十条提供格式条款的一方当事人违反合同法第三十九条第一款的规定，并具有合同法第四十条规定的情形之一的，人民法院应当认定该格式条款无效。 3.《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其它法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其它法律文书指定的期间履行其它义务的，应当支付迟延履行金。 执行申请提示： 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。