安徽省六安市金安区人民法院民 事 判 决 书（2017）皖1502民初4200号原告:安徽九鼎建筑工程有限公司,住所地舒城县.法定代表人：沈龙，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈晓峰，安徽龙鼎律师事务所律师。被告:六安艾克威纺织品有限公司,住所地六安市金安经济开发区,法定代表人：窦祖平，该公司董事长。原告安徽九鼎建筑工程有限公司与被告六安艾克威纺织品有限公司建设工程施工合同纠纷一案，于2017年7月12日向本院起诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月25日公开开庭进行了审理。原告安徽九鼎建筑工程有限公司的委托代理人陈晓峰、到庭参加诉讼。被告六安艾克威纺织品有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。本案现已审理终结。原告安徽九鼎建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款5780000元并按日万分之五承担违约责任(其中：80万元自2014年7月18日起按日万分之五计算违约金；200万元自2015年10月1日起按日万分之五计算违约金；230万元自2016年10月1日起按日万分之五计算违约金;68万元自2017年3月15日起按日万分之五计算违约金)。截止起诉日违约金为1456550元；2、确认原告对上述工程款价款具有优先受偿权。事实与理由：2012年9月19日，双方签订一份《建设工程施工合同》，合同约定：被告将坐落于金安开发区公司院内的宿舍楼、车间建设工程交由原告施工，部分材料由业主单位提供，合同价款11379248元；还特别约定，发包方如未按合同付款条款规定支付工程款，从应支付工程款之日起，按应付工程款每日万分之五的比例支付承包方利息损失。两幢建设工程于2012年10月26日开工，施工中增加了部分工程量，又由于被告未能按约定的施工进度付款，原告停工等待，另外被告自行采购材料未能及时到位，消防、电梯机房设备未安装等原因，致工期被迫拖延。两幢工程于2014年12月基本完工，双方于2015年3月16日验收确认合格。被告公司注册资金1000万，股东实缴仅200万，建设资金规模达3000余万，缺口太大，要求取消两幢工程相关消防设施投入及施工。2016年8月17日，双方办理决算，确认最终决算价为11480000元。截止2014年7月17日，被告仅付进度570万元（详见《付款统计表》），欠5780000元。六安艾克威纺织品有限公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据和事实，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实本院认定如下：2012年9月19日，安徽九鼎建筑工程有限公司与被告六安艾克威纺织品有限公司签订一份《建设工程施工合同》，合同约定：被告将坐落于金安开发区公司院内的宿舍楼、车间建设工程交由原告施工，由原告垫资，部分材料由业主单位提供，工期300天，合同价款11379248元；工程款的支付方式为工人进场5日内付100万元，一层顶梁板砼浇完一周内付100万元，三层顶现浇板浇完一周内付100万元，四层顶砼浇完一周内付50万元，内外墙砌完一周内付200万元，内外墙粉刷完拆外脚手架一周内付100万元，工程竣工半年内付200万元，工程竣工一年内付230万元，下剩部分作为保修金，工程竣工之日起二年付清。同时双方特别约定，发包方如未按合同付款条款规定支付工程款，从应支付工程款之日起，按应付工程款每日万分之五的比例支付承包方利息损失。合同签订后，2012年10月26日，两幢建设工程开工，施工中增加了部分工程量，由于被告未能按约定的施工进度付款，导致原告停工等待，另外被告自行采购材料未能及时到位，消防、电梯机房设备未安装等原因，致工期被迫拖延。2014年12月，两幢建设工程于基本完工，2015年3月16日，工程经验收确认合格。2016年8月17日，双方办理决算，确认最终决算价为11480000元。截止2014年7月17日，被告计支付原告工程进度570万元，尚欠原告5780000元。本院认为：原告安徽九鼎建筑工程有限公司与被告六安艾克威纺织品有限公司签订的《建设工程施工合同》不违背有关法律规定，该合同应视为有效合同；涉案工程由原告安徽九鼎建筑工程有限公司垫资施工，工程完工后，被告六安艾克威纺织品有限公司未按约定支付工程施工进度款，经双方确认，尚欠原告工程款5780000元，事实清楚，证据充分，本院予以认定；综上，故原告诉请被告支付剩余工程款5780000元，符合法律规定，本院予以支持；关于违约金问题，原告主张对欠付工程款中的80万元自2014年7月18日起；200万元自2015年10月1日起；230万元自2016年10月1日起;68万元自2017年3月15日起，按日万分之五计算违约金符合双方合同约定，本院予以支持；关于优先权问题，根据法律规定，发包人逾期不支付工程款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿，故原告要求对上述工程款价款就该工程具有优先受偿权，本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告六安艾克威纺织品有限公司于本判决生效之日起二十日内支付原告安徽九鼎建筑工程有限公司工程款5780000元。二、被告六安艾克威纺织品有限公司于本判决生效之日起二十日内支付原告安徽九鼎建筑工程有限公司违约金(以5780000元为基数，其中80万元自2014年7月18日起、200万元自2015年10月1日起、230万元自2016年10月1日起、68万元自2017年3月15日起，按日万分之五计算至付款日)。三、原告安徽九鼎建筑工程有限公司对其承建的被告六安艾克威纺织品有限公司宿舍楼、车间享有建设工程款优先受偿权。四、驳回原告安徽九鼎建筑工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费63460元，由六安艾克威纺织品有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。审 判 长  马开功审 判 员  陈 燕人民陪审员  方绪勇二〇一七年九月二十日书 记 员  刘德齐附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。附原告证据目录:证据一、九鼎公司营业执照、资质证书，证明原告系适格的施工主体。证据二、建筑工程施工许可证，证明建设工程合法。证据三、2012年9月19日《施工合同》，证明工程名称、地点；工期300天；价款11379248元。进度款支付分九个阶段（专用条款26条）；违约责任等（专用条款35条)。证据四、函、工作联系单及国内标准快递详单六份（2013.12.21,2014.4.18，2014.6.9,2014.7.28,2014.10.7,2015.1.15)，证明2013年12月催促付款的事实；2014年4月前被告未及时提供材料、完成其他协作事项而致工期延误，未能按约定支付工程进度款；工期延误系被告单方原因所致。证据五、宿舍楼及1#厂房《工程竣工验收报告》，涉案工程外观、内部照片，证明2015年3月16日双方认可工程质量合格，己接受实际投入使用。证据六、工程决算书（2016.8.16)、付款统计表，证明1、工程量有增减（消防设施未投入，减少了工程量，涉案工程未办理消防验收)，最终决算价11480000元。2、被告截止2014年7月17日已付款570万，尚欠5780000元。