广西壮族自治区北海市海城区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）桂0502民初1390号 原告：谭正科，男，侗族，1977年5月28日出生，住北海市。 委托代理人：陈星良，广西先导联合律师事务所北海分所律师。 被告：刘国华，男，侗族，1970年10月9日出生，住北海市海城区。 被告：北海瑞华房地产开发有限公司，住所地北海市四川路258号宏瑞大厦1408号。 法定代表人：黄家瑞，总经理。 委托代理人：李**，广西海城律师事务所律师。 原告谭正科诉被告刘国华、北海瑞华房地产开发有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2016年5月11日受理后，依法由代理审判员钟新友适用简易程序，于2016年6月30日公开开庭进行了审理，书记员张伍英担任法庭记录。原告谭正科及其委托代理人陈星良、被告刘国华和被告北海瑞华房地产开发有限公司的委托代理人李**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告谭正科诉称：2014年2月17日至2015年12月1日，被告刘国华将宏瑞新城工地A栋外墙脚手架交由原告搭设和拆架施工。双方约定按建筑面积14元/平方米计付劳动报酬。原告于2015年12月1日完工。经核算原告完成的总工作量为15541平方米，按约定被告刘国华应付原告劳动报酬217574元。在原告施工期间，被告向原告支付劳动报酬171180元，尚欠46394元。被告拖欠原告的劳动报酬经原告多次催要时，被告刘国华于2016年1月20日出具宏瑞新城A栋外架结算单给原告，但被告刘国华以各种理由拒付原告的劳动报酬。被告刘国华与原告形成劳务合同关系，被告刘国华应当依法向原告支付拖欠劳动报酬。被告刘国华不具备施工主体资格，被告北海瑞华房地产开发有限公司将涉案外架工程发包给不具备用工主体资格的刘国华，被告北海瑞华房地产开发有限公司应承担清偿拖欠原告劳动报酬的连带责任。为此，原告诉请法院判令：1、请求依法判决被告刘国华支付拖欠原告劳动报酬46394元；2、被告北海瑞华房地产开发有限公司对被告刘国华应承担的债务负连带清偿责任；3、本案一切诉讼费用由两被告承担。 被告刘国华辩称：被告刘国华于2014年2月17日至2015年12月11日，将宏瑞新城工地A栋外架交由原告搭设和拆除。原告在搭设和拆除过程中不按施工要求施工，随意停工。施工方开出多项通知报告，原告都不予理睬，造成施工方及答辩人极大的经济损失，所以被告刘国华要求原告自己承担造成的经济损失。 被告北海瑞华房地产开发有限公司辩称：1、被告瑞华公司与原告没有直接签订有承揽合同；2、被告瑞华公司是与刘国华签订《钢架外架工程协议书》的，被告瑞华公司已经支付全部工程款给刘国华；3、两被告之间结算中扣件的是原告殴打塔吊工人及施工设备导致工期的延误所造成的经济损失；4、瑞华公司没有拖欠原告工程款，被告刘国华拖欠原告的工程款与瑞华公司是没有关系的，原告请求瑞华公司承担连带清偿责任没有法律依据。 经审理查明：黄家瑞系被告北海瑞华房地产开发有限公司的法定代表人。2014年2月16日，黄家瑞（甲方）与被告刘国华（乙方）签订一份《钢架外架工程承包协议》，约定甲方将宏瑞新城A、B栋的工程钢管外架及内架发包给乙方，由乙方包工包科方式组织施工（包钢管、扣件、安全网）；乙方负责钢管、扣件及安全网的安装及拆除，结合甲方按期搭设并保证使用；甲方按工程建筑面积计算，每平方米38元，单价包含以下附属工程：（1）剪力墙装模板所有的钢管、扣件；（2）施工安全通道、机械防护、临边防护及加固柱头1米短管，乙方免费提供材料。后被告刘国华与原告谭正科口头约定，由原告谭正科负责宏瑞新城A栋钢管外架(包括钢管、扣件、安全网)的搭设和拆除工程，约定总工作量为15541平方米，按每平方米14元结算，总价款为217574元。被告刘国华已向原告支付工程款共计171180元。2014年7月3日至2015年12月17日期间，北海宏瑞新城工程部多次向A栋外架班组发出通知，就未切除的个别预埋构件及钢管及其他施工存在的问题，要求其进行期限整改。2015年9月13日，黄家瑞与被告刘国华对A栋外架进行结算，总面积为15541平方米，扣件的费用分别为：1、塔吊护墙损坏焊接费用3000元；2、切割工字钢预埋件费用1080元；3、损坏A栋4楼阳台修补费用500元；4、扣件拉结切割费用1900元；5、扣除整改外架五天，塔吊拉闸五天费用15541元，合计22021元。双方均在该结算单签字确认。2016年1月20日，原告出具了一份宏瑞新城A栋外架结算单，载明A栋外架总面积为15541平方米，工程款为217574元，扣除的费用为：1、塔吊护墙损坏焊接费用3000元；2、切割工字钢预埋件费用1080元；3、损坏A栋4楼阳台修补费用500元；4、扣件拉结切割费用1900元；5、扣除整改外架五天，塔吊拉闸五天费用15541元，合计22021元，总借资为171180元，余款为24373元。被告刘国华在该份结算单上签字。 另查明，被告北海瑞华房地产开发有限公司已向被告刘国华支付完全部工程款。 上述事实有宏瑞新城A栋外架结算单、承包协议、借条、通知、庭审笔录等证据在卷证实，本院予以确认。 本院认为：被告刘国华将承包的宏瑞新城A栋钢管外架（包括钢管、扣件、安全网）的搭设和拆除工程交付给原告负责，双方约定总工作量为15541平方米，按每平方米14元计酬，总价款为217574元，被告刘国华与原告谭正科存在事实上的承揽合同关系。原告于2016年1月20日出具的宏瑞新城A栋外架结算单，被告刘国华已签字确认，应视为双方已对宏瑞新城A栋钢管外架搭设和拆除工程进行了结算。根据该份结算单双方结算的总面积为15541平方米，按每平方米14元结算，总价款为217574元，扣除的费用合计为22021元；对于被告刘国华已支付的价款171180元，被告刘国华及原告均予以认可，本院亦予以确认。据此计算，被告刘国华尚欠的价款为24373元（217574元-22021元-171180元=24373元）。被告刘国华主张原告没有按约定完成所有的工作量，应扣除价款为47771元，但没有提供相关证据予以证实，其所提供的《谭正科宏瑞新城A栋外架结算单》，是被告刘国华单方制作，并没有原告的签字确认，且原告亦不予认可，因此对于被告刘国华的主张本院不予采信。被告北海瑞华房地产开发有限公司已向被告刘国华支付完全部工程款，不存在拖欠工程款的情况，故原告请求被告北海瑞华房地产开发有限公司承担连带责任，没有法律依据，本院不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下： 被告刘国华向原告谭正科支付工程款24373元； 驳回原告谭正科的其他诉讼请求。 案件受理费958元，减半收取479元，由原告谭正科负担227元，被告刘国华负担252元。（案件受理费原告已向本院预交，被告刘国华负担的部分在履行上述支付义务时一并付给原告） 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广西壮族自治区北海市中级人民法院递交上诉状，按对方当事人人数提交副本，上诉于广西壮族自治区北海市中级人民法院，并于递交上诉状之日起至上诉期限届满后7日内预交上诉案件受理费958元（收款单位：广西壮族自治区北海市中级人民法院，账号455060600018120098416，开户银行：交通银行北海分行北部湾东路支行）。逾期不交也不提出缓交、减交、免交案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理。 代理审判员  钟新友 二〇一七年一月十一日 书 记 员  张伍英 附：本裁判文书引用的法律条文 《中华人民共和国合同法》第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。