眉山市东坡区人民法院民 事 判 决 书(2016)川1402民初3665号原告(反诉被告)四川南峰建筑工程有限公司，住所地：成都市高新区石羊工业园。法定代表人朱在方。委托代理人赵林，四川众友律师事务所律师。被告（反诉原告）四川国能伟业科技有限公司，住所地：眉山经济开发区东区。法定代表人王鑫。委托代理人周崇新，四川洪运律师事务所律师。委托代理人李燕红，四川洪运律师事务所律师。原告（反诉被告）四川南峰建筑工程有限公司（以下简称南峰公司）诉被告（反诉原告）四川国能伟业科技有限公司（以下简称国能伟业公司）建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2016年11月7日受理后，依法由审判员白琼花适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）南峰公司委托代理人赵林、被告（反诉原告）国能伟业公司委托代理人周崇新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）南峰公司向本院提出诉讼请求：依法判令国能伟业公司支付南峰公司工程款468156元及利息362160元(利息计算至起诉之日止)，合计830316元。事实及理由：南峰公司经招投标取得国能伟业公司热工环保科技产业园生物树脂车间工程修建项目，双方于2013年11月15日签订《建设工程施工合同》，约定了建设项目、开工日期、工程造价、工期、工程结算、付款方式及违约责任。合同签订后，南峰公司积极组织施工建设，双方于2015年5月20日办理了工程项目结算，国能伟业公司应付南峰公司工程款7118156元，并确定2015年7月20日前支付该工程款。至今国能伟业公司尚欠南峰公司工程款468156元。南峰公司经多次催收无果，为确保自己的合法权益，诉至法院。被告（反诉原告）国能伟业公司辩称，南峰公司所述双方签订的合同、施工、结算基本属实，总工程款为7118156元。国能伟业公司已支付南峰公司工程款6762248.2元，剩余355907.8元是双方约定的质保金，因质保期未满，不具备支付条件，待质保期满后再行支付。南峰公司起诉的未付工程款468156元与事实不符，利息362160元没有事实及法律依据。被告（反诉原告）国能伟业公司向本院提出反诉请求：判令南峰公司支付国能伟业公司违约金108000元。事实及理由：南峰公司、国能伟业公司于2013年11月15日签订《建设工程施工合同》，由南峰公司承建树脂车间，约定竣工日期为2014年3月14日，南峰公司逾期54天。根据合同约定，南峰公司每天应承担违约金2000元，故南峰公司应支付国能伟业公司违约金108000元。原告（反诉被告）南峰公司辩称，因原工程设计进行了改变，增加了工程量，而且还增加了合同外修建厂区道路等工程，因工程量的增加，需要增加施工时间，所以南峰公司不存在违约行为。主体工程竣工后，因国能伟业公司更换领导，导致南峰公司无法提交竣工验收报告。综上，南峰公司不存在违约，不应当支付因延期导致的违约金。本院经审理认定事实如下：南峰公司与国能伟业公司于2013年11月15日签订《建设工程施工合同》，约定国能伟业公司将其位于眉山市经济开发东区的四川国能热工环保科技产业园生物树脂车间发包给南峰公司修建，工程内容包括建筑、装饰、金属结构、给排水及电气工程，开工日期为2013年11月25日，竣工日期为2014年3月14日，合同价款6465050.6元，工程竣工经当地质检部门验收合格后的两个月支付合同价款总金额80%，竣工验收合格后的三个月支付到结算价款的95%，5%的余款作为质量保修金，发包人在国家规定的保修期满后的14个工作日内，将质量保修金无息与承包人结清；因设计变更和工程量增加造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延，承包人在出现设计变更和工程量增加的情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期；因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任，发包人按每天2000元人民币收取工期延误违约金，并在工程款中扣除，累计不超过合同价的2%。《建设工程施工合同》附件1《房屋建筑工程质量保修书》，第二条约定质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，装修工程为2年……第五条约定质量保修金的返还：自工程验收合格之日，保修期满2年后14个工作日内，扣除由发包人代为支付的维修费或由承包人承担的赔偿金后，发包人将剩余工程质量保修金无息支付给承包人。合同对双方的其他权利义务作了详细约定。工程施工过程中，因国能伟业公司设计更改，减少了车间地坪基层防潮层等工程量，增加了排水沟等工程量，更改了吊物孔等设计。除合同内约定的工程外，双方还达成口头协议，由南峰公司承建国能伟业公司的二期厂区道路等工程，双方对工程款的支付没有进行约定。2014年5月6日，南峰公司承建的生物树脂车间工程竣工，2014年5月7日验收合格，工程价款为6772656元，承建的二期厂区道路等工程结算价款为345500元。国能伟业公司陆续支付南峰公司工程款，庭审中双方均确认尚欠工程款为355907.8元，除质量保修金外，前期因国能伟业公司未按时支付工程款而产生的利息为52159.62元。双方对以上事实没有争议，本院予以确认。南峰公司称因工程量增加，其向国能伟业公司提出延长工期，国能伟业公司予以同意，同时因国能伟业公司更换领导，导致其无法提交竣工验收报告。国能伟业公司对此予以否认，南峰公司没有提交证据证明，故对南峰公司的该诉称意见，本院不予采信。本院认为：双方签订的《建设工程施工合同》及附件《房屋建筑工程质量保修书》，均是双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方争焦点1、质量保修金的返还时间。2、南峰公司是否有违约行为。关于质量保修金的返还时间。本院认为在《房屋建筑工程质量保修书》第二条约定屋面防水工程等质量保修期为5年，第五条约定自工程验收合格之日，保修期满2年后14个工作日内，扣除相关费用后发包人将剩余工程质量保修金无息支付给承包人。该两条约定均是双方自愿签订，即使南峰公司所做工程包含防水工程，质量保修期为5年，国能伟业公司在质量保修期满2年的14个工作日内返还南峰公司质量保修金，也并不因此免除南峰公司的保修义务，故该两条约定并不矛盾。国能伟业公司应当按照约定时间返还南峰公司质量保修金338632.8元（6772656元×5%），南峰公司所做工程于2014年5月7日竣工验收合格，国能伟业公司应当在2016年5月25日前无息返还南峰公司质量保修金，因超期未返还应当支付逾期利息，南峰公司自愿从2016年6月7日起计算质量保修金的利息不违反法律规定，本院予以确认。截止起诉之日（2016年11月7日），国能伟业公司共计逾期153天，中国人民银行同期贷款利率为4.35%，故截止起诉之日，其应支付南峰公司质量保修金利息6174.7元（338632.8元×4.35%÷365天×153天）。因南峰公司承建的国能伟业公司的二期厂区道路等工程，双方没有对工程款支付进行约定，故国能伟业公司按工程款5%即17275元扣除质量保证金没有依据，经南峰公司起诉要求付款后国能伟业公司应当及时付款。双方对国能伟业公司未按时支付前期工程款而产生的利息52159.62元没有异议，本院予以确认。故国能伟业公司总计应当支付南峰公司工程款、前期工程款利息、质量保修金及质量保修金利息共计414242.12元（17275元+52159.62元+338632.8元+6174.7元）。关于南峰公司是否有违约行为。本院认为，南峰公司在没有要求顺延工期或要求顺延工期没有得到国能伟业公司确认的情况下，仍应按双方合同约定的竣工日期（2014年3月14日）竣工，但南峰公司承建工程于2014年5月6日竣工，延期竣工53天，属于违约，应当按照双方约定每天支付违约金2000元，共计106000元。按款项支付时间顺序，对双方应付款项进行品迭后，国能伟业公司还应支付南峰公司质量保修金及工程款308242.12元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）四川国能伟业科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）四川南峰建筑工程有限公司工程款、前期工程款利息、质量保修金及质量保修金利息共计414242.12元；二、原告（反诉被告）四川南峰建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）四川国能伟业科技有限公司违约金106000元；三、对第一项、第二项判决内容进行品迭后，由被告（反诉原告）四川国能伟业科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）四川南峰建筑工程有限公司质量保修金及工程款308242.12元；四、驳回原告（反诉被告）四川南峰建筑工程有限公司、被告（反诉原告）四川国能伟业科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费6052元，由原告（反诉被告）四川南峰建筑工程有限公司负担3033元，被告（反诉原告）四川国能伟业科技有限公司负担3019元；反诉案件受理费1230元，由原告（反诉被告）四川南峰建筑工程有限公司负担1207元，被告（反诉原告）四川国能伟业科技有限公司负担23元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省眉山市中级人民法院。审判员  白琼花二〇一七年一月二十日书记员  陈 思