安徽省六安市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2014）六民二初字第00532号 原告：永大电梯设备（中国）有限公司。 法定代表人：许作立，该公司董事长。 委托代理人：季爱清，该公司员工。 委托代理人：洪流，上海邦信阳中建中汇律师事务所。 被告：安徽同鑫置业有限公司。 法定代表人：金陈成，该公司董事长。 委托代理人：季益青，该公司员工。 原告永大电梯设备（中国）有限公司（简称永大电梯）与被告安徽同鑫置业有限公司（简称同鑫置业）因买卖合同纠纷一案，于2014年11月3日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年4月23日公开开庭审理了本案。原告委托代理人季爱清、洪流，被告委托代理人季益青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告永大电梯诉称：2012年8月28日，原告与被告订立了《电梯采购及安装施工合同》约定：原告向被告提供电梯38台并安装，被告向原告付款10600000元。被告应在所有电梯安装完毕并经相关部门验收合格并取得验收合格证后10天内支付至总价款的95%，即10070000元。此外，约定原告向被告提供履约保证金800000元，该保证金应在前述付款条件满足时全款返还原告。合同签订后，原告履行了合同应尽义务，合同所涉38台电梯已全部安装完毕，并于2014年7月2日通过技监局验收合格。据此，被告最迟应于2014年7月12日支付至总价款的95%，并返还履约保证金，但截至本案起诉时，原告仅支付了5530370元，尚欠款4539630元，且履约保证金亦未返还。此外根据双方合同约定，被告理应按日万分之二的标准就未支付部分款项向原告承担逾期付款违约责任。请求依法判令：1、被告向原告支付欠款4539630元；2、被告支付逾期付款违约金至判决生效之日；3、被告返还履约保证金800000元；4、本案诉讼费、保全费由被告承担。 被告同鑫置业答辩称：原告主张我方已支付的价款有错误，主张应支付货款至总货款额的95%没有依据，因双方约定验收合格后再支付货款，主张逾期支付违约金没有事实和法律依据，同时原告方擅自更换项目经理，有违约行为，应支付违约金50000元。 原告为支持其诉请提供以下证据： 证据一、电梯采购及安装施工合同。证明2012年8月28日双方订立了《电梯采购及安装施工合同》（以下简称“合同”）。双方约定由原告向被告提供电梯38台并安装，由被告向原告支付电梯款10600000元。根据合同约定，被告应在所有电梯安装完毕并经相关部门验收合格后并取得验收合格证后10天内支付至总价款的95%，即10070000元。此外，合同还约定了履约保证金，约定原告向被告提供履约保证金800000元，该保证金应在前述付款条件满足时全款返还原告。此外根据双方合同约定，被告理应按日万分之二的标准就未支付部分款项向原告承担逾期付款违约责任； 证据二，电梯检验报告。证明合同签订后，原告履行了合同应尽义务，所涉38台电梯已全部安装完毕，并于2014年7月2日通过技监局验收合格； 证据三，工商信息。证明原告名称在2013年8月进行了变更； 证据四，电梯安装竣工移交证明书。证明原告依约履行了合同应尽义务，所涉38台电梯在2014年7月1日通过技术监督局检验合格后于2014年7月28日移交给被告； 证据五，开工通知单、工作联系单和停工函。证明原告曾多次致函被告，请求被告配合原告的施工，由于被告未能按照合同约定按时付款并提供安装所需条件，导致工期延期，被告员工在相关函件上签字确认； 证据六，工作联系单。证明安装完成后，原告于2014年5月29日和6月18日向被告发出工作联系单，请求被告依照合同约定及原告的指示做出整改以配合原告申报验收，工期需延期，被告员工在工作联系单上签字确认； 证据七，特种设备检验意见通知书。证明2014年6月25日，六安市特种设备监督检验中心向被告发出特种设备检验意见通知书，而其中记载的部分问题，原告早已在工作联系单上列明并要求被告整改； 证据八，关于“同鑫置业38台电梯移交“事宜函。证明2014年7月28日，被告就涉案38台电梯移交事宜向原告出具书面确认函，就相关整改及扫尾工作的责任予以确认。 被告对原告所举证据质证认为： 证据一、其证据三性无异议，证明目的有异议； 证据二至七、对证据三性无异议，但对证明目的有异议，只能证明双方之间的工作联系，但不能证明被告仅支付了5530370元； 证据八、恰恰证明了我方没有付款95%的义务，因为原告没有把验收合格证交给我方。 被告为支持其答辩理由提供以下证据： 原来提交法庭的证据一至三撤回，证据四保留，其余证据以今天当庭提交的为准。 证据一、付款凭证。证明同鑫置业已向原告付款5986050元； 证据二、关于“同鑫置业38台电梯移交“事宜函。证明截止7月28日，38台电梯的验收合格证仍没有发下来的事实； 证据三、工作联系单。证明原告更换了项目负责人，构成违约的事实； 证据四、竣工验收监督整改通知书两份。证明因原告未履行交付资料的义务而导致被告的工程无法通过验收，损失惨重。 原告对被告所举证据质证认为： 证据一、庭审后双方核对后向法庭提交书面质证意见； 证据二、我方认可合格证没有发下来的事实，但被告认可是被告的原因导致合格证没有拿到的事实。7月2日一般就可以拿到合格证，但由于被告的原因到7月28日都没有拿到； 证据三、被告偷换概念，我方是通知被告由我方的哪个员工进场施工，实际上没有更换项目经理； 证据四、与本案诉争没有关联性。 本院对原告所举证据其证据三性均予以认定。对被告所举证据一至三其证据三性均予认定，对证据一中已付款5986050元，其中有200000元系双方另一份购货合同的订金，该款应从已付款中比除，被告已付货款应是5786050元，欠货款是4283950元，对证据三其证明目的不予认定，证据四与本案无关联性。 经审理查明：2012年8月28日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《电梯采购及安装施工合同》约定：由原告向被告提供电梯38台并安装，合同总价款10600000元。付款方式为：首次付款甲方在乙方安装队伍进场，开始安装业务后，按已进场设备总价值的70%，第二期支付在设备安装后经现场调试合格运转合格后付至已完工程量80%，第三期支付待所有电梯安装完毕经相关部门验收合格后并获得验收合格证后10天内支付至已完设备总价款的95%，余下合同总价5%的为二年的质量保证金。质量保证金不计利息待甲方获得验收合格证之日至质保期满后10天内付清。乙方在本合同签订后需向甲方提供800000元履约保证金，待第一台电梯安装完毕经现场试运转合格后返还400000元，另400000元待合同范围内全部电梯安装完毕验收合格后并获得验收合格证后10天内返还。甲方未按本合同相关条款约定支付合同最终结算价款的，自构成逾支付之日起，应每个日历天按逾期未付的合同价款数额的万分之二向乙方支付违约金。合同签订后，原告履行了合同应尽义务，所涉38台电梯已全部安装完毕，2014年7月2日，六安市特种设备监督检验中心验收合格。同月28日，原、被告签写电梯安装竣工移交证明书，同时，原告向被告发出关于电梯移交事宜书面函表明：因贵司原因导致合格证一直无法取出，孝虑贵公司交房在即，应业主要求我公司先把电梯以及相关资料移交给业主。待贵公司把以上整改项都安装完毕后，自行去技监局取证。期间若未取证自行使用所产生的相关风险均有贵公司承担，被告签章收到此文。至诉讼时，被告欠货款是4283950元。双方因货款、违约金等引起诉讼。 本院认为：原、被告签订的电梯采购及安装施工合同系当事人真实意思表示，合法有效。合同签订后，原告按合同约定将电梯安装、调试运转合格后交于被告，被告理应支付货款及工程款。原告诉称被告仅支付5530370元，但被告举证证明已付5786050元，因原告不能举证证明所差数额不是本案应付款项，已付货款及工程款应认定是5786050元。2014年7月28日双方约定由被告自行前往技监局领取合格证，应视为原告已将电梯交于被告，原告诉请按合同约定支付总价款的95%款项并无不妥，被告所欠款项是4283950元（10070000元（10600000×95%）一5786050）。原告已将合同标的物交于被告，依据合同约定，被告所收取的履约保证金理应返还。38台电梯虽于2014年7月2日检验合格，但双方确认合格证交付时间是7月28日，依合同约定，违约金应从2014年8月7日开始计算。被告答辩理由均无证据证明，不予采纳。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条第一款、第一百一十五条，《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、第一百一十二条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告安徽同鑫置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告永大电梯设备（中国）有限公司货款及工程款4283950元； 二、被告安徽同鑫置业有限公司于2014年8月7日起，以4283950元为基数，按每日万分之二向原告永大电梯设备（中国）有限公司支付违约金至判决生效之日； 三、被告安徽同鑫置业有限公司于本判决生效后十日内返还原告永大电梯设备（中国）有限公司履约保证金800000元。 四、驳回原告永大电梯设备（中国）有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费49819元，原告永大电梯设备（中国）有限公司负担8000元，被告安徽同鑫置业有限公司负担41818元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。 审 判 长  关德全 审 判 员  朱晓青 代理审判员  卢文乐 二〇一五年六月三日 书 记 员  鲍 芳 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 《中华人民共和国民法通则》 第一百零八条债务应当清偿，暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 第一百一十二条第一款当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。