宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2018）宁0106民初804号原告：宁夏新思路房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治银川市金凤区。法定代表人：陈舒，该公司总经理。委托诉讼代理人：张仲奇、茹晓慧，宁夏新中元律师事务所律师。被告：河南天河建设工程有限公司，住所地河南省林州市。法定代表人：王长吉，该公司总经理。委托诉讼代理人：王田雨、温丽，宁夏平瑞律师事务所律师。原告宁夏新思路房地产开发有限公司（以下简称新思路公司）与被告河南天河建设工程有限公司（以下简称天河公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月18日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。原告新思路公司的委托诉讼代理人张仲奇，被告天河公司的委托诉讼代理人王田雨、温丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付延期交工违约金3264000元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2015年4月15日，原告新思路公司作为发包人与被告就某项目1-5号楼外墙保温涂料、真石漆及内墙保温施工合同。合同约定工期自2015年4月15日至2015年7月24日止；合同价款为包干单价，按实际施工面积进行结算；付款方式为按月进度支付；工程质保金为决算总价的5%，质保期自工程验收备案之日起2年。被告天河公司在合同履行过程中，未能按约定期限竣工交付，迟延交工93天以上，导致原告推迟整体工程验收备案造成损失，故原告诉至法院，请求判如所请。被告天河公司辩称，原告起诉的涉案工程存在工期顺延的现象。首先，涉案工程施工过程中出现工亡事故，宁夏回族自治区住建厅银川市建设行业管理处曾向金凤区福宁城责令停工整改，致使涉案工程工期顺延。其次，涉案工程施工过程中原告存在设计变更，但原告未明确设计变更应顺延工期且原告存在延迟拆除塔吊架的情形以及工程量的增加。案外人高国飞将原告承包给高国飞富宁城五期1-3号楼外墙砌块扫平，窗柜边填补由被告完工，故应顺延工程交工时间。再次，原告存在未按照合同约定支付工程款的情况。原告与被告签订了某项目1-5号楼外墙保温涂料、真石漆及内墙保温施工合同。工程竣工验收合格完毕付至工程款总价的65%，涉案工程总价为10887811.3元，但原告向被告支付工程款的时间存在延期付款的情形。综上，原告主张无事实及法律依据，被告涉案工程存在工期顺延的情况，应依法驳回原告诉讼请求。双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行质证。经审查，原告提交的《某项目1-5号楼外墙保温、涂料、真石漆及内墙保温施工合同》与被告提交的一致，本院予以确认；其提交的监理例会真实，本院予以确认；其提交的工程预算书非完整内容，本院不予确认；其提交的八月工程进度表，被告认可，本院予以确认；其提交的九月工程进度表系复印件，本院不予确认；其申请调取的银川方圆公司监理日志可证实涉案工程于2015年4月23日因工亡事故停工七天的事实，本院予以确认。被告提交的2015年上半年全区工矿领域安全死亡事故黑名单及新消息报安全事故死亡通报真实，本院予以确认；其提交的工程变更单经原告签章确认，本院予以确认；其提交的协议书无其他证据予以佐证，无法达到证明目的，本院不予确认；其提交中国建设银行电子汇划回单、客户专业回单欲证实原告未按约支付进度款，但上述证据仅显示2015年10月16日前原告支付工程款506万元，涉案工程在该期间尚未完工，其亦未提交其他证据证实原告未按约支付工程进度款的事实，对该证据的证明目的本院不予确认；其提交的竣工验收备案表真实，本院予以确认；其提交的真实漆造价汇总无法直接证实涉案工程量增加的事实，本院不予确认；其提交某项目工人讨薪问题的协议中载明双方协商的结算时间，但无法证实因原告原因导致被告延期交工的事实，本院对其关联性不予确认；其提交的2015年7月天气情况真实但与本案无关，本院不予确认；其提交的（2018）宁01民终1485号民事判决真实，本院予以确认；其提交的证人证言中提及的部分工程增加事宜应以工程变更单为准，但变更单中载明的工程内容非大量增加，且双方未约定顺延工期事宜，本院对该部分证明目的不予确认，证人证言中提及的其他内容无证据予以佐证，本院不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年4月15日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《某项目1-5号楼外墙保温、涂料、真石漆及内墙保温施工合同》一份，约定甲方将某项目保温与涂料工程交由乙方施工；施工范围：某项目1-5号楼外墙保温、涂料、真石漆及内墙保温，乙方已深知施工现场条件及图纸范围内的所有内容；承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包验收；工期为自合同签订之日起100天内竣工并验收完成；合同施行包干单价，按照实际施工正面面积进行结算；工程支付方式：本工程无预付款按月进度支付，每月25日，乙方按照向甲方提供当月工程完成进度预算，经甲方审定之后，在10日付至审定进度金额的60%作为工程进度款，待工程竣工验收合同完毕付至决算总价的65%工程款，决算总价的30%工程款用于抵顶甲方五期所建设“项目房屋…（如乙方未按上述时间提供工程完成进度预算及次月工程施工计划，则工程进度款自动顺延支付）；违约责任：本合同执行过程中，如乙方未按每月25日给甲方提交工程进度表中的节点完工，视为违约，每项施工节点的完成时间延误，处罚3万元；若乙方未能按照合同约定的材料质量及验收标准进行施工或未按合同约定的日期竣工、与验收合格并取得合格报告，按本工程决算总价的10%处罚，并且每逾期一日，将按总结算总价的1%处罚违约金。合同签订后，被告组织人员进行施工。2016年4月29日，涉案福宁城五期1-5号楼工程竣工验收并由原告向银川市建设工程质量监督站提请竣工备案，该站于2016年6月17日完成备案。原告称被告于2015年11月2日交付工程、延期交工构成违约，故诉至本院。另查明，2015年7月17日，原告向涉案工程监理单位发出《工程变更单》，载明涉案1-5号楼外墙4层顶板增加线条一道，原图纸窗上下口和中间共3道线条取消；外墙雨落管、冷凝管上同部位外墙涂料或真石漆；2015年8月7日出具《工程变更单》，载明取消1-5号楼外立面栏杆，造成空调外露，需将外漏部分外墙图涂料。上述变更单经原告签字确认；2015年4月23日，涉案工地发生工亡事故，经调取监理单位监理日志显示涉案工程停工7日，于2015年5月1日恢复施工。再查明，河南天河公司于2017年10月30日将新思路公司诉至本院，要求新思路公司支付下剩工程款1314058.74元，本院经审理于2018年2月22日作出（2017）宁0106民初7022号民事判决书，后河南天河公司不服上诉于银川市中级人民法院，该院经审理作出（2018）宁01民终1485号民事判决书，其中认定：“双方认可总工程价款为10887811.3元，涉案工程的应付工程款数额为10343420.74元，河南天河公司认可已收到的工程款9029362元应予以扣减，故新思路公司欠付工程款为1314058.74元”，关于欠付工程款的履行方式，虽然双方当事人在合同中约定了决算总价30%的工程款以房屋抵顶形式履行，但亦约定在工程竣工结算定案后2个月内办理房屋抵顶手续，涉案房工程已于2016年4月29日竣工，但至目前为止新思路公司仍未按约定完成房屋抵顶，故河南天河公司有权要求新思路公司支付下欠全部工程款”。本院认为，原、被告针对案涉工程签订的施工合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行各自的义务。依据合同约定，被告应自签订合同之日起100日内即2015年7月24日前完成施工内容，原告称被告于2015年11月2日完成施工，故被告逾期交工101天，但在涉案工程施工过程中，因工亡事故，涉案工程停工7日，该停工时间应从工期中予以扣除，即被告实际逾期交工天数为94天，其已构成违约，应支付相应的违约金。关于违约金，依据相关法律规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，约定的违约金高于造成损失的，当事人可以请求人民法院予以减少。本案中，原告依据合同约定以每日1%标准核算违约金，但未向法庭提交证据证实被告逾期交工给其造成的损失，现被告认为违约金约定过高，本院综合合同性质、履行情况等综合因素，将违约金调整为其主张违约金的20%，即652800元（3264000元×20%）。被告辩称施工过程中存在设计变更导致工期延长，经审查，涉案工程施工过程中，双方确因部分工程内容调整进行变更签证，但非大量增加工程内容，其中还有减少内容，且签证中未载明工期延长情形，故对其上述抗辩意见本院不予采纳。被告还辩称原告逾期支付工程款故导致工期顺延。经审查，涉案合同约定了工程款支付方式，载明“本工程无预付款按月进度支付，每月25日，乙方按照向甲方提供当月工程完成进度预算，经甲方审定之后，在10日付至审定进度金额的60%作为工程进度款，待工程竣工验收合格完毕付至决算总价65%工程款”，截止（2017）宁0106民初7022号民事判决作出之前，新思路公司已支付工程款9029362元，已超过双方约定的“工程竣工验收合格完毕”前应付的工程款比例，河南天河公司提交的支付凭证无法证实新思路公司拖延支付进度款导致其延期交工的事实，本院对上述抗辩意见亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：被告河南天河建设工程有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告宁夏新思路房地产开发有限公司支付逾期交工违约金652800元；如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费32912元，由原告宁夏新思路房地产开发有限公司负担26330元，被告河南天河建设工程有限公司负担62582元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 长 雅 娟人民陪审员 卓士升人民陪审员 李景涛 二〇一八年十月三十日书 记 员 马 智《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。