广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2018）粤2071民初16884号原告（反诉被告）：佛山市顺德区思诗家具有限公司，住所地广东省佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业三路12号东面，统一社会信用代码91440606MA4UJ9528R。法定代表人：蒋文明，总经理。委托诉讼代理人：李如茂，广东广信君达律师事务所律师。被告（反诉原告）：盛世游艇会（中山）有限公司，住所地广东省中山市神湾镇磨刀岛，统一社会信用代码91442000782955812T。法定代表人：沈沛勇，总经理。委托诉讼代理人：张奎，该司员工。原告（反诉被告）佛山市顺德区思诗家具有限公司（以下简称思诗公司）诉被告（反诉原告）盛世游艇会（中山）有限公司（以下简称盛世公司）定作合同纠纷一案，本院于2018年8月14日立案后，依法由审判员谭敏独任审判，于2018年10月15日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人李如茂，被告委托诉讼代理人张奎到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告思诗公司向本院提出诉讼请求：被告支付合同余款14240元、违约金7120元、仓租费46280元。事实和理由：原、被告于2017年5月8日签订一份《ADD户外家具制作合同》。合同签订后，原告依约完成家具制作，并由被告确认家具质量合格。后被告告知原告因其公司内部原因要求延迟付款及交货，且再按合同约定向原告支付违约金和仓租费。2018年5月28日，被告向原告支付了合同价款金额的90%，原告亦于2018年6月5日将家具交付给被告。但原告向被告追索合同余款及违约金和仓租费时，被告负责人拒绝支付，且删除原告的微信，也拒绝接听原告的电话。为维护原告的合法权益，原告现依法起诉至法院，请判如所请。被告盛世公司辩称，1.原告要求被告支付合同余款14240元的诉讼请求没有事实依据。由于双方签订的《ADD户外家具制作合同》约定“所有家具安装完毕并验收合格后，在20个工作日内支付剩余的10%货款即14240元”，也就是说，被告支付剩余货款14240元的前提是所有家具安装完毕并验收合格。但实际上，原告经被告的多次催告后依然不配合安装。因此支付剩余货款的条件尚未成就，且原告的行为已构成违约，被告已另行提起反诉。合同约定“乙方在每次接收甲方付款前，必须提前开具相应金额的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款而无需承担任何责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同义务”。据此，被告在付款之前，应当收到原告开具的增值税专用发票。但原告未履行该约定，被告余支付货款不满足支付条件；2.原告主张被告支付违约金7120元的诉讼请求没有事实依据。如上所述，剩余10%的货款不满足支付条件，原告的主张没有事实依据；3.原告主张被告支付仓租费46280元的诉讼请求没有事实依据。被告收到家具后，一直保存在被告的仓库，由于原告拒不配合安装，并占用了被告的仓库，造成被告的损失，被告已另行提起反诉进行追偿。由于原告迟延交货导致仓租损失，应由原告承担，且原告并未提交任何证据证明存在仓租费用。被告（反诉原告）盛世公司并提起反诉诉讼请求：反诉被告支付违约金7120元、保管费30000元、餐厅迟延开业的损失45000元。事实和理由：按照《ADD户外家具制作合同》约定的家具交货时间为2017年6月15日，但反诉被告实际的交货时间为2018年6月5日，逾期近一年时间，且交付后反诉被告拒不配合安装，致使反诉原告至今无法使用，反诉被告的行为严重损害了反诉原告的合法权益，特提起反诉诉请。反诉被告思诗公司针对反诉原告盛世公司提起的反诉辩称，双方签订《ADD户外家具制作合同》后，反诉被告在合同约定的期限内完成了家具的生产，且经反诉原告的采购负责人徐佳确认合格。后反诉被告要求反诉原告支付合同价款的90%发货款并发货，但反诉原告以其公司正在办理股权转让为由要求反诉被告延迟付款，理由是反诉原告的财务费被暂时冻结只能待股权变更完之后才能付发货款。反诉被告从网上查询得知反诉原告确实于2018年4月18日完成法定代表人的变更，之后反诉原告于2018年5月28日向反诉被告支付了合同款金额的90%,反诉被告亦于2018年6月5日向反诉原告交付了家具。交货后，反诉原告要求在需要使用时再另行通知反诉被告安装。2018年9月10日，反诉原告发函催告安装，反诉被告亦即时去电联系反诉原告安装事宜，但反诉原告员工告知需在台风过后另行通知安装。2018年10月8日，反诉被告又去电联系安装，反诉原告则要求在2018年10月9日前去现场安装，但反诉被告去到现场时，反诉原告的员工同样以暂时不需要安装为由，要求反诉被告等待通知安装时间。反诉被告认为履行合同的过错方在反诉原告，请求法院驳回其反诉诉讼请求。经审理查明：2017年5月11日，思诗公司（乙方）与盛世公司（甲方）签订一份《盛世游艇会（中山）有限公司ADD户外家具制作合同》，约定甲方委托乙方生产制作合同清单中载明的家具；交货时间为2017年6月15日；合同暂定总价格为142400元（此价格包括制造、运输、安装、税费、保修费等），货款结算以合同清单为基础，如有合同清单内的项目增减情况，按合同价格，在双方确认后，以实际收货数量结算；货到甲方现场全部安装调试完毕，接到乙方验收申请，甲乙双方应组织人员对合同家具进行验收，验收工作在接到乙方验收申请之日起十日内完成，如甲方在期限内未进行验收或已使用产品，则视为甲方已认同乙方全部货物验收合格；乙方生产结束后，甲方收到乙方书面通知，经甲方核实，即支付合同总价的90%作为发货款，即128160元；乙方收到发货款后，即可安排相关物流送货事宜，在合同约定时间内将合同家具送至甲方指定交货地点，甲方收货后应组织人员对合同家具进行验收，验收工作在货到之日起2天内完成所有家具安装完毕并验收合格后，在20个工作日内支付剩余10%货款即14240元；乙方在每次接受甲方付款前，必须提前开具相应金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款；甲方未能如期支付货款或工程款，工期相应顺延，如甲方不按时付款，乙方有权不发货，不安装，并不用承担任何责任；如乙方不能按时交货验收，每延误一天向甲方支付迟交货部分0.1%的违约金，累计违约金总额不得超过合同总额的5%；如甲方不按时付款，每延误一天向乙方支付所欠货款0.1%的违约金，累计违约金总额不得超过合同总额的5%；合同还约定了双方的其他权利和义务。合同签订后，思诗公司依约生产家具，并在2018年6月5日将家具交付给盛世公司。盛世公司亦在2018年5月28日支付了合同价款的90%即128160元。2018年8月14日，思诗公司以盛世公司未支付其尚欠的10%货款为由诉至本院，提出前述实体请求。诉讼期间，盛世公司亦以思诗公司逾期交货且未安装家具，违反了合同的约定，应承担相应的违约责任为由提起反诉。本院认为，本案为定作合同纠纷。思诗公司与盛世公司签订的《盛世游艇会（中山）有限公司ADD户外家具制作合同》是双方在自愿、平等、合法的基础上签订，内容并未违反国家法律法规强制性规定，合法有效，双方应恪守履行合同约定的权利和义务。合同约定，家具的交货时间在2017年6月15日。庭审中，思诗公司、盛世公司确认实际一次性收货时间为2018年6月5日，与合同约定的收货时间迟延了将近一年。对此，思诗公司认为其已按照合同约定的期限生产完毕且已由盛世公司的工作人员徐佳验收合格，但由于盛世公司的股权变更尚未结束无法支付发货款，故思诗公司未能如期发货。经查，思诗公司的工作人员虽在合同清单“甲方代表人验货合格确认签名”一栏中签名，但并无签收时间，无法核实何时验收合格，且思诗公司也未提供证据证明盛世公司曾向其提出待公司股权变更完成后才能支付发货款，并通知思诗公司发货，因此可以认定思诗公司存在逾期交货。根据《盛世游艇会（中山）有限公司ADD户外家具制作合同》的约定“如乙方（原告）不能按时交货验收，每延误一天向甲方支付迟延交货部分0.1%的违约金，累计违约金总额不得超过合同总金额的5%”，现盛世公司反诉主张思诗公司按上述约定赔偿其迟延交货的违约金7120元事实清楚，理据充分，本院予以支持。同理，思诗公司主张盛世公司支付仓租费46280元未提供证据证明，理据不充分，本院不予支持。依合同约定“家具总价142400元（此价格包括制造、运输、安装、税费、保修费等费用，以及到甲方（被告）现场全部安装调试完毕”，上述内容明确约定思诗公司所生产制作的家具是包安装。2018年6月5日，思诗公司将案涉家具送至盛世公司指定的地址后，理应在现场安装家具。思诗公司未提供证据证明盛世公司曾向其明示待通知后再安装，但在盛世公司发函催告安装后，从思诗公司提供的录音机视频看，思诗公司曾电告盛世公司询问并要求安排时间配合安装，但盛世公司开始答复需待台风过后安装，后思诗公司去到现场时又被告知待通知后再安装。因此，上述事实足以证明并非思诗公司不履行安装义务，而是盛世公司自行原因不能安排时间予以配合，造成不能安装的责任不在思诗公司。因此，盛世公司反诉主张思诗公司承担保管费、迟延开业损失理据不充分，本院不予支持。相反，盛世公司收到思诗公司的家具后，一直拖欠10%的货款不付，有违诚实信用原则，应承担继续清偿货款及按合同约定承担合同总额的5%的违约责任。思诗公司主张盛世公司清偿货款14240元违约金7120元理据充分，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零八条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告盛世游艇会（中山）有限公司于本判决发生法律效力后七日内向原告佛山市顺德区思诗家具有限公司支付货款14240元、违约金7120元。同时，原告开具相应金额的货款增值税发票给被告；二、反诉被告佛山市顺德区思诗家具有限公司于本判决发生法律效力后七日内向反诉原告盛世游艇会（中山）有限公司支付违约金7120元；三、驳回原告佛山市顺德区思诗家具有限公司的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告盛世游艇会（中山）有限公司的其他反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费1491元，减半收取746元（原告已预交）、反诉受理费927元（被告已预交）合共1673元，由原告负担587元、被告负担1086元（被告于本判决发生法律效力之日起七日内径付原告159元）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员 谭 敏二〇一八年十月二十九日书记员 甘小欢