安徽省阜阳市颍泉区人民法院民 事 判 决 书（2018）皖1204民初3255号原告（反诉被告）：阜阳市幽雅装饰装潢有限公司，住所地安徽省阜阳市颍**幸福西路青峰西侧舜馨苑小区******，统一社会信用代码91341203MA2MWNN39K（1-1）。法定代表人：闫俊侠，该公司董事长。被告（反诉原告）：刘圆圆，女，汉族，1988年10月9日出生，住安徽省阜阳市颍泉区。委托诉讼代理人：潘佳佳，安徽意扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘勇，安徽意扬律师事务所律师。原告（反诉被告）阜阳市幽雅装饰装潢有限公司与被告（反诉原告）刘圆圆装饰装修合同纠纷一案，本院2018年8月28日受理后，于2018年10月19日依法由审判员王甫成适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）阜阳市幽雅装饰装潢有限公司、被告（反诉原告）刘圆圆的委托诉讼代理人潘佳佳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）阜阳市幽雅装饰装潢有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付装修款23000元，增项3200元及违约金20000元，共计46200元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由:2018年3月9日，原告与被告签订装饰装修施工合同，约定被告将位于颍泉区水岸明珠35#楼201室房屋交由原告装修，合同价款160000元，承包方式为包工包料，并约定了付款方式为第一次于开工前三日支付96000元，第二次于工程进度过半（木工结束，油工进场）支付60800元，第三次于双方验收合格支付3200元。原告按照合同约定进场施工后，在第二次付款时被告拒绝继续付款，仍差43000元未付，原告无奈之下与被告签订补充协议，约定厨房、卫生间按报单做完，被告向甲方支付2万元，报价单上没有的均未增项，按实际发生计算，木地板、门到场支付所有余款，增项另计，增项共计3200元，如有违约，违约方支付20000元违约金给对方。后原告按合同约定施工，并将地板和门送至被告家中，但被告却拒绝支付剩余的23000元装修款及增项部分3200元，原告多次索要无果。原告认为，被告的行为严重侵害了原告的合法权益。为此，原告依法向贵院提起诉讼，恳请支持原告的诉讼请求。被告（反诉原告）刘圆圆称辩：1、原告诉请与事实不符，是原告没有按照双方之间的装修合同为被告装修，拖延工期，并擅自中断工程，是原告违约在先；2、原告没有按照报价预算单载明的装修内容为被告进行装修，其在实际装修中大量减除了工程，因此被告已经超过工程量向原告支付了工程合同款；3、原告主张的增项没有事实依据，其并没有进行任何增项项目，也没有提供相应的增项清单及与被告之间的增项结算清单，因此其主张增项没有事实依据。被告刘圆圆反诉请求为：1、判令被反诉人赔偿减项35000元违约金2万元，共计人民币55000元（暂计至起诉之日，后续损失将按实际追加请求）；2、反诉费用由被告承担。事实和理由:反诉人向被反诉人于2018年3月19日签订装修合同，同时支付给5000元定金，3月22日开始动工，工期70个工作日完成。事实是到2018年9月13日还没有结束，幽雅装饰已经严重违约，影响反诉人生活和工作。同时签订合同时承诺完成一项付一项款，有证人陈某和祝某以做证。但是在木工结束之后，本人与4月24日给幽雅装饰付款46000元之后，一直不明原因停工一个月左右。本人咨询闫俊侠原因，回答是要先付款才能再继续工期。当时承诺的已经不承认，为了让装修尽快结束。本人于5月16日给幽雅装饰付款5万元，闫俊侠承诺把主材给上了，厨房、卫生间、客厅瓷砖给装完，被告在支付2万元，但是瓷砖装好之后，工期不明原因又停了，去公司问其原因，又让给支付款，已经不承认前期的承诺。经过协商厨房、卫生间好之后，被告于8月14日给幽雅装饰支付款137000元。但幽雅装饰工期一直没有结束，卧室木地板、门、墙都没有搞好，承诺赠送的沙发、床、餐桌、茶几（价值10860元），灯没有见到（价值4300元），同时厨房、柜子、卫生间、衣帽间都没有按照设计图的要求完成，也没有按照合同的品牌和价格安装，以次充好，报价单上有的，没有按照要求完成的均为减项，减项去除，减项为2万元，按照7月29日签订的协议，幽雅装饰需支付被告2万元违约金。3、反诉人认为，被反诉人的行为严重侵害了反诉人的合法权益，为此，反告诉人依法向贵院提起反诉，恳请支持反诉人的诉讼请求。原告（反诉被告）阜阳市幽雅装饰装潢有限公司对被告反诉请求辩称：被告装修时是原告给她做的装修贷款，合同约定进场就要付款20%，前期由于被告没有钱，等装修后才能交钱，装修贷款到水电工做好之后拍个照才能贷款，原告一直催被告贷款是否下来，被告说没有，原告去银行询问，银行说早就下来了。被告家装修一直是被告父亲负责的，工期都进行了很久被告都没有交钱，因为被告拖欠欠款导致工期拖延，原告提供的有微信记录，被告总共交了11.3万元，原告催被告交钱一直没有交，后来协商把卫生间、厨房东西装齐，被告付款2万元，被告要求我们把门、木地板拉过来不需要安装就付款，公司将门拉过去后，被告给原告出具了一个手续，后来被告父亲把钥匙拿走了，原告无法进去装门，跟被告协商无果后已拨打110报警，派出所不给处理后才起诉法院的，被告房屋的所有装饰东西款式、型号都是自己选择的，原告没有任何减项，只有增项，合同上约定的很清楚，被告反诉请求不成立。本院经审理认定的事实如下：2018年3月19日，原告阜阳市幽雅装饰装潢有限公司与被告刘圆圆签订一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，该合同条款主要内容为：“发包人：刘圆圆…：承包人：阜阳市幽雅装饰装潢有限公司…：第一条，工程概况，1.1工程地点：水岸明珠。1.3工程承包方式：双方商定采取下列第1种承包方式。（1）承包人包工、包料（祥见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；…1.4工程期限70工作日，开工日期2018年3月22日，…第九条质量标准。双方约定本工程施工质量标准：按施工图施工。施工过程中双方对工程质量发生争议，有仲裁委员部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。…第十一条，工程款支付方式，…第一次开工前三日支付96000元，第二次工程进度过半支付60800元，第三次双方验收合格支付3200元。工程进度过半指：木工结束，油漆进场…第十五条，其他约定事项，依照报价单上做，超出部分按增项处理、另外，送真皮床、沙发、茶几、电视柜，餐桌、主灯。…”2018年7月29日，原被告签订一份协议，内容为：“协议，甲乙双方经平等友好协商达成如下协议：厨房、卫生间按报价单做完，乙方向甲方支付贰万元整，报价单上没有的均为增项，增项不打折，按实际发生量计算。木地板、门到场，乙方向甲方支付所有余款，增项另计，工期一个月，此协议具有法律效力。如有一方违约，向对方支付20000元违约金，甲方：幽雅装饰、闫俊侠，乙方：刘圆圆，2018、7、29。工期至8、20左右，（全部补充送的东西发票拿来给钱）。”原被告双方报价预算单上的价格是177776.09元，最后双方确定的合同价款160000元。原告于2018年3月22日开始施工，被告刘圆圆于3月19日支付给原告5000元，4月6日支付给原告16000元，4月24日给幽雅装饰付款46000元，于5月16日给幽雅装饰付款5万元，8月14日支付给原告2万元，合计支付给原告工程款13.7万元。该工程至今未完工，原被告双方未竣工验收单，无结算单据。庭审时，原告承认无增项清单。原告向被告承诺的送真皮床、沙发、茶几、电视柜，餐桌、主灯，至今未兑现。本院认为：原、被告应遵照公平、公正、诚实信用的原则。本案中，原告阜阳市幽雅装饰装潢有限公司与被告刘圆圆之间的债务关系是基于原告阜阳市幽雅装饰装潢有限公司与被告刘圆圆签订一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》。在庭审中，原告没有提供资质证明，原告阜阳市幽雅装饰装潢有限公司诉称本合同工程造价为16万元，被告刘圆圆已支付原告工程款13.7万元，下欠2.3万元被告刘圆圆未予支付，因该工程至今未完工，庭审中原被告双方均未提供竣工验收单及结算单据，因此原告的诉讼请求属于提供证据不足，其主张不应得到支持。在诉讼过程中，被告刘圆圆向本院提出反诉请求判令被反诉人赔偿减项35000元违约金2万元，共计人民币55000元，因被告刘圆圆在履行合同中未能提供经营减值损失及原告违约的有关证据，故对被告刘圆圆提出的反诉请求，本院不予支持，待被告有充分证据时可另行主张其权利。依照《中华人民共和国民法通则》第三十条、第三十二条、第三十五条《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、驳回原告（反诉被告）阜阳市幽雅装饰装潢有限公司的诉讼请求。二、驳回被告（反诉原告）刘圆圆的反诉请求。案件受理费955元，减半收取477.5元，由原告（反诉被告）负担，反诉费588元，由被告（反诉原告）刘圆圆负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员  王甫成二〇一八年十月十九日书记员  王梦晨附：（2018）皖1204民初3255号民事判决书适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第一百零七条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。第一百零八条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；”。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支持。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。第一百五十二条判决书应当写明判决结果以及作出判决的理由。判决书的内容包括：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。赔偿标的款请按以下名称汇入:开户银行：徽商银行阜阳科技支行收款单位：阜阳市颍泉区人民法院帐号：20×××08。