福建省龙海市人民法院民 事 判 决 书（2020）闽0681民初5653号原告：杨灿煌，女，1985年2月7日出生，畲族，住福建省龙海市。原告：杨燕鸿，女，1988年9月29日出生，畲族，住福建省龙海市。原告：杨月鸿，女，1990年10月2日出生，畲族，住福建省平潭县。以上三原告共同委托诉讼代理人：黄进国、王丹媺，北京盈科（厦门）律师事务所律师。被告：漳州市馨诚装修工程有限公司，住所地福建省漳州市龙文区龙昌路**，统一社会信用代码：91350603MA33782756。法定代表人：马少能，经理。被告：马少能，男，1988年10月27日出生，汉族，住福建省龙海市。原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿与被告漳州市馨诚装修工程有限公司（以下简称“馨诚公司”）、马少能装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月30日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。三原告共同委托诉讼代理人黄进国到庭参加诉讼，被告馨诚公司、马少能经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿向本院提出诉讼请求：1、确认原被告于2019年12月3日、2020年6月19日所签订的《工程施工合同》于2020年10月12日解除；2、判令被告馨诚公司返还原告工程款362000元，并支付违约金146000元；3、判令被告马少能对第二项诉讼请求所确定的馨诚公司债务向原告承担连带清偿责任；4、判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿三人系姐妹关系。2018年4月，三人协商于龙海老家（龙海市XX乡XX村XXX号）建造房屋一栋以用于经营民宿。2019年11月6日，因民宿装修事宜，三人经朋友介绍认识被告马少能，双方就委托馨诚公司装修案涉房屋达成初步意向，次日原告杨燕鸿依照马少能指示在其提供POS机刷卡5万元用于支付定金。2019年12月3日，原告杨月鸿作为原告三人代表，被告马少能作为馨诚公司代表，签订《工程施工合同》，约定由馨诚公司承包装修涉案房屋，工程总价款73万元，工期150天。合同签订后，原告依马少能指示将前期工程款支付至其名下账户，后被告进场施工，开工后被告未积极施工，却多次以付材料人工款为由要求原告提前付工程款。被告预支工程款后，仅完成房屋外围竹架搭建等前期简易工作。2020年3月10日，被告马少能以新冠疫情为由，将工期再次延期，原告再次向其支付工程款20000元。原告总共向被告支付工程款362000元。2020年6月19日，因被告逾期完工，考虑到新冠疫情影响，原告与被告协商并签订《工程施工合同》，将工期延长至2020年6月30日，并就违约事宜作了约定。后被告再次未能如期完工，截止2020年10月10日，已逾期101天。2020年10月12日，原告向被告发送律师函，通知解除案涉两份施工合同，被告于2020年10月13日收到该律师函。被告已收取原告362000元工程款，却未对涉案房屋进行实质性装修，已逾期完工超过30天，系恶意违约。原告可依合同约定解除合同，同时被告应依合同约定返还已收取的工程款并承担相应违约责任。另被告馨诚公司为一人公司，马少能系公司唯一股东，代为收取全部工程款，应对馨诚公司的债务承担连带清偿责任。被告馨诚公司、马少能在法定期限内未答辩和举证。本院经审理认定事实如下：原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿系姐妹关系。三人共同投资在××乡××村××房。因房屋装修需要，三人共同委托馨诚公司进行装修，由杨月鸿于2019年12月3日与馨诚公司签订一份《工程施工合同》，约定：一、工程概况，工程名称：民宿装修，建设地点：隆教畲族乡，工程范围：包水电工钱及材料、泥水工钱及材料、涂料工钱及材料、木作工钱及材料、门窗安装及材料、院子布置及施工、包工期、包质量、包安全和文明施工，本工程工期为150天，自2019年12月3日至2020年5月2日。三、合同价款和支付方式，本工程预算总造价柒拾叁萬元整，付款方式：（1）自本合同签订、工地开工，按工程预算总造价40%付款。292000；（2）水电完工后付工程预算总造价30%的工程款。219000元；（3）木作进厂后付工程预算总造价20%的工程款。146000元；（4）竣工且营业一个月后，一次性付清总造价10%工程款。73000。合同还对双方责任、违约责任、保修条例等事项进行了约定。合同签订后，馨诚公司组织工人进场装修。装修过程中，三原告共向馨诚公司支付装修款362000元。因被告馨诚公司未按期完成装修工程，2020年6月19日，杨灿煌、杨月鸿（甲方）与馨诚公司（乙方）因案涉房屋的装修再次签订一份《工程施工合同》。该合同与前一份《工程施工合同》中工程概况、合同价款、双方责任基本一致，该合同第十条更改条款约定：合同原定2020年5月2日竣工，由于疫情关系，经双方协商更改至2020年6月30日竣工，超过该日期视为逾期竣工，甲方应当按照合同约定赔偿乙方经济损失。合同第六条违约责任约定：由于甲方原因导致延期开工或中途停工，必须经甲方或甲方授权人签字认可，顺延工期。甲方不按合同约定拨付工程进度款，每逾期一天应付款额的0.1%支付滞纳金；若乙方逾期完工超过30天，则甲方有权单方解除合同，甲方的合同解除通知（以短信或微信或纸质文件方式）发出后本合同即解除，乙方须在3日内一次性返还甲方所支付的所有款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金。庭审中，原告陈述馨诚公司施工后仅搭设竹架，完成部分泥水，铺设水电管道，未进行实质施工即停工。2020年6月19日补充签订《工程施工合同》后在原告的催促下开工了几天后又停工，至此未再继续装修。因被告逾期完工擅自停工，根据第二份《工程施工合同》的约定，被告应返还原告已支付的362000元装修款并承担违约责任。对被告已施工的部分，原告代理人陈述原告同意支付相应的工程款，但被告未提供证据证明其施工的工程量及对应的工程款，应承担不利后果。原告委托代理人于2020年10月12日向馨诚公司、马少能发送律师函，通知解除涉案施工合同，并要求被告履行还款义务。另查明，馨诚公司的企业类型为有限责任公司（自然人独资），股东为马少能。诉讼中，三原告向本院申请财产保全，本院经审查后作出（2021）闽0681执保192号民事裁定书，裁定：查封坐落在龙文区龙昌路288号漳州××幢××室房屋中属于被申请人马少能的份额，不予办理产权变更登记手续，查封期限三年。原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿支付财产保全申请费3060元。认定以上事实的证据有原告提供的居民户口簿、两份《工程施工合同》、交易明细、存款明细账、微信聊天记录、律师函、快递单及其委托代理人的庭审陈述，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，三原告与被告馨诚公司之间的装饰装修施工合同合法有效，双方应遵约全面履行义务。三原告按约向被告馨诚公司支付了装修款，但被告馨诚公司未能依约完工，且以其实际行为表示不再继续施工，原、被告双方之间的装饰装修施工合同解除。双方于2020年6月19日签订的《工程施工合同》第六条违约责任约定“若乙方逾期完工超过30天，则甲方有权单方解除合同，甲方的合同解除通知（以短信或微信或纸质文件方式）发出后本合同即解除，乙方须在3日内一次性返还甲方所支付的所有款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金”，原告主张根据上述合同约定，被告应返还已收取的工程款362000元并支付总价款20%的违约金146000元。本院认为，《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条、第五百八十五条对当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时应承担的违约责任作了规定，本案中，虽原告与被告馨诚公司在《工程施工合同》中明确了各自的违约责任，但该合同所对应的违约责任对于原、被告各方均过重，原告主张馨诚公司应返还全部已付的装修款，庭审中又认可被告馨诚公司有完成部分工程，审理中原告又未举证证明因被告逾期完工其所产生的实际损失，本院综合考虑当事人的违约情形、损失情况、违约金惩罚性质，并兼顾公平原则，确定被告馨诚公司应返还原告已支付的装修款362000元，并支付自起诉之日至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的违约金。对于原告超出部分的违约金，不予支持。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告马少能未提供证据证明馨诚公司财产独立于马少能自己的财产，应对本案债务承担连带清偿责任。被告馨诚公司、马少能经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为自愿放弃诉讼权利，本院依法缺席审理和判决。据此，依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条第一款第三项、第五百六十六条、第五百七十七条、第五百八十二条，第五百八十四条、第五百八十五条、第七百八十八条，《中华人民共和国公司法》第六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告杨月鸿与被告漳州市馨诚装修工程有限公司于2019年12月3日签订的《工程施工合同》解除；二、原告杨灿煌、杨月鸿与被告漳州市馨诚装修工程有限公司于2020年6月19日签订的《工程施工合同》解除；三、被告漳州市馨诚装修工程有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿装修款362000元；四、被告漳州市馨诚装修工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿违约金（以362000元为基数，自2020年10月30日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；五、被告马少能对被告漳州市馨诚装修工程有限公司的上述债务承担连带责任；六、驳回原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案受理费11100元，由原告杨灿煌、杨燕鸿、杨月鸿负担2220元，由被告漳州市馨诚装修工程有限公司、马少能负担8880元。财产保全申请费3060元，由被告漳州市馨诚装修工程有限公司、马少能负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。审 判 长  蓝雪燕人民陪审员  林少全人民陪审员  陈素惠二〇二一年四月二十二日书 记 员  颜小燕执行申请提示：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。