四川省南充市顺庆区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川1302民初3649号 原告：横店影视股份有限公司，住所地浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼。 法定代表人：徐天福，该公司董事长。 委托诉讼代理人：葛凯，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：孙超亚，浙江横店律师事务所律师。 被告：金华雄大园林建设有限公司，住所地浙江省金华市婺城区浮桥东路**。 法定代表人：严炎生。 委托诉讼代理人：徐钢，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：胡亿平，浙江金万里律师事务所律师。 原告横店影视股份有限公司（以下简称横店公司）与被告金华雄大园林建设有限公司（以下简称雄大公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年6月19日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。横店公司委托诉讼代理人葛凯、雄大公司委托诉讼代理人徐钢、胡亿平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 横店公司向本院提出诉讼请求：1．确认横店公司与雄大公司签订的《四川南充顺庆区横店电影城装饰工程施工合同》于2018年4月25日解除；2．雄大公司交纳的116,000元履约保证金无需返还；3．判令雄大公司返还预付款460,000元；4．判令雄大公司支付工期逾期违约金460,000元；5．判令本案的诉讼费由雄大公司承担。事实和理由：横店公司与雄大公司于2017年11月24日签订了《四川南充顺庆区横店电影城装饰工程施工合同》，雄大公司承接了四川省南充市顺庆区横店电影城的装饰工程。合同约定工程合同总价款为2,320,000元，合同工期总日历天数85天，开工时间以横店公司指令为准。2017年11月28日双方签署了工程开工令，确认工程完工日期为2018年3月13日，雄大公司进场后，横店公司按施工合同约定向雄大公司支付了工程预付款460,000元。雄大公司承接工程后施工进度缓慢，超过合同约定完工日期，横店公司发现雄大公司还存在层层转包的行为，横店公司于2018年4月25日间雄大公司发出律师函，解除《施工合同》并要求雄大公司承担相应违约责任。施工合同专用条款11.3条约定雄大公司自身原因延误工期15天以上，横店公司有权解除合同，雄大公司需按合同金额20%的支付违约金。专用条款35.3条约定雄大公司整体转包横店公司有权立即终止合同，雄大公司所交的履约保证金无需返还，且横店无需支付其已完成工程的费用。在施工合同签订后雄大公司于2017年12月14日将工程非法转包给自然人周贵斌。周贵斌以四川宇丰高路建设工程有限公司的名义将装饰水电部分的工程以包工包料的形式发包给了自然人张晓平，空调工程发包给了重庆智成伟业机电设备安装工程有限公司。雄大公司转包的行为违反施工合同以及国家法律规定，雄大公司需按合同约定承担违约责任。横店公司认为，当事人双方签订施工合同应受法律保护，雄大公司将工程承接后层层转包且工期大幅度逾期，横店公司有权解除《施工合同》并要求被告雄大公司承担违约责任。 雄大公司辩称，该合同并未解除，横店公司发律师函要求解除合同，合同约定是经双方协商解除，雄大公司复函并没有解除该合同。横店公司解除合同的理由不符合相应的条件，合同约定只是有权解除并不是当然解除；案涉工程雄大公司已经实际完工交付使用，应当驳回其第一项诉请，横店公司应按合同约定支付尚欠工程款186万元，并退回履约保证金116,000元。横店公司主张支付逾期违约金没有事实和法律依据。实际造成工期延误是由于横店公司未按合同约定支付工程进度款造成工人怠工引起的，因此违约责任应当由其自己承担。雄大公司并没有层层转包或违法分包。综上，请求驳回横店公司诉讼请求，并判令其支付尚欠工程款及履约保证金。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。经审理本院认定事实如下： 2017年11月24日，横店公司（甲方）与雄大公司（乙方）签订《四川南充顺庆区横店电影城装饰工程施工合同》，由雄大公司承包四川南充顺庆区横店电影城的装饰装修工程，工程总价款为232万元；工期总日历天数85天；开工时间以甲方指令为准。合同专用条款第11.3款约定工期拖延，每延期1天，由乙方付给甲方违约金5,000元。该违约金总额不超过合同总造价的30%，并赔偿甲方相应的损失；工期延误达15日以上的，甲方有权单方面解除合同，并不承担任何责任，乙方应承担合同金额20%的违约金。延误期间甲方有权要求安排其他人员进场施工以便加快乙方进度，此笔支出在乙方的当期工程款中自行扣除。专用条款第35.3款约定“乙方在本项工程竣工验收前如发现有整体转包或分项转包（指包工包料转包）的现象（除甲方允许的暖通工程外），甲方有权立即终止合同，没收乙方递交的履约保证金和已完工程的全部费用，并且甲方有权要求乙方承担相应的经济损失”。合同签订后，雄大公司向横店公司支付了保证金116,000元。雄大公司进场后横店公司按施工合同约定向雄大公司支付了工程预付款460,000元。 2017年11月28日，横店公司向雄大公司发出工程开工令，通知雄大公司于2017年11月29日开工，按合同约定工期105日（包括春节20日）历天，于2018年3月13日全部完成装饰安装工程。 2017年12月14日，雄大公司与周贵斌签订《四川南充富强电影站装饰工程项目内内部责任承包合同》，约定雄大公司与横店公司签订的施工合同项下的案涉工程全部工程交由周贵斌施工，周贵斌向雄大公司支付管理费。周贵斌以四川宇丰高路建设工程有限公司名义，于2017年12月26日与重庆智成伟业机电设备安装工程有限公司签订《南充富强电影城装饰工程项目内部责任承包合同》，将横店电影城装饰工程中的空调安装转包给该公司进行施工；2017年12月26日与张晓平签订《南充富强电影城装饰工程项目内部责任承包合同》，将其余工程转包给张晓平进行施工。 2018年4月25日，横店公司委托浙江横店律师事务所向雄大公司发出《律师函》，解除与雄大公司签订施工合同。2018年5月3日，雄大公司向横店公司复函不同意解除合同。 2018年4月25日，横店公司与重庆智成伟业机电设备安装工程有限公司签订《空调安装施工合同》，将案涉工程的空调安装工程发包给该公司施工，并由该公司完成了空调安装的全部工程，合同总价款为531,320元。2018年6月5日，横店公司与该公司签订《影视装修工程合同价款调整协议》，约定在工程款中扣除前期雄大公司支付的进度款50,000元。 2018年1月28日，张晓平以四川华瑞安邦实业有限公司的名义与横店公司签订《四川南充顺庆区横店电影城装饰工程施工合同》将原周贵斌转包给张晓平范围内的工程重新发包给其继续施工，并最终由张晓平完成了合同范围内及增加工程的全部施工。合同总价款为1,785,680元。2018年6月5日．横店公司与张晓平签订《影视装修工程合同价款调整协议》，约定在工程款中扣除前期雄大公司支付的材料款142,000元、工程进度款35,000元，雄大公司造成的脚手架及误工费175,000元由横店公司垫付。 庭审中，雄大公司主张为该工程已支付费用共计77万余元。横店公司申请张晓平作为证人出庭作证，张晓平证实给周贵斌出具了50,000元的收条，其中收到工程款35,000元，另15,000元作为保证金周贵斌予以了扣除。横店公司未提供雄大公司收到《律师函》时间的证据。雄大公司未提供工期延误系横店公司未按合同约定支付工程款的证据。 本院认为，本案争议的焦点为：1．横店公司与雄大公司签订的施工合同是否应当解除，其解除时间如何确定；2、雄大公司是否应当支付违约金460,000元．3．雄大公司收取的预付款460,000元及横店公司收取的保证金116,000元是否应当退还。 关于焦点1。《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定：“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”雄大公司存在将工程转包的行为，横店公司主张解除合同的条件已经成就，对横店公司主张解除合同的请求本院予以支持。雄大公司主张未将案涉工程进行转包，也与查明的事实不符。故对雄大公司不应解除案涉合同的主张，本院不予支持。《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”横店公司主张案涉合同已于2018年4月25日予以解除，但未提供雄大公司于该日收到《律师函》的证据，根据雄大公司2018年5月3日的复函，可以确定其最迟已于该日收到横店公司的《律师函》，本院认定横店公司与雄大公司签订的《四川南充顺庆区横店电影城装饰工程施工合同》于该日解除。 关于焦点2。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”在雄大公司未按合同约定工期完成施工，根据横店公司与雄大公司签订的施工合同约定，工期每延误一天，应支付违约金5,000元，雄大公司应于2018年3月13日完工，但直至2018年4月25日，雄大公司仍未完成施工。横店公司主张按照合同约定的合同金额20%的标准支付违约金460,000元，符合法律规定，本院予以支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”雄大公司主张工期延误系横店公司未按合同约定支付工程款造成，但未提供证据予以证明，其不应支付逾期违约金的主张，本院不予支持。 关于焦点3。《中华人民共和国合同法》第九十八条规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清算条款的效力。”本案中，横店公司向雄大公司支付了预付款460,000元，并认可雄大公司就该工程对外支付了工程款227,000元，因雄大公司将案涉工程整体转包，根据合同没收递交的履约保证金和已完工程的全部费用约定，雄大公司应将预付款460,000元退还横店公司。保证金的目的为保障合同的履行，在合同当事人一方违约时，用于支付违约金或赔偿损失，本院已支持横店公司主张的全部违约金，对其无需返还保证金的诉请，本院不予支持。为减少当事人的诉累，本院在雄大公司应退横店公司的预付工程款中扣除雄大公司的保证金116,000元。雄大公司主张为该工程已支付费用共计77万余元，而实际完成全部施工的重庆智成伟业机电设备安装工程有限公司和张晓平只认可收取工程款225,000元，雄大公司的其他支出费用，可依据与他人关于案涉工程的合同另行处理。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十六条第一款、第九十八条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、原告横店影视股份有限公司与被告金华雄大园林建设有限公司签订的《四川南充顺庆区横店电影城装饰工程施工合同》于2018年5月3日解除； 二、被告金华雄大园林建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告横店影视股份有限公司支付违约金460,000元； 三、被告金华雄大园林建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告横店影视股份有限公司返还预付工程款344,000元； 四、驳回原告横店影视股份有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费14,124元，由原告横店影视股份有限公司负担3,164元，被告金华雄大园林建设有限公司负担10,960元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审 判 长  刘先平 人民陪审员  何志华 人民陪审员  傅晓海 二〇一八年十月十七日 书 记 员  杨 婷