江苏省无锡市惠山区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0206民初4318号原告（反诉被告）：博耳（无锡）电力成套有限公司，统一社会信用代码9132020077249862XC，住所地无锡惠山经济开发区洛社配套区洛杨路。法定代表人：钱毅湘，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈浩生，江苏英特东华律师事务所律师。委托诉讼代理人：侯泳，江苏英特东华律师事务所律师。被告（反诉原告）：无锡顺达智能自动化工程股份有限公司，统一社会信用代码9132020073439845XM，住所地无锡惠山经济开发区阳山配套区陆中南路108-1号。法定代表人：高建飞，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘嘉雯，上海方本（无锡）律师事务所律师。第三人：索荣电动汽车有限公司，统一社会信用代码91371425082950383A，住所地山东省德州市齐河县经济开发区园区北路东首路北。法定代表人：贾永轩，该公司董事长。原告（反诉被告）博耳（无锡）电力成套有限公司（以下简称博耳公司）与被告（反诉原告）无锡顺达智能自动化工程股份有限公司（以下简称顺达公司）、第三人索荣电动汽车有限公司（以下简称索荣公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月17日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告博耳公司的委托诉讼代理人陈浩生、侯泳、被告顺达公司的委托诉讼代理人刘嘉雯、第三人索荣公司的法定代表人贾永轩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告博耳公司向本院提出诉讼请求：1.判令顺达公司立即支付违约金138万元，2.本案诉讼费由顺达公司承担。事实和理由：2014年12月10日，其受索荣公司的委托向顺达公司采购索荣电动汽车项目总装车间生产线设备。双方约定的设备竣工日期为2015年5月15日，而根据项目验收单，设备于2015年10月1日验收合格，顺达公司延期竣工至少138天。双方约定，由于顺达公司的原因导致未按时完成的，顺达公司应每天支付违约金1万元。据此，其诉至法院，请求判如所请。被告顺达公司辩称：由于设备使用方索荣公司的原因，导致其推迟进场安装，未能按计划完成安装调试。其于2015年8月初完成调试，因索荣公司拖延验收，导致设备最终于2015年10月1日验收合格。据此，其延迟竣工是由于索荣公司的原因导致的，其没有违约，顺达公司的诉讼请求不应得到支持。另外，博耳公司自2015年10月1日以来从未向其主张过违约金，已经超过诉讼时效。第三人索荣公司述称：其从支付预付款开始就催促顺达公司进场安装，在合同履行中还继续催促顺达公司完成进度，顺达公司延期完工不是由于其原因造成的。反诉原告顺达公司向本院提出反诉请求：1.判令博耳公司赔偿损失255000元，2.本案诉讼费用由博耳公司承担。事实和理由：因博耳公司未按约完成现场基础土建工程，导致其于2015年2月完成设备的备工备件后无法进场安装。其最终于2015年3月25日才进场，致使其产生仓储费损失75000元（300元/平方米·年×3000平方米÷12月/年×1月），人工费损失18万元（20人×300元/人·天×30天），博耳公司应当赔偿其损失。反诉被告博耳公司辩称：顺达公司主张的延期1个月进场的情况并不存在，主张的损失金额也不合理，没有任何证据证明。如果顺达公司延期进场，也是工期顺延，最多冲抵延期竣工的时间，不存在其违约的问题，双方也未约定延期进场的违约责任。顺达公司从未向其或者索荣公司主张赔偿损失，已超过诉讼时效。请求法院驳回顺达公司的反诉请求。第三人索荣公司述称：不存在由于其原因导致顺达公司延期进场的情况，请求法院驳回顺达公司的反诉请求。本院经审理认定事实如下：2014年12月10日，博耳公司、顺达公司、索荣公司就索荣电动汽车项目总装车间生产线设备签订采购协议3份，合同编号分别为博耳总供字（2014）第【1202】号采字01第1号、第2号、第3号（以下分别简称1号合同、2号合同、3号合同）。其中，1号合同由博耳公司与顺达公司之间签订，载明：博耳公司受索荣公司委托，为完成索荣电动汽车的总装车间生产线采购工程项目，代为向顺达公司采购，工程总价为2200万元；博耳公司及其委托人派遣的驻本项目地的项目经理为查某；开工日期为2014年12月15日，竣工日期为2015年5月15日（具体按使用方要求的时间进场安装为准）；除双方另行约定外，由于顺达公司的原因不能按时完成安装的，顺达公司应当向博耳公司承担违约金，每延迟1天支付1万元；调试工作应当在安装后的30天内，由顺达公司完成，单机运转成功的，则本协议下设备安装调试竣工；顺达公司在安装调试竣工后，书面通知博耳公司及其委托人进行本协议的安装工程自检验收的时间，被通知的各方应当参加顺达公司的自检验收，顺达公司自检合格后应当制作书面的自检验收报告，由参加自检人员签字；顺达公司在本项目自检后的3个工作日内书面申请博耳公司委托人进行本工程的验收，博耳公司委托人应当在收到顺达公司书面申请的10个工作日内完成本工程验收，博耳公司委托人逾期不验收的，顺达公司的自检合格报告即视为验收合格报告；博耳公司应在2014年12月15日前凭博耳公司委托人的付款通知书向顺达公司支付440万元，作为顺达公司的备料款及进场施工款；顺达公司在收到预付款后3日内开具100%的增值税专用发票给博耳公司，以便博耳公司到保理银行办理保理融资手续；主机设备进场前，凭博耳公司委托人的付款通知书后5个工作日向顺达公司支付1540万元；余款220万元整，作为质保金，在最终验收合格满12个月的3个工作日凭博耳公司委托人的付款通知书由博耳公司无息支付给顺达公司。2号合同由索荣公司与博耳公司之间签订，载明：双方为完成索荣电动汽车的总装车间生产线采购工程项目签订本协议，总价款为25440800元；索荣公司应在2014年12月15日前支付440万元，其余1760万元由博耳公司向银行申请办理保理融资。3号合同由索荣公司、顺达公司、博耳公司三方签订，明确采购合同实际的专业生产提供者为顺达公司，实际使用与收益者为索荣公司，博耳公司实际仅为了索荣公司能够及时支付采购款项，先行按照1号合同的付款约定代索荣公司向顺达公司支付相应款项，获得了对索荣公司的应收款债权，再按照索荣公司与博耳公司之间的其他合同中有关付款金额、期限的约定，进行包括申请保理融资等方式的本、息、费用的结付。该合同载明：除付款责任与付款相关的责任外，博耳公司在1号合同中的其余权利义务直接由索荣公司行使和承担；博耳公司在1号合同中关于材料、设备的接收、清点、核查、验收、保管义务条款的所有采购方权利义务均由索荣公司直接承担，由索荣公司直接和顺达公司对接和实施；索荣公司应就采购合同项下所有顺达公司责任，向顺达公司直接主张权利；三方确定，本协议签订后，索荣公司概括承受博耳公司在1号合同中除付款条款以外的全部采购方权利义务，确认索荣公司与顺达公司相关权利义务的依据以1号合同为准。上述合同签订后，各方开始履行合同。后顺达公司未能在约定的竣工日期履行完毕。2015年5月21日，索荣公司与顺达公司的工作人员对涉案设备未完成项目的进度进行了协调。顺达公司提出索荣公司应满足下列条件：1.5月25日提供水，5月25日至30日淋雨线蓄水池清洗干净，不允许有杂质；2.5月22日提供临时照明，5月30日（可能推迟1至2天）车间屋顶照明全部完工；3.5月25日提供气，5月26日气清洗干净；4.5月21日至30日场地清扫干净；5.5月21日至25日车间所有门窗关闭，晚上有人值班；6.5月25日完成车间开槽，顺达公司提供书面要求，索荣公司负责施工完成；7.5月23日完成RGV小车轨道二次浇筑。双方还约定，满足顺达公司提出条件下6月25日如不完成，每拖延1天罚顺达公司10万元。2015年10月1日，索荣公司与顺达公司签署项目验收单，载明：涉案设备经安装调试及试运行生产已满足相关车型的生产，符合技术协议及合同的各项要求，经双方确认后满足要求同意验收，顺达公司将持续进行生产线的运行服务。2017年10月20日，索荣公司以顺达公司延期完成竣工验收为由诉至山东省齐河县人民法院，要求顺达公司支付违约金995万元并赔偿损失565万元。2018年4月19日，索荣公司向该院申请撤诉，该院裁定予以准许。2018年8月20日，顺达公司以博耳公司未按约支付质保金为由诉至本院，要求博耳公司立即支付设备款220万元并支付逾期付款利息损失。本院经审理，于2019年11月28日作出判决：博耳公司于判决生效之日起10日内向顺达公司支付货款220万元，并按中国人民银行同期同类贷款基准利率赔偿该款自2016年10月5日起至2019年8月19日止的利息损失，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率赔偿该款自2019年8月20日起至付清之日止的利息损失。博耳公司不服该判决，提起上诉，后二审维持原判。审理中，博耳公司与索荣公司一致确认，索荣公司将本案中因顺达公司逾期履行而产生的债权转让给博耳公司。博耳公司主张，由于顺达公司的原因导致其设备延期竣工验收，索荣公司向顺达公司进行了催告。博耳公司提交了索荣公司出具的落款时间为2015年5月9日的处罚通知单和落款时间为2015年6月12日的工作联系单。处罚通知单载明：储存、内饰、底盘线摩擦驱动、停止器原定于2015年5月6日安装完毕，吊具样件原定于2015年5月4日安装完毕，现已经滞后；顺达公司的项目经理突然离职，顺达公司未及时通知索荣公司，给设备安装进度造成一定影响，为杜绝此类现象再次发生，保证设备工程进度，索荣公司对顺达公司处以1万元罚款；望顺达公司仔细盘点各项目设备安装计划工作进度，在2015年5月15日前将各项工作进度赶上，达到双方签订的进度计划，索荣公司将于2015年5月16日对各项设备安装进度进行检查；根据总装设备安装计划，2015年5月25日总装车间设备安装工程全部完成，2015年5月30日总装车间设备全部调试完成，每推迟1天罚款2万元。工作联系单载明：索荣公司整体安装调试完成时间应为5月30日，由于安装整体滞后，未能暴露索荣公用动力问题，6月9日索荣公司已提供正式的水电气，顺达公司至今未开始调试工作，且调试工程师于6月9日离开施工现场，至今未至今，造成吊具无法安装，索荣公司将于6月20日开始试生产，请顺达公司于6月19日达到试生产的条件，逾期未能达到要求每推迟1天罚款20万元。经质证，顺达公司表示未收到上述两份文件。索荣公司表示，上述两份文件是在现场交给顺达公司的工作人员的，没有签收记录。博耳公司还主张：设备验收后，索荣公司向顺达公司主张过违约责任；顺达公司的法定代表人高建飞于2015年起诉过索荣公司，在该案审理及执行中，索荣公司一直与顺达公司协商违约金问题，但未形成书面材料；因双方没有谈成，索荣公司于2017年10月起诉了顺达公司，后双方在前案执行中达成了和解，故索荣公司撤诉。经查，高建飞于2015年10月10日诉至本院，要求北京索荣企业管理咨询有限责任公司、北京索荣电动汽车技术有限公司、索荣公司、贾永轩共同归还借款1049万元及利息157.45万元并承担律师费38万元，后双方达成调解，并经本院强制执行，双方在执行中达成和解。顺达公司表示，该案是有的，但索荣公司未主张过违约金。顺达公司主张：其原计划于2015年3月1日进场安装，但由于现场基础不具备施工条件，导致其推迟到3月25日才进场安装，双方就该问题进行了多次沟通；在安装过程中，由于索荣公司未提供符合要求的水电气等条件，其对此进行了多次催告，导致其未能按计划完成安装调试；其于2015年5月底基本完成设备安装，并开始分批调试，于8月初完成安装调试，当时索荣公司已准备参加招商大会，生产基地提供参观和试驾；因索荣公司拖延验收，导致设备最终于2015年10月1日验收合格。顺达公司提交了由查某提供的往来电子邮件。2014年12月30日的电子邮件为索荣公司的项目现场助理曹虎发送给查某的其当日发送给顺达公司的工作联系单，载明：索荣公司总装车间土建正在进行门窗、设备基础的施工，设备基础完工时间为1月5日，地面硬化计划2月10日完成；为确保总装车间尽快投入使用，请顺达公司根据上述时间节点，制定出相应的设备制造安装计划。2015年3月3日的电子邮件为曹虎转发给查某的由顺达公司当日发送的工作联络单，载明：顺达公司本计划于2015年3月1日进厂开始安装，由于其人员于2015年1月14日到达总装车间现场查看，现场基础还不具备进厂施工条件，地坑边沿角钢包边还未做，无法确认0位基础点；请索荣公司给出现场基础具备施工条件的时间，需顺达公司确认后才可进场。3月15日的电子邮件为曹虎发送给查某的其当日发送给顺达公司的工作联系单，载明：索荣公司总装车间地面已硬化9000多平方米，全部完成时间为2015年3月20日；现定于2015年3月25日进场安装，请顺达公司严格按照此时间节点进场安装，并将施工安装进度表发给索荣公司。2015年5月27日的电子邮件为索荣公司的涂装车间负责人孙建平发送给查某等人的由制造技术部当日编制的总装车间设备简报，列明了设备各项目安装进度，其中异常项目载明：根据22日开会决议，顺达公司要求27日索荣公司提供压缩空气，但压缩空气未提供，原因是从变压器到空压机电缆未采购到位，索荣公司与顺达公司现场人员沟通，顺达公司30日才用到气。2015年5月28日的电子邮件为曹虎转发给查某的由顺达公司当日发送的工作联络单，载明：顺达公司与索荣公司于5月21日确认设备安装计划进度，双方已达成要求，顺达公司要求索荣公司能满足以下条件才能按计划按时完成；由于索荣公司没有满足顺达公司21日提出的计划要求（5月25日提供水、设备电源、晚上加班照明电源，25日供气，26日清洗气路，27日场地清理），导致计划拖延，影响顺达公司后期现场安装调试工作；请索荣公司收到邮件后，把没有完成的工作马上执行，尽快完成，不要影响后期设备安装调试进度，给双方带来不必要的损失。2015年6月1日的电子邮件为孙建平转发给查某的由顺达公司当日发送的工作联络单，载明：顺达公司按5月21日的计划进度已完成了电器放线、接线、机械的安装，吊具也发到现场；由于索荣公司没有按照顺达公司5月21日提出的电源、气源到位时间节点，完成电源、气源的到位，到6月1日使顺达公司不能对设备进行分批的调试，发往现场的吊具也不能装到线体上；请索荣公司接到联系单后按照双方承诺的时间节点完成，如再拖延时间，顺达公司要取消5月21日双方签订的6月25日生产的承诺。2015年8月4日的电子邮件为索荣公司市场部发送给查某的济南会展与招商会工作安排说明，内容显示索荣公司将于2015年8月28日至30日参加展览会和招商会。经质证，博耳公司表示：电子邮件的真实性其无法确认，且与本案争议无关；电子邮件都是诉讼中顺达公司向与索荣公司存在矛盾的查某取得的，来源不正当，顺达公司与查某之间存在恶意串通的可能；电子邮件的内容即使是真实的，这些情形也不足以影响顺达公司在约定期限内进场安装并调试，顺达公司应当在约定的竣工日期内完工，但设备实际在2015年10月1日才验收竣工；如果索荣公司拖延不验收，顺达公司应当有明确的联络函要求验收。索荣公司表示：其已停产停业，员工已经遣散，无法核实电子邮件的真实性；查某离职后与其进行了劳动诉讼，现把电子邮件提供给顺达公司，证据来源不正当；顺达公司未告知其进场需要满足什么条件，顺达公司应当在2015年12月15日进场；其在建设过程中已经参与各种批发商会展览会，不能证明设备已经安装完成。顺达公司还申请证人查某出庭作证，查某陈述：其于2013年进入索荣公司担任工艺员，后担任总经理助理，参与总装车间生产线项目，负责协调各个部门和设备安装；在签订1号合同时，索荣公司的厂房已经建了一部分，其记不清建到了什么程度；顺达公司进场最起码要建好厂房，浇好水泥地面，通好水电，顺达公司向索荣公司的对接人员曹虎发过进场要求的邮件，其记不清顺达公司何时进场；2015年5月，顺达公司安装好了部分设备，要求索荣公司提供正式水电，顺达公司要进行局部调试；2015年8月，索荣公司参加展会，为经销商参观进行生产，当时顺达公司已经完成了自己的调试，具备生产验收条件，但索荣公司没有进行验收；设备安装好后一直闲置，索荣公司没有正常投入运行使用，顺达公司多次打电话催促验收，但因当时不具备大批量生产的条件，且验收后就要计算质保期，索荣公司就拖延到10月才验收；其认为设备的工期拖延的主要原因是前期厂房基础条件不具备；处罚通知单上写的催促顺达公司在指定时间完成项目的事是有的，但其不清楚项目经理离职的事，其也不清楚索荣公司是否将处罚通知单和工作联系单发给顺达公司；其于2016年离职，后因向索荣公司索要工资，双方进行了劳动仲裁；顺达公司联系其出庭作证，其向顺达公司转发了以前的相关电子邮件。经质证，顺达公司对证人证言无异议，并认为证人与索荣公司之间的诉讼与本案无关。博耳公司认为：证人主体资格不合格，因证人与索荣公司存在诉讼纠纷，有利害冲突；证人证言全部是言词证据，且明显表现为对顺达公司有利的事实有明确肯定的回答，对其不利的事实都采用含糊其辞的回答；证人是顺达公司通知到庭作证的，有违常理；证人证言是孤证，没有其他证据印证形成证据链，且明显存在虚假陈述，故证人证言不能采信。索荣公司对证人证言不予认可，并认为证人不具备证人资质条件，歪曲事实，回答前后冲突，且故意混淆、夸大事实，且没有任何证据。以上事实，有采购合同、项目进度表、项目验收单、民事诉状、民事裁定书、民事判决书、处罚通知书、工作联系单、电子邮件、证人证言及当事人陈述等证据在卷佐证。本院认为：博耳公司与顺达公司、索荣公司之间的3份采购合同合法有效，三方均应恪守履行。现顺达公司未能在约定的期限内竣工，博耳公司要求顺达公司承担违约责任，根据3号合同，索荣公司概括承受了博耳公司在1号合同中除付款义务外的全部合同权利义务，故应当根据索荣公司与顺达公司履行1号合同的具体情况，来判断顺达公司是否构成违约。顺达公司抗辩称其逾期竣工是由于索荣公司的原因导致的，并提交了相关电子邮件及申请证人作证。博耳公司与索荣公司对电子邮件及证人证言不予认可，但未提交相应的反证，且电子邮件和证人证言可以相互印证，证人证言也不存在明显的矛盾，故本院对顺达公司提交的电子邮件和证人证言的证明力予以确认。根据电子邮件和证人证言，索荣公司未能及时完成现场的基础建设，导致顺达公司未能及时进场安装；在安装过程中，索荣公司未能及时向顺达公司提供必要的安装条件，导致顺达公司未能按计划完成安装并调试；顺达公司在2015年8月初完成设备安装和调试后，索荣公司未及时安排验收，导致设备验收拖延。据此，本院认为，顺达公司逾期竣工系由于索荣公司未及时适当履行己方义务而导致，故不应认定顺达公司构成违约，索荣公司无权要求顺达公司承担违约责任。因索荣公司未实际取得对顺达公司的违约金债权，故博耳公司也不能通过债权转让取得该权利，也即无权向顺达公司主张违约金，本院对博耳公司的诉讼请求不予支持。顺达公司主张博耳公司未按约完成现场基础土建工程而导致其无法及时进场安装，进而产生仓储费及人工费损失，但对其主张的损失未予举证证明，故本院对其主张的损失不予确认。根据3号合同，博耳公司已不是1号合同中的设备接收等义务的履行主体，故顺达公司要求博耳公司承担违约责任赔偿其损失，也没有约定和法定的依据。据此，本院对顺达公司的反诉请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第八十二条、第八十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、驳回博耳（无锡）电力成套有限公司的诉讼请求；二、驳回无锡顺达智能自动化工程股份有限公司的反诉请求。本诉案件受理费17130元，财产保全费5000元，合计22130元，由博耳公司负担；反诉案件受理费减半收取2562元，财产保全费2020元，合计4582元，由顺达公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  李洪毅人民陪审员  冯建良人民陪审员  沈 琦二〇二一年四月十九日法官 助理  周 腾书 记 员  王 琰