江苏省徐州市泉山区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0311民初7563号原告:江苏天勤建设科技有限公司，住所地本市泰山路东坡休闲广场**团1-201。法定代表人：王雪兵，该公司执行董事。委托诉讼代理人：温婷婷,江苏汇君律师事务所律师。委托诉讼代理人：时冉,江苏汇君律师事务所律师。被告：徐州安妮儿妇产医院有限公司，住所地本市泉山区蓝湾商务广场****楼。法定代表人：丁再超，该公司经理。被告：江苏安妮儿医院管理有限公司，住所地本市泉山区蓝湾商务广场****楼。法定代表人：丁再超，该公司经理。原告江苏天勤建设科技有限公司(以下简称天勤公司)诉被告徐州安妮儿妇产医院有限公司（以下简称安妮儿医院）、江苏安妮儿医院管理有限公司（以下简称安妮儿公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年12月12日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告天勤公司的委托诉讼代理人温婷婷、时冉，到庭参加诉讼。被告安妮儿医院、安妮儿公司经本院公告送达开庭传票，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。原告天勤公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告安妮儿医院继续履行与原告之间签署于2016年11月16日的徐州安妮儿妇产医院空调机房和X#X#X#楼中央空调系统采购安装施工《建设工程施工合同》；2、判令被告安妮儿医院向原告支付工程款3，694，824.02元及利息(自2017年4月30日起按照同期银行贷款利息2倍计算至2019年12月10日计930，171.95元，之后利息按照同期银行贷款利息2倍计算至实际给付之日)，上述金额合计4，624，995.97元；3、依法判令原告对承建工程的折价或拍卖价款在3，694，824.02元范围内享有优先受偿权；4、判令被告安妮儿医院向原告赔偿窝工费、违约金50万元；5、被告安妮儿公司为被告安妮儿医院的上述债务承担连带清偿责任；6、判令二被告承担本案诉讼费用。庭审中，原告自愿撤回了第1及第4项诉讼请求。事实与理由：2016年11月16日，原告天勤公司(原江苏天勤机电设备工程有限公司)与被告安妮儿医院签订徐州安妮儿妇产医院空调机房和X#X#X#楼中央空调系统采购安装施工《建设工程施工合同》，合同约定，“X#楼及机房工程按照完成调试合格后支付合同总额的40%工程款(在2017年3月31日前完成支付)，自竣工验收合格之日起一年内发包人须支付至结算价的60%(2018年3月31日完成支付)，自竣工验收合格之日起二年内发包人须支付至结算价的80%(2019年3月31日完成支付)，自竣工验收合格之日起三年内发包人须支付至结算价的100%。因合同及合同有关事项发生的争议向工程所在地人民法院起诉。”原告按照合同约定完成X#楼室内工程施工，2017年4月13日经建设单位、监理单位、审计单位的审核已完工工程量金额合计3，914，479.02元。另原告为被告工程支付的专用设备采购款及定金880，345元，被告安妮儿医院合计应付工程款4，794，824.02元。后被告安妮儿医院因无法支付工程款项，原告多次向被告要求支付工程款，截至起诉之日，被告安妮儿医院仅向原告支付110万元，剩余款项3，694，824.02元至今仍未履行。由于被告安妮儿医院逾期付款导致工程停工，故应当向原告支付窝工损失。被告安妮儿医院系一人公司，被告安妮儿公司为被告安妮儿医院的唯一股东，二被告人员、财产、经营等存在法人人格混同情况，故应当对被告安妮儿医院的债务承担连带清偿责任。为维护原告的合法权益，原告特向法院提起诉讼。被告安妮儿医院、安妮儿公司未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。当事人围绕本案争议焦点进行了举证，本院依法组织当事人进行质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人庭审陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年11月16日，原告天勤公司(原江苏天勤机电设备工程有限公司)与被告安妮儿医院签订徐州安妮儿妇产医院空调机房和X#X#X#楼中央空调系统采购安装施工《建设工程施工合同》，合同约定，原告承包被告医院的空调机房和X#X#X#楼空调系统采购安装工程。承包范围包括：徐州安妮儿妇产医院空调机房和X#X#X#楼空调系统采购安装施工，保修期的维修，海尔磁悬浮变频离心整体机组、一次泵水流量系统、新风机组、风机盘管等空调设计图纸所涉及的所有暖通部分的采购、供货、运输、卸货、安装、调试、检测、维保、售后及相关服务。报价包含风机盘管液晶控制开关，开关到风机盘管的连接线及线管。报价不含设备基础，冷却塔基础、冷却塔风扇电机控制柜及线缆桥架接线、水泵电缆控制柜及线缆桥架接线、不含风机盘管、新风机及其他设备电源部分，不含风机盘管液晶开关控制线线管开墙槽及粉刷修补，不含屋面冷却塔管道及阀门以及上屋面的冷却塔管道井管道系统，不含消防防排烟系统。因为X#X#楼暂时没有暖通图纸、X#X#楼中央空调将来图纸的材料设计施工说明及其他要求要和招标的X#楼一致。合同工期45天。合同价格形式为固定总价合同，共计12800000元。“X#楼及机房工程安装完成调试合格后支付合同总额的40%工程款(在2017年3月31日前完成支付)，自竣工验收合格之日起一年内发包人须支付至结算价的60%(2018年3月31日完成支付)，自竣工验收合格之日起二年内发包人须支付至结算价的80%(2019年3月31日完成支付)，自竣工验收合格之日起三年内发包人须支付至结算价的100%。合同签订后，原告按照合同约定完成了2#楼除机房工程以外的全部安装工作，合同约定的其余部分工程，因被告安妮儿医院协调的土建地下室等作业面未予交付等原因，致使原告无法继续施工。2017年4月13日经原被告双方及建设单位、监理单位、审计单位对已完工工程量的审核金额为2750646.36元。另经双方审定原告为被告安妮儿医院合同外工程量为116998.02元。此期间，被告安妮儿医院共计向原告支付工程款110万元。此后，因被告安妮儿医院不能完成基础面交付以及按约定支付工程款，原告亦未能继续履行合同。诉讼中，根据原告申请，本院委托徐州方正会计师事务所有限公司对涉案工程的总工程量及原告已经完工的工程量进行鉴定。经鉴定，结论为：工程总价款为1280万元，原告已完工工程价款3197059.33元。原被告双方对该鉴定均无异议。另查明，原告为履行合同另向案外人重庆新日日顺家电销售有限公司徐州分公司支付了海尔磁悬浮空调主机设备定金合计793800元。本院认为，原告与被告安妮儿医院所签订的合同是双方真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效，双方应严格按合同约定履行。被告不能按约定提供施工条件，未按约支付工程款，致使原告实际无法继续履行合同。被告安妮儿医院构成违约，由此造成的损失应由被告承担。对于原告实际已完工的工程价款以及由此而实际支出的设备定金被告应当给付。原告与被告约定了应付工程款的日期，被告逾期付款，应支付逾期利息，因双方未约定利息给付标准，故按照中国人民银行公布的逾期贷款利率计算。原告为工程承包人，其起诉时距双方约定的最后付款时间未超过六个月，故原告对于涉案工程在欠付工程款范围内享有优先受偿权，原告的该项诉请本院予以支持。被告安妮儿公司为被告安妮儿医院的唯一股东，其未到庭举证证明二被告的资产独立，故依据公司法的相关规定，应对被告安妮儿医院的债务承担连带责任。综上，依照《中华人民共和国民法典》第八百零四条、第八百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告徐州安妮儿妇产医院有限公司于本判决生效后十日内给付原告江苏天勤建设科技有限公司工程款2097059.33元，设备款793800元，合计2890859.33元并支付利息（以2890859.33元为本金，自2020年4月1日起至实际给付之日止的利息，按同期全国银行间同业拆借中心公布的逾期贷款市场报价利率(LPR)计）；二、原告江苏天勤建设科技有限公司对承建工程的折价或拍卖价款在2890859.33元范围内享有优先受偿权；三、被告徐州安妮儿妇产医院有限公司于本判决生效后十日内给付原告江苏天勤建设科技有限公司评估鉴定费30000元；四、被告江苏安妮儿医院管理有限公司对徐州安妮儿妇产医院有限公司的上述债务承担连带清偿责任；五、驳回原告江苏天勤建设科技有限公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费44054元，财产保全费5000元，合计49054元，由原告江苏天勤建设科技有限公司负担14054元，被告江苏安妮儿医院管理有限公司、徐州安妮儿妇产医院有限公司连带负担35000元。被告于本判决生效后七日内缴纳至本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  吴风华人民陪审员  徐 红人民陪审员  袁京军二〇二一年四月二日书 记 员  杨 雪