山东省济南高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁0191民初81号原告（反诉被告）：山东泰庆建设工程有限公司，住所地济南市市中区英雄山路129号祥泰广场项目4号商务公寓401号，统一社会信用代码91370103MA3C2P4B8A。法定代表人：汪立新，董事长。委托诉讼代理人：王洋，山东豪才律师事务所律师。被告（反诉原告）：山东鑫万丰酒店管理有限公司，住所地济南高新区工业南路57号万达广场3号楼19-26层，统一社会信用代码91370100MA3F5TPJ7K。法定代表人：杜芝军，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：张明阳，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李长勇，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。原告（反诉被告）山东泰庆建设工程有限公司（以下简称：泰庆公司）与被告（反诉原告）山东鑫万丰酒店管理有限公司（以下简称：鑫万丰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）泰庆公司的法定代表人汪立新及其委托诉讼代理人王洋，被告（反诉原告）鑫万丰公司的委托诉讼代理人张明阳、李长勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。泰庆公司向本院提出诉讼请求：1.鑫万丰公司立即支付泰庆公司欠付工程款1924500元及利息；2.诉讼费由鑫万丰公司承担。诉讼过程中，泰庆公司变更诉讼请求为：1.鑫万丰公司支付泰庆公司欠付工程款921500元和利息（以921500元为基数，自2018年7月16日起至实际支付之日止，按照中国人民银行发布的2018年7月份同期同类贷款利率计算；2.鑫万丰公司立即支付泰庆公司违约金746000元；3.诉讼费、反诉费由鑫万丰公司承担。事实与理由：2017年10月21日，泰庆公司、鑫万丰公司签订《万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装合同》，约定由泰庆公司承包鑫万丰公司发包的万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装项目，该工程固定总价3730000元。泰庆公司依约履行合同，但鑫万丰公司仅支付工程款1805500元，尚欠工程款1924500元至今未付。后根据庭审中鑫万丰公司提交的付款记录，泰庆公司变更未付工程款数额为921500元，并要求鑫万丰公司按照合同金额的20%支付延期付款违约金。为维护合法权益，泰庆公司诉至法院，请求判如所请。鑫万丰公司辩称，泰庆公司的主张无任何事实与法律依据。双方合同约定总价款373万元，工期为2017年10月22日至2017年12月30日。鑫万丰公司按约定履行了付款义务，但泰庆公司却未按合同约定履行施工义务，多次以资金紧张为由等拖延施工，并未在合同约定的工期内完成施工。鉴于泰庆公司存在拖延工期等严重违约行为，2018年4月3日鑫万丰公司通知泰庆公司终止合同关系，泰庆公司的法定代表人汪立新及项目负责人刘延保在该通知书上签字认可。另，鑫万丰公司已根据泰庆公司实际完成的工作量向其支付了全部工程款，共计2378500元，现已不欠泰庆公司任何款项。请求驳回泰庆公司的全部诉讼请求。鑫万丰公司向本院提出反诉请求：1.泰庆公司支付鑫万丰公司违约金746000元；2.泰庆公司为鑫万丰公司已支付的合同款23785000元开具增值税专用发票；3.反诉费用由泰庆公司承担。事实与理由：2017年8月10日，鑫万丰公司与济南市高新区促进局为提升济南东城商圈品牌价值，促进东城国际化、商务化，共同引入济南会展中心万枫酒店，该酒店作为万豪国际集团旗下的中档商务精选酒店，位于东部新城核心地段，紧邻济南高新区国际会展中心的会展商圈，客流量充沛，商业价值极大。该酒店预计于2018年初正式开业，因装修工期紧张，为保障开业时间，鑫万丰公司于2017年10月21日与泰庆公司以相对较高的价格签订了《万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装合同》，约定由泰庆公司为鑫万丰公司经营的万枫酒店济南国际会展中心店提供客房及公区的家具、木门、门套、木制作、挂板等装修服务，合同总价款为373万元，工程期限为2017年10月22日至2017年12月30日，每延误一天，泰庆公司须支付鑫万丰公司违约金5万元（鑫万丰公司自愿按合同总价款的20%予以调整）。合同签订后，鑫万丰公司按合同约定履行了己方义务，但泰庆公司在合同履行过程中存在多次拖延施工、未向鑫万丰公司开具相应的发票、已施工的工程存在严重的质量问题等严重违约行为，鉴于此，鑫万丰公司于2018年4月3日与泰庆公司终止了前述合同关系，并不得不另行委托第三方继续进行施工，涉案工程最终于2018年6月底交付鑫万丰公司，因泰庆公司原因导致工程交付日期延误长达6个月，进而导致鑫万丰公司的开业日期不得不延期至2018年7月16日，鑫万丰公司为此支付了高额的用工成本、房租及物业成本等，遭受了巨大的经济损失及恶劣的社会影响。后鑫万丰公司曾多次就泰庆公司的违约问题与其进行交涉，但均未得到合理的解决。为维护合法权益，鑫万丰公司提起反诉，请求判如所请。泰庆公司辩称，1、鑫万丰公司要求我方支付违约金，没有事实及合同依据。首先，合同工期经双方协商，推迟至2018年3月31日，而推迟的原因一是因为鑫万丰公司付款不及时、不足额，二是因为鑫万丰公司以原木色差、纹理不一致为由一直拒绝配合验收，延误工期进度，三是涉案工程仅是鑫万丰公司酒店整体工程的分包部分，在涉案工程之后，仍然有水电工程、消防工程等需要施工，因此，鑫万丰公司开业延迟，与原告没有直接的因果关系。至于鑫万丰公司所述涉案工程存在质量问题，我方不予认可。一是因为鑫万丰公司要求的木板材材料为原木，其天然存在一定的色差及纹理差异，不可能做到百分百一致，我方已经多次向鑫万丰公司说明上述情况，鑫万丰公司仍然以此为由认为存在质量问题，没有任何依据。其次，根据法律规定，鑫万丰公司未经验收，擅自使用涉案工程，已经无权再就质量问题向我方主张权利。2、关于鑫万丰公司要求我方为其开具增值税专用发票，没有合同依据。双方签订的原施工合同，造价清单部分最后一页，写明了此报价不含税，如果鑫万丰公司要求我方提供发票，应当首先补足相应的税款。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。泰庆公司提交《万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装合同》及《补充协议》各1份。鑫万丰公司提交《万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装合同》1份、《补充协议》2份、合同终止通知书1份、银行流水1份、付款凭证复印件7张、收到条1份、《万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装合同》4份、《家具及玻璃采购合同书》1份、《装饰装修工程施工合同》1份、济南会展中心万枫酒店开业新闻报道网页打印件1份、经济损失初步统计表1份、租赁合同1份、万枫酒店管理合同1份、放弃书1份、山东大雅家具有限公司开具的发票9份、付款凭证复印件两份、中国银行股份有限公司存款交易明细对账单11页。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年10月21日，鑫万丰公司（甲方）与泰庆公司（乙方）签订《万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装合同》（以下简称：采购及安装合同）一份，约定：万枫酒店济南国际会展中心店（以下简称：万枫酒店中心店）位于济南市，建筑面积约10560㎡，其中19层为酒店大堂、会议室、厨房、自助餐厅、健身房、业主办公室、酒店各部门办公室等，20-26层为客房区域。采购的内容：图纸范围内的客房楼层及19楼的家具、木门、防火门、门套、木制作、刮板等（包括：25楼客房现有样板间的拆除、所有公区管道井门、厨房内家具、餐厅内柜子、布菲台、19层卫生间隔断、更衣室及健身房柜子、前台接待台、图纸内所有墙面木饰面及挂板、所有与家具有关的喷砂钢制产品（包含洗手台下方沙钢柜子）、除客房门锁以外的全部五金件等。具体包括全部产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、成品保护以及保修、售后服务等全部内容。因乙方踏勘现场或对施工图纸理解不准确造成的错报、漏报视为已包含在合同总价内。交付时间：生产及安装工期为2017年10月22日至2017年12月22日，2017年12月30日前完成全部产品的供货安装并交付甲方使用。本合同所订产品总价为373万元整（不含税价）。客房户门门锁由甲方指定专业厂家进行供货及安装（乙方负责免费开孔）不包含在乙方的合同价款内，其他五金件均由乙方按照五金物料手册指定的海福乐或同等品牌采购及安装，且包含在乙方的合同价款内。以上合同价款包含产品设计、材料采购、制作、包装、运输、采保费、检测费、安装、税费、利润、保险费等一切费用，合同未单独明确列支的费用均包含在该价款之中，甲方不再另行支付。本合同为固定总价合同，除会议室家具、办公家具、业主办公室家具、大堂接待区沙发、茶几外均包含在合同总价款内。付款方式：合同签订生效三日内，甲方向乙方支付合同总价款的35%即1305500元作为预付款；所有货物分四批次（每两层为一个批次）运输到工地，前三次甲方每次向乙方支付合同总价款的15%即559500元作为工程进度款；全部货物到达工地现场，甲方向乙方支付合同总价款的5%即186500元；所有货物安装完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的10%即373000元；余款5%作为质量保证金，质保期满贰年后一次性无息返还；在每次付款前乙方须提供等金额收据。甲方委派葛向阳任现场代表现场管理和协调工作，乙方应无系件服从。乙方委派汪立新任现场代表，是乙方现场工作的第一负责人，接受甲方的指令，负责施工人员现场管理。乙方未按时间节点完成所承担工程每延误一天罚款人民币5万元，同时甲方可根据情况随时调整乙方的工作量，交由其他单位进行完成并根据合约扣除其相应额度的木制作款项。该合同后附报价单，其中20-26层总金额为3555211元，19层总计金额256479元，合计3811690元，折后价373万元，并载明此报价包含所有木制品，五金，除不含（税、办公家具、餐桌、餐椅、会议桌椅、灯具、沙发垫、布草间内家具、客房锁具）外，其余都包含，因自己漏报，也包含在此价格内。2018年1月17日，鑫万丰公司（甲方）与泰庆公司（乙方）签订《补充协议》一份，约定：一、甲方于2018年1月17日支付乙方工程进度款30万元整。乙方必须于2018年1月18日起自行检查色差问题，集中统计交于工厂生产。二、乙方必须于2018年1月25日之前，除活动家具(床、床头柜、圆桌等)外全部到齐。三、安装进度：20-26层木制品除活动家具外于2018年1月31日安装整改完毕，并通过甲方验收。四、乙方24-26层客房全部安装完毕，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付20万元整；20-26层客房全部安装完毕，19层及公共区域货到现场，经甲方对材料验收合格后，甲方向乙方付至原合同总价款的65%。五、乙方所有家具到达现场，并经甲方验收合格后，甲方向乙方付至合同总价款的85%。六、乙方必须于2018年3月20日全部安装完毕交付甲方验收，2018年3月30日前将甲方初步验收合格的工程和产品交付甲方。本合同内工程及产品经酒店品牌方联合验收合格后，甲方向乙方付至合同总价款的95%，余款5%作为质量保证金，质保期满贰年后一次性无息付清。七、甲乙双方协商一致，任何一方违反本协议，每延迟一天将向对方支付违约金5万元整。2018年2月7日，鑫万丰公司（甲方）与泰庆公司（乙方）签订《补充协议》一份，约定：一、甲方认真履行了主合同及补充协议；二、乙方因施工工艺及生产安排无序造成工期延误，且质量出现严重问题；三、现乙方要求甲方预支40万元，用于进货；四、乙方同意将该款项支付到刘延保指定账号，该笔款项为合同总价款的一部分；五、因乙方工期延误，致使原合同的交付日期发生变动，除本协议第八条外，本协议履行完毕之前，甲方不再支付工程款，工程完毕，甲乙双方以结算为依据，除保留总价款的5%质保金后，甲方一次性支付工程价款；六、汪立新、刘延保为本补充协议所支付款项存在的一切风险承担连带保证责任；七、乙方收到上述款项后为甲方出具相关凭证；八、乙方于2018年3月15日将客房层23层至26层共计四层交付给甲方，并经甲方和品牌方验收合格；甲方支付乙方工程款20万元；乙方于2018年3月31日将整体工程交付甲方，并经甲方和品牌方验收合格；九、乙方因自身综合实力原因自动放弃合同十九层的施工安装权利，甲方另行安排，所涉及的施工款项，以甲方与第三方签订的采购安装协议为准，从乙方总价款中扣除；十、乙方在本补充协议签订后应尽职尽责履行其义务，如若再出现施工工期延误及质量问题，甲方保留追究其整个工程中乙方给甲方造成的一切损失的权利。该补充协议担保人处汪立新及刘延保均签字捺印。2018年4月3日，鑫万丰公司向泰庆公司出具《合同终止通知书》一份，载明：合同签订后我方已按合同约定履行了各项义务，但贵方严重违约，一再拖延工程施工进度，我方已经通过两次补充协议进行了让步，但贵方仍不能按照合同及补充协议约定的完工时间交付该工程，且至今未能明确施工进度完工日期。你方的违约行为已造成我公司巨额经济损失，我公司无法再容忍贵公司恶意拖延工期。为维护我方合法权利，使我单位利益不再受损，早日完成施工，特通知贵方终止合同。请贵公司于即日起将施工现场按照现状完整交由我方并无条件退场。你方已完成的工程量，我方将委托第三方审计公司进行审计，审计结果将作为“原合同”已完成工程量的结算依据。有关你公司恶意违约造成我公司的巨额经济损失，我公司将按照《万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装合同》第十五条违约和赔偿规定，通过司法途径维护自身合法权益。该通知书汪立新及刘延保均签名捺印，并书写“同意放弃”并捺印。2018年4月15日，刘延保以泰庆公司的名义向鑫万丰公司出具放弃书一份，载明：泰庆公司因自身综合实力原因自动放弃与鑫万丰公司签署的采购及安装合同中二十层、二十一层、二十二层等电梯厅和公区的施工安装权利，房间内书桌台的施工安装权利，沙发柜、床头柜、衣柜等处的黑玻安装权利。鑫万丰公司另行安排，所涉及的施工款项，以鑫万丰公司与第三方签订的采购安装协议为准，从泰庆公司总价款中扣除。另查明，鑫万丰公司分别于2017年10月30日、2018年1月3日、2018年1月18日向泰庆公司转账支付1305500元、20万元、30万元，并分别于2018年2月7日、2018年2月12日、2018年4月12日向刘延保转账支付20万元、20万元、10万元。2018年5月3日，刘延保出具收到条认可收到鑫万丰公司现金73000元。以上共计2378500元泰庆公司认可均系鑫万丰公司支付的涉案工程款。鑫万丰公司主张泰庆公司并未完成施工，其与泰庆公司解除合同后，不得不另行委托第三方继续进行施工，提交其与山东大雅家具有限公司（以下简称：大雅公司）签订的《万枫酒店济南国际会展中心店家具、木门及木饰面采购及安装合同》四份、与济南世易商贸有限公司（以下简称：世易公司）签订的《家具及玻璃采购合同书》一份、与济南浩真建筑装饰工程有限公司（以下简称：浩真公司）签订的《装饰装修工程施工合同》一份、大雅公司开具的发票9份、付款凭证复印件两份、中国银行股份有限公司存款交易明细对账单11页。该组证据能够证实鑫万丰公司与大雅公司之间的合同总额为818000元（不含税价，含9%税价为891620元）、与世易公司之间的合同金额为120550元、与浩真公司之间的合同总额为40000元，共计978550元。其中，鑫万丰公司与大雅公司之间的涉及19-26层修补木饰面（含拆除清理）后增补合同中涉及职工用餐桌（1500元）、电梯轿厢货梯（给万达物业，1247元）、给万达物业做水盆柜（800元）、万达物业卫生间角架（400元）、茶台桌椅（5椅，7000元），与世易公司之间的合同中涉及餐桌（12870元）、餐桌（2160元），上述费用共计25977元不包含在鑫万丰公司与泰庆公司签订的采购及安装合同中。诉讼过程中，泰庆公司要求鑫万丰公司支付欠付的工程款921500元及相应利息，计算方式为合同包死的总价款373万元减去鑫万丰公司已经支付的2378500元，再减去其未施工的第19层的工程款43万元。鑫万丰公司不予认可，认为泰庆公司未完成合同约定的全部义务，不能以合同总价款作为计算依据，其支付的工程款已经包括泰庆公司施工的全部工程。泰庆公司主张鑫万丰公司未按合同约定及时付款，要求鑫万丰公司按照合同总金额的20%支付迟延付款的违约金746000元。鑫万丰公司不予认可，主张合同并未约定迟延付款违约金的计算，且合同约定的是货到后付进度款，但其支付预付款后，泰庆公司始终拖延施工，其为保证酒店开业时间，不得不先行支付工程款，后由泰庆公司进行采购并安装。鑫万丰公司主张泰庆公司迟延交工，涉案工程其被迫委托第三方后，最终于2018年6月底完工并交付给其，2018年7月16日涉案酒店才正式开业，其遭受了巨大经济损失，根据合同约定，工程每延误一天，泰庆公司需支付违约金5万元，其自愿调减至按照合同总金额的20%计算违约金，为746000元，提交经济损失初步统计表1份、租赁合同1份、万枫酒店管理合同1份、银行流水1份。泰庆公司不予认可，主张鑫万丰公司的酒店何时开业于工程何时竣工不是同一概念，酒店延期开业与其没有任何关系。鑫万丰公司要求泰庆公司为其已支付的2378500元开具增值税专用发票。泰庆公司不予认可，主张合同约定的包死价373万元是不含税价，双方并未约定开具发票，鑫万丰公司没有支付税款，其不同意开发票，且发票开具系行政问题，不是法院的受案范围。本院认为，泰庆公司与鑫万丰公司于2017年10月21日签订的采购及安装合同及两份补充协议，均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应依照约定履行各自的义务。合同签订后，泰庆公司进行了部分施工，鑫万丰公司支付了2378500元，本院予以确认。双方对泰庆公司实际施工的工程量有争议，且并未进行审计，泰庆公司未提交证据证实其具体施工了哪部分的工程，鉴于涉案工程现已实际交付使用，鑫万丰公司提交的证据，能够证实其另行委托第三方进行施工，合同价款共计978550元，其中25977元并未包含在鑫万丰公司与泰庆公司签订的采购及安装合同中，剩余（978550元-25977元）=952573元均包含在内。综上，鑫万丰公司应支付的工程款为（3730000元-2378500元-952573元）=398927元。故对泰庆公司要求鑫万丰公司支付工程款398927元的诉讼请求，本院予以支持，超出部分，本院不予支持。鑫万丰公司自认涉案工程所在酒店于2018年7月16日开业，对泰庆公司要求鑫万丰公司支付利息的诉讼请求，符合相关法律规定，但应以398927元为基数，自2018年7月16日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。涉案合同约定的付款方式为：合同签订生效三日内，甲方（鑫万丰公司）向乙方（泰庆公司）支付合同总价款的35%即1305500元作为预付款；所有货物分四批次(每两层为一个批次)运输到工地，前三次甲方每次向乙方支付合同总价款的15%即559500元作为工程进度款。涉案合同于2017年10月21日签订，鑫万丰公司于2017年10月30日向泰庆公司转账支付1305500元，后陆续向泰庆公司支付款项，泰庆公司提交的证据不足以证实其货物运输到工地的时间，结合两份补充协议的约定及工程款的实际支付情况，鑫万丰公司虽逾期6天支付预付款及逾期1天支付工程进度款（2018年1月18日支付的30万元），但违约情形轻微，且双方合同中并未对鑫万丰公司逾期付款需承担违约金进行约定，故对泰庆公司要求鑫万丰公司按照合同总金额20%支付违约金746000元的诉讼请求，证据不足，且无合同依据，本院不予支持。涉案合同约定的生产及安装工期为2017年10月22日至2017年12月22日，2017年12月30日前完成全部产品的供货安装并交付甲方（鑫万丰公司）使用，后双方分别于2018年1月17日、2018年2月7日签订两次补充协议，将工程交付日期推迟至2018年3月31日，但泰庆公司依旧没有按期完工，直至2018年4月3日鑫万丰公司给泰庆公司发出了合同终止通知书，并将工程交由第三方进行施工。泰庆公司迟延交工，必然给鑫万丰公司造成损失，但迟延交工的责任并不能全部归属于泰庆公司，鑫万丰公司亦存在未按期支付预付款及工程进度款的问题，且在合同解除后，鑫万丰公司亦应当采取适当措施防止损失的扩大。根据合同约定，工程每延误一天，泰庆公司需支付违约金5万元，该违约金标准明显过高。鑫万丰公司虽自愿调减至按照合同总金额的20%计算违约金为746000元，但仍过高，本院酌定泰庆公司按照合同总金额的10%向鑫万丰公司支付违约金373000元。鉴于涉案合同约定的产品总价373万元明确约定为不含税价，且双方并未就是否开具发票、开具何种发票、什么时间开具进行明确约定，故对鑫万丰公司要求泰庆公司为其已支付的款项2378500元开具增值税专用发票的诉讼请求，没有合同依据，本院不予支持。综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告山东鑫万丰酒店管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东泰庆建设工程有限公司工程款398927元；二、被告山东鑫万丰酒店管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东泰庆建设工程有限公司利息（以398927元为基数，自2018年7月16日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告山东泰庆建设工程有限公司的其他诉讼请求；四、反诉被告山东泰庆建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告山东鑫万丰酒店管理有限公司违约金373000元；五、驳回反诉原告山东鑫万丰酒店管理有限公司的其他反诉请求。案件受理费减半收取计11060元，由原告山东泰庆建设工程有限公司负担8767元，被告山东鑫万丰酒店管理有限公司负担2293元；反诉案件受理费5630元，由反诉原告山东鑫万丰酒店管理有限公司负担2815元，反诉被告山东泰庆建设工程有限公司负担2815元。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 员  张 斌二〇二一年四月二日法官助理  宿盼盼书 记 员  王婷婷