广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0604民初37441号原告：陈枝炜，男，1981年12月23日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区××××××××××××，公民身份号码440××××××××××××614。被告：吕某1，男，1986年4月19日出生，汉族，住贵州省贵阳市云岩区×××××××××附10号，公民身份号码520××××××××××××214。被告：佛山市粤创盛世装饰工程有限公司，住所地广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区×民委员会新桂路A2顺联新城花园73号商铺，统一社会信用代码91440606MA52GB6F6B。法定代表人：吕某1。原告陈枝炜诉被告吕某1、佛山市粤创盛世装饰工程有限公司（下简称粤创公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月12日立案受理后，依法适用简易程序审理。因两被告下落不明需公告送达，本院依法裁定本案转为普通程序，由审判员田媛担任审判长，与人民陪审员陈洁雯、周小莎组成合议庭，于2021年2月22日公开开庭进行了审理。原告到庭参加诉讼，两被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、被告按合同约定把剩下的装修工程完工（包括安装全屋的开关面板、水龙头和灯具、背景墙金属条、卫生间沐浴隔断玻璃门、马桶等）；二、被告向原告赔偿装修逾期违约金31300元（按每天100元，从2019年12月1日计至2020年10月8日）；三、被告向原告赔偿逾期费用10000元；四、本案一切实际产生的费用包含诉讼费等由被告承担。事实和理由：2019年6月18日，原、被告签订《装修订金协议》（下简称订金协议），约定由被告为原告名下佛山市禅城区××××××××××××××（下简称2104房）进行装修设计。同日，原告向被告支付装修订金5000元。2019年7月21日，双方签订《粤创盛世装饰装修工程施工合同》（下简称施工合同），约定开工日期为2019年8月1日，竣工日期为2019年11月30日，共122天。原告按合同约定及施工进度支付工程款，但被告多次以各种借口延误工期，经常未派工人施工，经原告多次微信、电话催促，被告也未能在竣工日期内完成装修。经协商，双方于2019年12月18日签订《施工协议》，约定被告需于2020年1月20日前完工，否则就要按协议约定赔偿原告，但被告到了约定时间仍未完工，其承诺过完新年后就会完工也未完成，还于2020年10月9日失去联系。现被告所有员工和负责人均联系不上，多户业主的剩下工程全部烂尾。为维护原告合法权益，请求判如所请。两被告未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。诉讼中，原告提交以下证据：1、原告身份证、被告吕某1的身份证及粤创公司的企业登记信息。拟证明原告与两被告的诉讼主体资格。2、位置截图。拟证明装修工程的地点位于佛山市禅城区内。3、订金协议、施工合同、粤创盛世装饰项目品牌明细、施工协议、收据4张。拟证明原告与粤创公司签订施工合同后，依约向粤创公司支付订金及工程款，但粤创公司未能按合同期限完工；经协商，原告与粤创公司再签订施工协议，重新约定竣工日期，后被告仍未能在约定的期限内完工并失去联系。4、淘宝购物截图3张、收据5张、收款收据1张、佛山市科钡电气有限公司销售合同2份、增值税发票2张。拟证明就2104房未完工的项目，原告自行购买材料及聘请他人施工所支付的费用。两被告诉讼中没有提交证据。本院认证：两被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃举证、质证的权利。原告的证据经核对原件及手机载体，本院对真实性予以确认。综合本院采信的证据以及当事人的陈述，本院确认以下案件事实：粤创公司于2018年11月8日登记成立，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围包括承接装饰工程、水电工程、建筑工程等。2019年6月18日，原告（甲方）与被告粤创公司（乙方）签订订金协议，主要约定订金协议收费标准统一为5000元，此订金在客户签订施工合同之时，凭本协议打入工程第三期款。同日，被告粤创公司向原告出具收据，确认收到2104房的订金5000元。2019年7月21日，原告（发包人、甲方）与被告粤创公司（承包人、乙方）签订施工合同，约定“第1条、工程概况。……1.2工程地点：2104房。1.3承包内容：本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》。1.4承包方式：包工包料。1.5工期：开工日期：2019年8月1日（暂定），竣工日期：2019年11月30日，总日历工期天数：122天。以《开工通知单》确认以实际开工日期开始计算……1.7合同价款118000元……3.7因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延……第8条、价款及结算工程。8.1双方商定本合同价采用下列第1种方式确定：（1）固定总价合同，即承包范围内价格一次包死，结算时除变更工程外不做任何调整……8.2双方约定甲方按下表分3次向乙方支付工程款，尾款即工程缺陷保修款应在工程竣工验收合格之日7天内支付，尾款数额为合同价款的5%。付款时间占合同款比例（%）金额（人民币）增项工程付款合同签定时20%23600元支付等额比例工程费用水电完工时40%47200元支付等额比例工程费用墙面进场施工时35%36300元同时支付当期确认的增项工程费用。备注：此处已减订金5000元。工程竣工验收3天内5%5900元剩余工程款全部付清……11.3由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金……第16条、补充条款。项目整包：包人工、包辅料、包主材、包设计、包售后（各项材料、数量不限量）设计及施工。方案不修改情况下，此补充条款方生效。合同款总价已包含全屋的地砖加工费用4000元，如不开级按总价减免4000元”。同日，被告粤创公司向原告出具收据，确认收到2104房的工程一期款23600元。2019年9月20日，被告粤创公司向原告出具收据，确认收到2104房的工程二期款47200元。2019年12月18日，原告（甲方）与被告粤创公司（乙方）签订施工协议，约定“本人陈枝炜于2019年12月18日把第三期2104房装修施工工程款36300元支付给粤创公司，贵公司成功收到工程款后，本施工协议马上生效并按协议执行。第一、橱柜：包括橱柜柜体麻石、柜门、吊柜和所有橱柜配件。在2019年12月28日前完成安装。第二、门：包括两扇铝合金厕所门，三扇房间橡木门，一扇铝合金厨房门，在2020年1月10日前完成安装。第三、硅藻泥和乳胶漆，全屋全房间的底漆要在2020年1月12日前开始施工。硅藻泥和乳胶漆要在2020年1月20日前完成施工。第四、其他：剩余合同需要施工的东西要在2020年1月20日前完成施工。包括窗帘，厨房和厕所吊顶，电视背景墙，天花孔灯，电器开关面板，厕所卫浴洗手盆淋浴隔断玻璃。如施工的时间超过协议规定时间，造成延误工期。不管什么原因（包括材料没到位、工人拖时间等）都要贵公司支付给陈枝炜一万元的施工工期延误费用。（注：之前所签的合同还继续有效）”。同日，被告粤创公司向原告出具收据，确认“收到2104房三期款36300元，这期减去2个马桶1600元，现交34700元”。原告当庭陈述：粤创公司于2019年8月1日进场施工，于2020年9月中旬正式停工；未送货及安装的项目为美的冰箱、美的洗衣机、一套方太抽油烟机和炉灶、窗帘；未安装项目为淋浴房的卫浴隔断、背景墙的金属条、入户大门的门槛石、厨房橱柜和吊柜、全屋开关面板、全屋的水龙头；施工协议约定的最后期限过后，原告通过电话、微信以及到现场催告被告施工，被告断断续续施工，2020年国庆节之后彻底无法联系；被告公司已经不在了，不坚持诉请被告继续完成剩下工程，同意改为由被告粤创公司退还多收取的装修费用、由原告自行完成剩余项目的施工；原告认为剩余未完工项目对应的费用为25000元，因为原告已找他人施工，已支付的费用大概就是25000元。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。因本案纠纷发生在《中华人民共和国民法典》实施前，且未有法律、司法解释规定的除外情形，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，本案应适用《中华人民共和国合同法》的相关规定。原告与被告粤创公司签订的施工合同、施工协议系各方真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效。关于未完工部分。据前查明，原告已依约向被告粤创公司支付三期工程款合计110500元，根据施工合同约定的工程进度以及双方于2019年12月18日签订的施工协议中承诺的施工内容，被告粤创公司应于2020年1月20日前完成涉案装修工程的所有项目施工。原告主张被告粤创公司未按施工协议履行、至今仍有多个项目未安装、未送货，对此，被告粤创公司既未到庭抗辩，亦未提供有效的证据予以反驳，本院对原告的主张予以采信。综合施工合同、施工协议的相关约定以及未施工项目明细、被告粤晖公司无法联系的情形，本院认为由原告自行完成剩余装修工程、被告粤创公司退还未完工工程对应的装修款更为公平合理，原告对此亦无异议。原告主张的退款金额合情合理，本院予以采纳，被告粤创公司应向原告退还装修款25000元。关于原告诉请的逾期费用、逾期违约金。施工协议明确约定“如施工的时间超过协议规定时间，造成延误工期。不管什么原因（包括材料没到位、工人拖时间等）都要贵公司支付给陈枝炜一万元的施工工期延误费用”，如前认定，被告粤创公司并未依约完成涉案装修工程，原告据此诉请被告粤创公司支付逾期费用10000元，合法有据，本院予以支持。因原告并未举证证明其因被告逾期完工所造成的实际损失，在前述本院已支持逾期费用10000元的情况下，本院认为该费用已足以弥补原告的损失，原告再诉请逾期违约金，本院不予支持。至于被告吕某1的责任，经查，粤创公司为有限责任公司（自然人投资或控股），吕某1作为其法定代表人并不存在需对公司债务承担连带责任的法定情形，亦无证据证明被告吕某1对于粤创公司的债务存在债务加入的情况，原告诉请被告吕某1承担连带清偿责任，于法无据，本院不予支持。综上，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、被告佛山市粤创盛世装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告陈枝炜退还工程款25000元并支付逾期费用10000元，合计35000元；二、驳回原告陈枝炜的其他诉讼请求。如被告佛山市粤创盛世装饰工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用普通程序，案件受理费832元，由原告陈枝炜负担127元，被告佛山市粤创盛世装饰工程有限公司负担705元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  田 媛人民陪审员  陈洁雯人民陪审员  周小莎二〇二一年四月十六日书 记 员  吕玲玲