福建省南安市人民法院民 事 判 决 书（2020）闽0583民初6899号原告：南安市飞彩工艺品有限公司，住所地福建省南安市水头镇邦吟工业区，统一社会信用代码91350583559565010Q。法定代表人：李飞向，公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：曾华龙，福建秦剑律师事务所专职律师。被告：佛山市成搏自动化科技有限公司，住所地广东省佛山市南海区狮山镇狮北岗头村北面社后岗自编2号之二，统一社会信用代码91440605MA53A19P88。法定代表人：刘晨，公司总经理。委托诉讼代理人：钟凌烽，湖南芙蓉（东莞）律师事务所专职律师。原告南安市飞彩工艺品有限公司（以下简称“飞彩公司”）与被告佛山市成搏自动化科技有限公司（以下简称“成搏公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月14日立案受理后，被告成搏公司在提交答辩状期间对管辖权提出异议，本院于2020年9月14日作出（2020）闽0583民初6899号民事裁定，裁定驳回成搏公司对本案管辖权提出的异议。本案依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告飞彩公司的委托诉讼代理人曾华龙到、被告成搏公司的委托诉讼代理人钟凌烽庭参加诉讼。本案现已审理终结。飞彩公司向本院提出诉讼请求：1．判决成搏公司向飞彩公司交付合同约定的设备并办理验收手续；2．成搏公司向飞彩公司支付交付违约金（从2020年5月1日起按1,500元每天计算至实际付款之日止，暂计至实际还款之日为121,500元）；3．诉讼费用由成搏公司承担。事实和理由：2019年10月19日飞彩公司、成搏公司签订了《设备购销合同》，成搏公司将其所有的设备出售给飞彩公司。后因成搏公司提供的设备有重大质量问题，双方于2020年4月15日又另行签订了《设备改制合同》，合同设备金额为64,500元。改制合同第二章交货期约定，合同生效后15天交货，延迟一天罚款3,000元。改制合同第四章付款方式约定，买方自签订本合同之日起七天内向卖方支付贰万元，买方必须在设备安装调试完毕后三天内支付给卖方人民币伍仟元整。飞彩公司已履行完毕合同义务，成搏公司至今仍未交付合同约定设备。成搏公司答辩称：1．其已向飞彩公司交付了合同约定的设备并多次提出签收验收单，但飞彩公司不予签收；2．为满足飞彩公司多次修改图纸和重新调试机器的要求，致延后交货，且双方重新确认交货时间为6月10日，其并不存在违约行为，无须支付违约金；3．改制合同标的额为64,500元，违约金约定却高达每日3,000元，显著过高，请参考LPR利率及相关罚息规定予以调整；4．飞彩公司未支付合同尾款44,500元，仅支付20,000元定金，对此保留相关诉讼权利。本院经审理认定如下事实：飞彩公司因生产经营需要向成搏公司购买无机石设备，双方于2019年10月19日签订《设备购销合同》，合同约定总价款为150,000元。飞彩公司按合同约定支付给成搏公司货款合计150,000元。因案涉无机石设备无法达到生产指标要求，飞彩公司与成搏公司就无石机设备改制一事于2020年4月15日另行签订《设备改制合同》（附《小压机改制技术协议》），合同约定：设备包括底板、油缸、电控系统等9件（套）设备，金额为64,500元；成搏公司免费安装调试；共同分担费用，飞彩公司应于合同签订之日起7天内向成搏公司支付20,000元，收到订金后合同生效；在安装调试完毕后三天内支付5,000元；成搏公司应于合同生效后15日内交货，延迟一天罚款人民币3,000元；安装调试期为7天；自成搏公司将合同设备调试验收书交给飞彩公司之日起十天内，飞彩公司不验收且没有对合同设备的生产和运转向成搏公司提出有根据的书面异议的，视作合同设备验收合格，转入设备保修期等。飞彩公司于《设备改制合同》签订之日（即2020年4月15日）支付给成搏公司改制费20,000元。成搏公司于2020年6月11日通过公路货物运输的方式向飞彩公司交付设备。在合同履行期间，飞彩公司法定代表人李飞向（微信号为：×××88）通过微信与成搏公司法定代表人刘晨（微信号为：×××ａｕ）进行沟通。2020年5月18日，刘晨发微信称：“在调试了，李总，等会发视频给你”。李飞向看完视频后称：“各系统一定要稳定才行。”6月5日，刘晨发微信称：“李总，下周三发货（即6月10日发货），我预留点时间调试”。李飞向回复：“希望这次不要再食言了，要确定质量没问题，可以用。”6月10日，李飞向发微信问：“电控箱有没有重新做，皮带加宽了吗，油缸同步的问题很关键？”刘晨回复称：“加了，同步没问题。”6月11日，刘晨将底板等设备交付给物流公司，刘晨并将《明闽达物流货运托运单》拍照发给李飞向，李飞向问说：“什么时间安排派人过来安装？”刘晨回答：“明天人就到，有兄弟在水头。6月20日，刘晨安排电工到飞彩公司处进行安装、调试。当天下午17：38分，李飞向在微信中询问：“真的会吐血，机器弄好了，电箱又不行。”期间，李飞向与刘晨就案涉设备运行问题多次进行沟通。7月2日，李飞向主张其因另行购买电控箱垫付的12,000元应由成博公司承担，7月4日，刘晨同意承担6,000元。刘晨并于7月7日微信回复称：“钱这两天会过去。”随后，刘晨于7月21日询问：“设备没问题就结清了吧”。李飞向回复：“你说的倒轻巧，连我帮你垫付的电控箱款都没给我要怎么结清？”刘晨回答：“这不很正常吗？设备装好压板快一个月了，也要验收了，李总，你看看什么时候签下验收单，这周钱给你。”李飞向回复称：“钱付了再来谈这个事”。上述事实有《设备购销合同》《设备改制合同》（附《小压机改制技术协议》）、收据、农业银行手机银行转账截图、微信聊天记录（当庭进行演示、附截图）、明闽达物流货运托运单及飞彩公司委托的诉讼代理人在庭审过程中的陈述为证，可以认定。本院认为，本案系民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定。本案系买卖合同纠纷，飞彩公司与成搏公司对《设备购销合同》《设备改制合同》（附《小压机改制技术协议》）的签订、飞彩公司已支付的货款、成搏公司将《设备购销合同》项下设备交付、双方通过微信聊天方式进行沟通等基本事实没有争议，予以确认。双方当事人签订的合同系在平等自愿、协商一致的情况下签订的，内容合法有效，对双方具有法律约束力。本案争议的焦点为：一、成搏公司应否继续向飞彩公司履行交付《设备改制合同》项下设备的义务；二、成搏公司应否履行办理验收手续；三、飞彩关于违约金的主张应否支持，是否过高。关于争议焦点一，成搏公司应否履行交付《设备改制合同》项下设备义务的问题。成搏公司主张《设备改制合同》项下的设备已于2020年6月11日通过物流运交付给飞彩公司，飞彩公司称6月11日收到的系《设备购销合同》项下退货重新交付的设备，非《设备改制合同》项下的设备。对此，本院认为，首先，飞彩公司与成搏公司基于《设备购销合同》项下设备安装后无法达到生产指标要求进而签订《设备改制合同》，在二份合同履行过程中均未有设备换货的相关记载，飞彩公司主张6月11日收到的系更换的设备不合情理。其次，经当庭询问，飞彩公司称因交付的设备无法使用，故明确其第一项诉讼请求为由成搏公司交付合格的设备，飞彩公司在庭审中又称《设备改制合同》中列明的9件（套）设备交付时间应在2020年7月份，飞彩公司的陈述前后不一，且无相应证据予以证明。第三，综观当事人的微信聊天记录，飞彩公司从未提出案涉《设备改制合同》项下9件（套）设备未交付的记录，在没有相反证据的情况下，应认定飞彩公司于2020年6月11日收到的设备即为案涉《设备改制合同》中列明的9件（套）设备，飞彩公司关于由成搏公司继续交付约定设备的诉讼主张缺乏事实依据，本院不予支持。关于争议焦点二，办理验收手续的问题。本院认为，根据查明的事实，成搏公司于6月20日安排电工安装、调试设备，飞彩公司当日提出电控箱出问题，飞彩公司另行购买电控箱，7月，双方就购买电控箱设备支出12,000元由谁负担产生争议，成搏公司于7月21日称设备没问题，要求签验收单，李飞向回复称：“钱付了再来谈这个事”，说明飞彩公司更换电控箱后，成搏公司提出签验收单，飞彩公司以电控箱费用未支付为由拒签验收单。案涉设备尚未进行验收，成搏公司未向飞彩公司交付设备调试验收书。对案涉设备进行验收并交付设备调试验收书是成搏公司应负的合同义务，飞彩公司的该项诉讼主张成立，应予支持，成搏公司应于本判决生效后十日内对案涉设备进行验收，并向飞彩公司交付设备调试验收书。关于争议焦点三，违约金的问题。成搏公司于2020年4月15日收到飞彩公司支付的20,000元，合同生效。根据《设备改制合同》约定，成搏公司应于合同生效后15天（即4月30日）前交货，但成搏公司直至6月11日才交付相应的设备，构成违约，应承担违约责任。成搏公司称为满足飞彩公司多次修改图纸和重新调试机器的要求，致延后交货，且双方重新确认交货时间为6月10日，飞彩公司不予认可，成搏公司又未能提供证据加以证明，应承担举证不能的后果，对成搏公司的该项主张本院不予采信。根据《设备改制合同》约定，延迟一天罚款人民币3,000元，违约金具有“补偿和惩罚”双重性质，应以补偿为主，处罚为辅。因飞彩公司未能提供证据证明其实际损失的数额，结合案涉合同的履行情况、当事人的过错程度，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，本院酌定违约金按15,000元计付，即成搏公司应支付给飞彩公司违约金15,000元。综上，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、佛山市成搏自动化科技有限公司应于本判决生效之日起十日内对案涉设备进行验收，并向南安市飞彩工艺品有限公司交付设备调试验收书；二、佛山市成搏自动化科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给南安市飞彩工艺品有限公司违约金15,000元；三、驳回南安市飞彩工艺品有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2,730元，适用简易程序审结，减半收取为1,365元，由南安市飞彩工艺品有限公司负担1,000元，由佛山市成搏自动化科技有限公司负担365元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。审判员  黄振东二〇二一年四月十八日书记员  施金龙附：引用的主要法律条文及执行申请提示《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。