北京市通州区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0112民初11413号原告（反诉被告）：杰客网络科技（上海）有限公司，住所地上海市青浦区。法定代表人：薛珮，总经理。委托诉讼代理人：魏晓雷，上海创同律师事务所律师。被告（反诉原告）：北京阳光印易科技有限公司，住所地北京市通州区于家务乡聚富苑聚和四街7号。法定代表人：马宁，总经理。委托诉讼代理人：董爚，女，北京阳光印易科技有限公司员工。杰客网络科技（上海）有限公司（以下简称：杰客公司）与北京阳光印易科技有限公司（以下简称：印易公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月22日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。杰客公司委托诉讼代理人魏晓雷，印易公司委托诉讼代理人董爚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。杰客公司向本院提出诉讼请求：1、判令印易公司支付杰客公司货款人民币2460500元及利息损失（以人民币2460500元为基数，按照判决生效日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2019年11月1日起计算至实际履行之日）；2、本案案件受理费由印易公司承担。事实和理由：2019年8月12日，杰客公司与印易公司签订《采购合同》，约定印易公司向杰客公司采购膳魔师儿童背带保温杯、膳魔师儿童焖烧罐、膳魔师儿童吸管杯共计2.5万个，总价款人民币351.5万元，交货期限为2019年9月30日前，付款方式为2019年8月20日前支付合同总价30%预付款105.45万元，剩余70%货款246.05万元在2019年10月31日前付清。合同签订后，印易公司要求变更包装并将收货地址由福建省晋江市变更至上海市青浦区。导致交货时间十分紧张，2019年9月30日前，杰客公司将24912个货物送抵印易公司指定的上海仓库，余下的后续变更好包装的88个货物及杰客公司赠送的160个货物于2019年10月9日送抵印易公司指定仓库。印易公司变更包装和交货地点必然导致杰客公司增加履行时间，应当给一定的宽限期，况且杰客公司已尽到最大努力按照合同原条款履行交货义务，印易公司应当履行支付货款的义务，但印易公司却书面要求违约金104.58497万元，否则不予支付货款，并于2019年11月将杰客公司开具的发票退回。为维护合法权益，故提起诉讼。印易公司辩称：双方于2019年8月12日签署《采购合同》，金额总计351.5万元。此产品外包装为斐乐与膳魔师联名款，需要另行设计，印刷包装外盒和进行组装，双方在订单中明确最终大货以邮件方式确认产品制作文件及工艺。原定时间为2019年9月30日前送至福建省泉州市晋江市灵源街道五里工业区中华路26号新亚物流基地。2019年8月12日，印易公司员工范小丽通过邮件发送项目需求给杰客公司项目对接人邮箱，要求其按照客户需求进行制作和组装，并于2019年8月16日向杰客公司支付合同约定的预付款105.45万元。2019年9月1日以邮件方式发送杰客公司其他三项之前未确认内容，因杰客公司回复生产厂商膳魔师的原因不能完成印易公司的项目需求，杰客公司未能提供有效的解决方案。印易公司在2019年9月27日交货前再次向杰客公司支付33667元，希望其能够按时交货。但是杰客公司未能按照合同约定在2019年9月30日交货到合同约定的福建晋江的地址，为了缩短延期时间，印易公司安排杰客公司将货物送至上海配思外包仓，并由印易公司安排其他人员进行组配。但是在印易公司多次催促下，杰客公司仍未能按照要求在2019年9月30日前送至我司指定的地址，经印易公司与仓库接收人曾炜炜沟通确认，此次交货时间2019年10月1日，其实际收货数量与订单数量不符，经过多次催促，杰客公司到2019年10月9日才予以补足，导致项目交期迟延，受到项目客户的处罚，形象受到严重损害。由于杰客公司的迟延交付行为导致印易公司为项目多支付了人员费用及物流费用共计143017.15元。2019年10月30日，印易公司以邮件方式发送法务函给杰客公司，但其不予理睬。2019年11月4日，印易公司收到杰客公司邮寄的全额增值税发票原件，印易公司认为双方仍存在纠纷，需要协商解决，本着友好协商的态度，印易公司在2019年11月6日将发票原件退回并复函要求其沟通后再确认付款，但其仍不予回复。印易公司认为杰客公司在履行合同过程中存在过错，存在违约行为，其应当承担相应的违约金。印易公司向本院提出反诉请求：1、杰客公司给付印易公司因其迟延交货造成的额外支出的费用145791.3元；2、杰客公司承担因迟延交货应按合同约定支付的违约金900058.4元；3、杰客公司承担反诉费用。事实与理由：2019年8月12日，印易公司通过邮件方式提供了产品的制作工艺和数量要求，但是其中的四项不能确认的项目需要杰客公司确认。2019年9月9日，印易公司的业务人员再次与杰客公司的业务人员进行邮件沟通，确认三款产品的包装盒、说明书、合格证等定制文件并要求尽快安排生产。对于生产商膳魔师提出的不能修改的方案，要求杰客公司提出解决方案，避免影响交期。2019年9月30日前反复沟通确认，因工期无法按照合同约定在2019年9月30日送至福建晋江的约定地址，印易公司迫于无奈，与其确认将地址变更至上海地址并存入印易公司提供的位于上海的仓库。因为杰客公司延误工期导致印易公司被迫修改地址，增加了成本。杰客公司对反诉辩称：2019年8月12日双方已经确认货物的生产及包装，9月9日，印易公司增加需求已经距离合同签署近一个月，必然导致工期紧张，9月30日，杰客公司将货物送到印易公司变更后的地址，其拒绝收货导致不能卸货，其主张的额外费用没有事实及法律依据。违约金的计算方法和基数均不认可，违约金过高。印易公司应当按照合同约定进行付款，2019年10月31日，杰客公司已经将货物交付完毕，印易公司并没有按时付款。杰客公司围绕诉讼请求及反诉答辩意见依法提交了采购合同、微信沟通记录、法务函、沟通函。印易公司围绕本诉答辩意见及反诉请求提交了采购合同、付款流水、收货统计单、微信聊天记录。对于本案事实本院认定如下：2019年8月12日，甲方印易公司与乙方杰客公司签署《采购合同》，双方约定甲方采购乙方的产品，包装由乙方提供，不计费，不回收。第七条规定交（提）货方式、地点、时间。1.乙方送货或乙方代办托运至甲方指定地址，乙方在接到甲方订单之日起40天内，最迟于2019年9月30日前送达到甲方指定交货地址：福建省泉州市晋江市灵源街道五里工业区中华路26号新亚物流基地，甲方联系人范小丽，乙方联系人张天豪。第八条约定运费负担，运费（含保险费）、装卸费等已包含在本合同价款内。第十一条约定结算方式为分期支付，甲方于8月29日前向乙方支付预付款，为合同总价的30%，即105.45万元，乙方于10月8日向甲方开具货品全额的13%的增值税专用发票，甲方于10月31日前向乙方支付剩余70%货款，即246.05万元。该合同第十四条约定了违约责任，乙方未按期交付标的，每逾期一日，应向甲方支付迟延交付标的货款金额10%的违约金，如乙方逾期交货超过5日的，除应向甲方支付违约金外，甲方有权解除合同并要求乙方交付货款金额的10%作为违约金。该合同附件1为采购单，1.儿童背带保温杯数量为1万个，商品单价为165，商品工期40天，总价165万，商品包装要求为（包装盒）瓦楞纸，（杯套）绒布，四色印刷，6个/箱，加放数量为3‰，即30个。2.儿童焖烧堡1万个，商品单价142，总价142万，商品工期40天，包装要求为：外包装-瓦楞纸，杯套-牛津布，杯套（半套）防水布。盒子尺寸：108×108×173mm四色印刷，6个/箱，加放数量为3‰，即30个。3.儿童猪猪杯，数量5000个，商品单价89，工期40天，总价44.5万元，包装要求载明包装盒：瓦楞纸/350G，白卡，四色印刷，正面开窗贴PVC胶片6个/箱。加放数量为3‰，即15个。合计351.5万元。1.订单以传真或扫描件签字盖章具有同等法律效力。2.订单交期以甲方订单下达乙方并确认之日起开始计算。3.合同期内增加品项均以报价单和采购单为准……6.其他：最终大货以邮件方式确认产品制作文件及工艺。2019年8月16日，印易公司向杰客公司转账105.45万元，摘要为货款，9月27日，印易公司向杰客公司转账33667元，摘要为货款。2019年8月12日，印易公司工作人员向杰客公司工作人员发送电子邮件确认了合同三种杯子的杯体及包装盒等文件。印易公司提交了电子邮件的附件，证明当时并未确定包装盒的全部内容，只是包装盒正面的图案，并未确认其他的内容。2019年9月9日，印易公司工作人员通过微信方式向杰客公司确认了最终包装盒的全部资料，并催促杰客公司加快工期。杰客公司工作人员与膳魔师生产厂家工作人员沟通后，膳魔师生产厂家不同意该包装方案。印易公司提出由其他厂家生产包装盒再更换包装盒。2019年9月27日，杰客公司找到了包装盒的生产厂家并提供了报价（总报价112223.36元）明细给印易公司，但双方提交的证据未能显示双方是否达成协议该包装盒的生产费用由杰客公司还是印易公司负担，当日，印易公司向杰客公司转账33667元，杰客公司称双方达成口头协议，上述112223.36元应由印易公司负担，当日印易公司支付的33667元是包装总款项的30%，印易公司对此不予认可，称双方并未达成该协议，当时货期紧张，故给付杰客公司付款33667元催促其加快生产速度，以保证按时交货。杰客公司提交微信聊天记录证明2019年9月27日印易公司工作人员向杰客公司提供了新的送货地址：上海市青浦区新达路1218号，库房业务负责人：曾炜炜153XXXXXXXX，送货前需要提前电话沟通。据此证明系印易公司提出更换收货地址，并非杰客公司原因导致更换收货地址。印易公司称因到2019年9月27日，杰客公司还未确定准确的送货时间，诉争产品膳魔师的生产厂家位于江苏省，故其将送货地址变更为上海市而不是合同约定的福建省是为了节省货物的运输时间以保证货物能够按时送达。印易公司提交证据证明因杰客公司迟延送货导致其产生额外损失145791.3元，上述费用包括分配发货分拣+顺丰、第一次入仓费用、第二次入仓费用、返工费及其他配件的费用。印易公司称因杰客公司未能及时生产，导致迟延送货，故其将收货地址更改到上海，原定的位于福建省的送货地址系印易公司与其买方协商好的收货地址，如杰客公司将货物送到该地址，其不要再支付上海仓库的租赁费、入仓费、配件费等费用，并且不需要进行全国快递配送，但因杰客公司的原因导致其支付了上述费用并提供证据予以证明其支付了上述费用，故要求杰客公司负担。杰客公司认为上述证据系印易公司单方整理，真实性不予认可，双方签订合同的时间为2019年8月12日，印易公司直至2019年9月9日才确定最终的包装方案，是导致工期紧张的重要原因，且印易公司也不能证明如果货物运输至福建省就不需要进行快递派送。上述事实，有上述证据及当事人的陈述在案佐证。本院认为，杰客公司与印易公司签署《采购合同》，该合同是双方当事人真实意思表示，合法有效。该协议约定杰客公司向印易公司提供儿童背带保温杯1万个，儿童闷烧堡1万个，儿童猪猪杯5000个，加放数量为75个，共计25075个。在本案审理过程中，印易公司自认在2019年9月30日收到8592个，2019年10月1日收到16224个，共计24816个，后在2019年10月9日补货264个，10月12日补货14个，合计收到25094个。可见，虽然杰客公司虽然存在对部分货物迟延送货的情况，但其已按照合同约定交付了全部货物，且印易公司已经收货，故印易公司应支付总货款351.5万元，现印易公司已支付105.45万元，故应再付246.05万元，对杰客公司主张逾期付款利息损失的请求，因杰客公司存在部分货物送货逾期的情形，存在违约行为，故对其该项主张，本院依法不予支持。关于印易公司所称的其在2019年9月27日向杰客公司支付的33667元应当从总货款中抵扣的意见，本院认为，按照双方协议第四条的约定包装物由杰客公司提供，不计费、不回收，从双方提交的证据来看，杰客公司提交的证据不能证明双方达成新的协议确认包装费由印易公司自行承担，故33667元应认定为货款。关于印易公司的反诉请求，关于其第一项反诉请求，要求杰客公司支付其因其迟延交货造成额外支出的费用145791.3元，印易公司称上述费用包括分配发货分拣+顺丰、第一次入仓费用、第二次入仓费用、返工费及其他配件的费用，但其提交的证据不能证明系因杰客公司的原因导致印易公司决定将收货地址变更至上海，也不能证明系杰客公司逾期送货导致其额外支付上述费用，故对印易公司的该部分诉求本院依法不予支持。对印易公司要求杰客公司支付违约金的请求，本院认为，按照查明的事实可以认定印易公司自认2019年9月30日收到8592个，该部分货物不存在逾期送货的行为。关于印易公司所称的2019年10月1日收到16224个，故该部分货物存在逾期送货的违约行为的意见，本院认为上述货物在2019年9月30日到达了印易公司指定地点，但由于到达的时间在夜晚，导致仓库未能在当天收货。关于上述行为是否认定为违约，依据双方合同约定，合同附件1第6条约定其他：最终大货以邮件方式确认产品制作文件及工艺，2019年8月12日，印易公司通过电子邮件方式将诉争产品的包装盒信息发送给杰客公司，2019年9月9日，印易公司最终确定了包装方案，此时，距交货时间还有21天，距签署合同2019年8月12日已经过了28天，可见印易公司未能及时确定包装盒方案是导致工期紧张的重要因素，存在过失，2019年9月30日晚间，杰客公司送货至约定地点在，送货虽有迟延，但逾期未满1日，印易公司据此要求杰客公司支付违约金无事实及法律依据，本院依法不予支持。关于送货地址的变更，双方当事人提交的证据均不能体现地址变更的直接原因，故本院无法认定系属于杰客公司的违约行为或印易公司的违约行为。关于此后送达的货物，在2019年10月9日，印易公司认可收到货物188个，并以此为基数计算违约金，本院不持异议，对该部分货物，逾期时间较长，杰客公司应当支付违约金，印易公司提出该货物价值为27072元并提供证据予以证明，本院不持异议，关于违约金的计算方式，杰客公司提出违约金过高，本院依法酌减，因上述货物的逾期时间为9天，本院酌情支持其违约金104元，对其主张过高部分，本院依法不予支持。关于印易公司所称的在10月12日送达的货物，其并未提交证据证明货物的名称、数量及价款，且印易公司并未主张该部分违约金，本院依法不予支持。在本案审理过程中，杰客公司申请财产保全，并提供了相应的担保，本院依法查封了印易公司的银行账户。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）北京阳光印易科技有限公司给付原告（反诉被告）杰客网络科技（上海）有限公司货款2426833元，于本判决生效之日起七日内执行清；二、原告（反诉被告）杰客网络科技（上海）有限公司给付被告（反诉原告）北京阳光印易科技有限公司违约金104元，于本判决生效之日起七日内执行清；三、驳回原告（反诉被告）杰客网络科技（上海）有限公司的其他本诉请求；四、驳回被告（反诉原告）北京阳光印易科技有限公司的其他反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。保全费5000元，由被告（反诉原告）北京阳光印易科技有限公司负担，于本判决生效之日起七日内执行清。本诉案件受理费13242元，由原告（反诉被告）杰客网络科技（上海）有限公司负担135元（已交纳），由被告（反诉原告）北京阳光印易科技有限公司负担13107元，于本判决生效之日起七日内交纳。反诉案件受理费7106元，由原告（反诉被告）杰客网络科技（上海）有限公司负担25元，于本判决生效之日起七日内交纳，由被告（反诉原告）北京阳光印易科技有限公司7081元（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 员  刘 文二〇二一年四月九日法官助理  刘斐洁书 记 员  吴 迪