广东省惠州市惠阳区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤1303民初383号原告：赵秦霄。委托诉讼代理人：张宇，广东诺万律师事务所律师。委托诉讼代理人：李国振，广东诺万律师事务所律师。被告：惠州首明投资有限公司，住所：惠州市惠阳区淡水新桥片区中信新城花园。法定代表人:孙晓东，经理。委托诉讼代理人：牛云帆，泰和泰（深圳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：樊赛尔，泰和泰（深圳）律师事务所实习律师。原告赵秦霄与被告惠州首明投资有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人李国振及被告委托诉讼代理人牛云帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付逾期办理房地产权证的违约金总计31154元（违约金按己付房款708041元为基数，按每日万分之一从2019年3月18日起，暂计至2020年5月31日，实际计至被告向房产管理部门申请办理权属登记备案之日止）。2、被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：原、被告签订了《商品房买卖合同》约定，被告将其开发的惠州市惠阳区淡水中信新城C区**房售予原告，成交总价为708041元。根据双方签订的合同附件十一，补充协议第九条的相关约定，买受人未在该商品房交付之日起720日内取得房屋所有权证书的，每逾期一日，出卖人按已付房价款的万分之一向买受人支付违约金；逾期超过一年的，买受人有权解除合同。被告未在合同约定的时间内为原告办理房产证，已构成违约。为维护原告的合法利益特向贵院起诉，望判如所请。被告辩称，一、原告主张的“逾期办证房地产权证的违约金”应予减免，理由如下：案涉《商品房买卖合同》及补充协议是原、被告双方自愿签订的，内容不违反法律、行政法规的强制效力性规定，合法有效。合同明确约定，原告购买的新城花园C区房屋的土地使用权终止日期为2077年9月6日，且原告在签署合同时已清楚知晓其购买的房屋土地剩余使用年限不足65年，合同签订后，被告已按约定将案涉房屋交付原告，并向产权登记机关申请初始登记并办证，但因政策变更，国土局以“新城花园C区项目土地剩余使用年限不足65年”为由，要求被告先向其申请延长土地使用年限并补缴延长年限的地价款，之后再予办理初始登记，从而导致被告完成案涉房屋权属初始登记的时间晚于合同约定的时间；案涉房屋于2019年12月10日完成权属初始登记，虽与案涉合同及补充协议约定的“720日内到登记机关备案”的截止日期相比有所迟延，但被告为原告办理的房屋权属登记上的土地使用年限也延长到了2086年6月24日，相比合同约定的土地使用权终止日期延长近9年，且被告还为此额外支出了土地使用年限延长的地价款4084万元；原告作为案涉房屋的买受人，因政策变更，实际获取了不动产土地使用年限延长的利益，且相比下被告为此额外支出的巨额地价款，原告付出的仅仅是办证迟延的时间；“新城花园C区”项目自立项以来，于2016年12月15日取得了《建设工程规划验收合格证》，若非出现关于改变土地使用年限的政策要求，完全不会发生延期办证的问题；根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十六条规定，产权登记机关将新增的“办理改变土地使用权年限业务”作为被告办理产权登记的前置程序，属于国家行政部门政策发生重大变化，不可归责于双方，在签订合同时双方当事人对此根本无法预见，自然也不可能在合同约定中将改变土地使用权年限业务办理时间预估在办理期限内，而新增的程序必然导致办证时间增加，被告为此额外补缴了巨额地价款，如仍按原合同约定办证期限及逾期办证的违约责任来履行，对于被告来说显失公平，因此案涉合同及补充协议中有关办证期限及逾期办证违约责任的约定，应依法予以变更。二、即便不考虑上述情况，原告主张的违约金也不合理。根据法律相关规定，结合双方合同约定，被告应承担的办证义务即为案涉房屋办理权属初始登记，并在原告申请办理不动产权证书时提供必要协助。因此，在被告完成案涉房屋权属初始登记之后，不应再承担逾期办证的违约金，案涉房屋已于2019年12月10日完成权属初始登记，故逾期办证违约金也只能计算到2019年12月10日。此外，原告主张的违约金也过高，虽被告完成案涉房产权属初始登记的时间晚于合同约定，但不足以造成原告经济损失，反而还让原告获得了不动产土地使用年限延长的利益，故不宜再要求被告按照合同约定的违约金承担责任。本院经审理认定事实如下：2015年12月3日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买坐落于惠州市惠阳区淡水新桥片区中信新城花园C区**房预售商品房，总金额708041元，被告应当在2017年3月28日前，将案涉商品房交付给原告使用。合同第二十条房屋登记约定：“（一）双方同意共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记。（二）因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起720日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列第2种方式处理：…….2.详见附件十一补充协议。”同日，原、被告签订《补充协议》，《补充协议》第九条关于房屋产权登记的约定（对原合同第十九条、第二十条的补充）：“1.双方应当在原合同约定的时间内完成预售合同登记备案，但因非出卖人原因导致延期的，买受人同意不追究出卖人责任。2.由于出卖人的原因，导致买受人没有在该商品房在交付之日起720日内取得房屋所有权证书的，每逾期一日，出卖人按已付房价款的万分之一向买受人支付违约金；逾期超过一年的，买受人有权解除合同。3.如因下列原因致使买受人不能在规定的时间内取得房地产权属证书，出卖人无须承担责任：……（2）买受人不按期缴纳有关办证税、费及填报相关申请、签订面积差异确认文件的；……（4）政府相关部门的原因造成的……”。原告在买受人（签章）处签名确认，被告在出卖人（签章）处盖章确认。合同签订后，原告已付清案涉房屋购房款，并缴纳了维修基金及办证费，并于2020年6月18日缴纳了契税。原、被告双方均确认被告于2017年2月7日将案涉房屋交付原告使用。2018年8月15日，惠州市国土资源局惠阳区分局出具惠阳国土资〔2018〕966号《关于区人民法院来函[（2018）粤1303民初2383号等案]的回复意见》，载明“……中信新城项目建设需办理延长土地使用年限手续，首明公司向我区政府申请先预交地价款。经我区政府同意，首明公司于2015年4月前分4次预缴地价款共1500万元至我区财政账户。因用地存在其他纠纷，项目跨宗地建设等问题，至2015年11月前首明公司仍未按预缴时的承诺向我局申请办理整体延长土地使用期限业务……我局按程序选取评估公司对首明公司需补缴的地价款进行评估，该公司认为评估选取的评估基准日不合理，要求按当时房屋销售均价进行评估补缴地价款。截止目前，该公司仍未完善该用地手续，故无法办理不动产登记发证……2、该项目需完善延长年限业务手续且缴清相关地价款、税费后可申请办理不动产登记发证……”。2018年9月8日，惠州市惠阳区房产管理局出具惠阳房函[2018]197号《复函》，载明“经核实，中信新城花园C区的开发企业至今尚未前来申请该项目1-12幢的不动产首次登记……”。2019年12月10日，惠州市国土资源局出具《惠州市商品房首次登记告知书》给被告，对被告申请坐落于惠州市惠阳区淡水新桥片区中信新城花园C区7-12幢的国有建设用地使用权和房屋所有权首次登记予以核准，土地使用期限为2056年6月24日（商服用地）、2086年6月24日（城镇住宅用地）。2020年7月27日惠州市惠阳区×××××××向被告出具《惠州市惠阳区不动产登记受理收件回执单》。本院认为，原、被告签订《商品房买卖合同》及其《补充协议》是双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，未违背公序良俗，合法有效，对双方当事人具有法律约束力，双方当事人应当严格遵守并执行。根据原、被告争议，本案作以下分析认定：关于案涉商品房未办理产权备案是因被告原因还是政府原因导致的问题。本案中，据国土部门的复函可知，案涉房屋至今未能办理不动产登记发证的原因是：被告开发的案涉商品房所涉用地存在其他纠纷、项目跨宗地建设等问题，需整体办理延长土地年限及缴清相关地价款、税费后方可申请办理不动产登记发证。被告作为专业性开发房地产企业，对其取得的出让土地情况应当十分清楚，且被告在其与原告签订的案涉《商品房买卖合同》明确约定土地使用年限至2077年9月6日。被告未缴清相关地价款导致无法延长土地使用年限，导致原告未能在合同约定期限内取得房屋权属证书，明显违反合同约定，依法应承担违约责任。案涉合同为被告拟制的格式合同，对合同履行后果的预判明显优于原告，故被告认为因政策变更的政府原因导致取得案涉房屋不动产权证书的时间晚于合同约定的时间，本院不予采信。关于原告对案涉商品房未办理产权备案是否存在过错的问题。根据案涉《商品房买卖合同》第二十条、补充协议第九条的规定，如因被告原因导致被告没有在案涉商品房交付之日起720日内将需由被告提供的资料交到产权登记机关备案的，每逾期一日，被告按已付房价款的万分之一向原告支付违约金。本案中，被告于2017年2月7日将案涉房产交付原告使用，扣除720日，即应在2019年1月28日前将提交资料报产权登记机关备案为原告办理产权登记。同时，原告也应当在该日期前将办理产权登记所需税费交齐并将相关的契税完税证等票据提交给被告以便提交给产权登记机关办理产权登记。但根据原告提交的证据显示，原告于2020年6月18日才缴纳案涉房产的契税，已晚于合同约定的办证期限。因按时缴纳契税是原告作为购房者应主动履行的购房义务，亦是办理产权登记的前提条件之一，现原告未及时缴纳契税，对案涉商品房未及时办理产权备案存在过错。根据案涉《补充协议》第九条第3款第（2）项的规定，买受人不按期缴纳有关办证税、费致使其不能在规定的时间内取得房地产权属证书的，出卖人无需承担责任。因此，被告对案涉商品房未办理产权备案不承担违约责任。综上所述，现被告已补缴清地价款并完成了案涉商品房的首次登记，被告未能及时将案涉商品房办理产权登记所需资料提交给产权登记机关及案涉商品房未能办理产权备案的主要障碍是原告未向被告提交契税票据等，故本院对于原告的诉讼请求不予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下：驳回原告赵秦霄的全部诉讼请求。案件受理费289.43元（原告已预交289.43元），由原告赵秦霄负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省惠州市中级人民法院。审 判 员 李杏连二〇二一年三月二十二日法官助理 张 婷书 记 员 钟艳玲