山东省诸城市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁0782民初845号 原告（反诉被告）：诸城城投城市地下管网有限公司，住所地诸城市南环路13号。 法定代表人：范韬，总经理。 委托诉讼代理人：魏强，诸城图强法律服务所法律工作者。 被告（反诉原告）：潍坊润通水利建设工程有限公司，住所地潍坊市奎文区潍州路619号北王国际数码港3号楼C-85号。 法定代表人：冀清国，董事长。 委托诉讼代理人：管博渊，北京市京师（潍坊）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李子宁，北京市京师（潍坊）律师事务所实习律师。 原告（反诉被告）诸城城投城市地下管网有限公司（下称城投公司）与被告（反诉原告）潍坊润通水利建设工程有限公司（下称润通公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案在第一、二次开庭审理时，原告委托诉讼代理人魏强和被告法定代表人冀清国及其委托诉讼代理人管博渊、李子宁到庭参加诉讼，第三次开庭审理时，原告委托诉讼代理人魏强到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 城投公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告偿还工程款400000元，承担违约金50000元；2、判令施工安装承包合同中原告安装的所有设备（详见附表），在被告未偿还工程款前，该设备所有权归原告所有；3、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年3月22日，原、被告签订施工安装承包合同，原告为被告的诸城市千亿粮食10KV配电工程施工。原告已按合同履行义务，被告履行部分工程款后，剩余款项未按合同履行付款义务。后双方又签订配电工程施工安装承包补充合同一份，被告承诺于2020年9月31日前向原告支付剩余工程款400000元。到期后原告多次催要，被告仍未履行义务。 润通公司辩称，一、根据合同约定，原告施工五、十两个标段，该两个标段应全部使用箱变式变压器，而在实际施工过程中原告安装了杆式变压器，导致工程不符合验收标准，违约在先。因此，原告无权要求被告支付工程款，被告系因原告未按合同要求完成施工行使先履行抗辩权，应予支持；二、施工完成后，原告已向被告交付，原告无权要求设备所有权归原告所有。 润通公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告支付反诉原告违约金50000元，赔偿损失108000元；2、诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：2019年3月22日，原、被告签订了施工安装承包合同，约定由反诉被告安装反诉原告所承包的诸城市农业局招标的诸城市2017年田间工程建设项目第五、十标段的配电工程，合同约定均采用箱变式配电箱，但反诉被告未按合同约定履行义务，导致反诉原告在与发包方结算工程费用时被发包方审计减除费用108000元。 城投公司针对润通公司的反诉辩称，一、城投公司安装的设备全部符合合同要求，该电力设施已通过电力部门的验收供电；二、城投公司安装的设备是按照润通公司要求安装的，不存在违约行为。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年3月22日，被告作为甲方，原告作为乙方，共同签订施工安装承包合同一份，合同主要约定：工程名称诸城市千亿斤粮食10KV配电工程（本工程为诸城市千亿斤粮食水利工程变压器安装项目，安装工程共分两个标段：第五标段包括皇华镇朱泮村、范家庄子、后我乐北、中我乐南，第十标段包括舜王街办大山西、小山西、大凤凰），预计工程45天，工程总承包含税价格为人民币50万元。工程完工后，通知电力相关部门进行验收，验收项目中如有不合格项，由乙方在规定期限内完成，直至验收合格，由此发生的费用及损失由乙方承担。付款方式，本合同签订后，甲方于2019年3月31日前向乙方支付工程款总额的100%即50万元。违约责任，对违反合同约定的，违约方应向非违约方支付本合同工程款总额的10%的违约金。合同签订后，原告对两个标段施工安装变压器，其中第五标段中朱泮村安装的系箱式变压器，范家庄子、后我乐北、中我乐南安装的系杆式变压器，第十标段全部安装了箱式变压器。工程竣工后已交付被告，被告并验收，原告并向被告开具增值税专用发票五张，金额共计50万元，被告于2019年8月15日通过网上银行向原告支付工程款10万元。 之后，被告作为甲方，原告作为乙方，双方又签订配电工程施工安装承包补充合同一份，主要约定：工程名称诸城市千亿斤粮食10KV配电工程，工程内容：本工程分两个标段，第五标段为皇华镇朱泮村、范家庄子、后我乐北、中我乐南，第十标段为舜王街办大山西250KVA箱变配电工程、小山西315箱变配电工程、大凤凰250KVA箱变配电工程。两个标段配电工程乙方已按合同约定于2019年1月25日前已全部竣工，两个标段竣工配电工程已移交甲方进行管理。工程总含税价格为50万元，乙方已按甲方需求提供了全部工程款金额的增值税专票，甲方应于2019年3月31日前向乙方支付全部工程款，到目前为止甲方向乙方实际支付10万元，已逾期未向乙方支付配电施工工程款40万元。甲方现承诺于2020年9月31日前向乙方支付剩余全部配电施工工程款40万元，全部工程款未结清之前，两个标段配电施工全部设施产权归乙方所有。后被告一直未偿付剩余工程款40万元，双方致成纠纷。 本院认为，原、被告签订的施工安装承包合同和配电工程施工安装承包补充合同，均系合同当事人的真实意思表示，为有效合同，对原、被告均具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 本案争议的焦点是原告是否按合同约定安装了变压器。被告主张按合同约定，原告应安装箱式变压器。双方签订的合同及补充合同中没有约定各标段工程均安装箱式变压器。被告提供的《全国新增1000亿斤粮食产能力规划诸城市2017年田间工程建设项目施工及监理招标公告》和上述公告项下图文件(图纸分标段.rar)中南湖项目2#、12#、13#、14#、17#泵站设备材料表，均不能证明与本案具有关联性，对原告具有约束力。而原告提交的补充合同能够证明原告已按合同完成了安装施工义务，被告已验收并接管了原告安装施工的工程，被告未对原告的施工提出异议。故被告称原告未按合同约定安装施工的主张无证据证明，本院不予采信。被告向原告主张违约金50000元及赔偿损失108000元的反诉请求，本院不予支持。被告未按合同约定向原告支付工程款，已构成违约，原告主张被告支付工程款400000元并承担违约金50000元，符合合同约定和法律规定，本院予以支持。原、被告约定，被告在付清工程款前，原告安装的配电设备归原告所有，该约定未违反法律规定，故原告主张被告未偿还工程款前，所安装的配电设备所有权归原告所有，应予支持。 本案在第三次开庭审理时，被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃质证、抗辩的权利。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十一条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下： 一、被告（反诉原告）潍坊润通水利建设工程有限公司支付原告（反诉被告）诸城城投城市地下管网有限公司工程款400000元，并承担违约金50000元，于本判决生效后十日内履行完毕； 二、在被告（反诉原告）潍坊润通水利建设工程有限公司未付清上述款项前，涉案两个标段配电施工设备的所有权归原告（反诉被告）诸城城投城市地下管网有限公司所有； 三、驳回被告（反诉原告）潍坊润通水利建设工程有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8050元，减半收取4025元，由被告（反诉原告）潍坊润通水利建设工程有限公司负担；反诉费3460元，减半收取1730元，由被告（反诉原告）潍坊润通水利建设工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。 审判员  鞠艺涛 二〇二一年四月十二日 书记员  李 明