陕西省西安市中级人民法院陕西省西安市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)陕01民终5063号 上诉人（原审原告）：西安大麦植发技术有限公司莲湖科技路医疗美容诊所，住所地陕西省西安市莲湖区。负责人:许英，该诊所院长。委托诉讼代理人：温军平，北京大成（西安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：马聪彬，北京大成（西安）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：宁波长鸿空间装饰设计工程有限公司，住所地浙江省宁波市鄞州区、799、809号（25-4）。法定代表人：徐延海，该公司总经理。委托诉讼代理人:周辰土，上海蓝白（宁波）律师事务所律师。委托诉讼代理人:俞可佳，上海蓝白（宁波）律师事务所律师。上诉人西安大麦植发技术有限公司莲湖科技路医疗美容诊所（以下简称：美容诊所）因与被上诉人宁波长鸿空间装饰设计工程有限公司（以下简称：长鸿公司）装饰装修合同纠纷一案，不服西安市莲湖区人民法院（2020）陕0104民初8673号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年2月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。美容诊所上诉请求：1.撤销原判;2.改判长鸿公司向美容诊所支付2020年4月15日至2020年6月30日逾期交工期间的违约金386080元及逾期交工期间美容诊所的房租损失691687.5元；3.一、二审诉讼费由长鸿公司承担。事实和理由：一、一审认定事实不清。一审未对美容诊所提供的完工时间2020年4月15日的微信截图证据予以查明。2020年6月16日的工程验收整改通知单是限长鸿公司于2020年6月26日前整改完毕而非施工完毕，否则追究合同8.3条的违约责任，而非逾期交工的违约责任。二、适用法律错误。根据陕西省政府部门发布的相关文件，未复工工程可延期28天。涉案合同竣工日期2020年2月15日顺延28天后，竣工时间为2020年3月15日。长鸿公司承认五月底六月初竣工已远超合同约定的工期，构成违约。应由长鸿公司对其未逾期承担举证责任，一审对举证责任分配错误。工程验收整改通知单不应作为认定双方达成工期延长合意的依据。望判如所请。长鸿公司辩称，实际约定完工时间是2020年6月26日，长鸿公司也按照该时间完成了工程，不存在延期，不需承担相应的违约责任。整改通知单是双方的往来函件，其中美容诊所提出未在6月26日前完成整改的，有权按照合同8.3条款追究违约责任，和合同是对应的。美容诊所在整改通知单中没有提出长鸿公司存在违约情形，因此一审法院认定正确。关于适用法律问题，美容诊所要追究长鸿公司违约责任，其应该举证证明。双方在工程验收整改通知单中就最终工期确定为2020年6月26日，是美容诊所发给长鸿公司的，长鸿公司认可。请求维持原判，驳回上诉。美容诊所向一审法院提出诉讼请求：1.长鸿公司向美容诊所支付2020年4月15日至2020年6月30日逾期交工期间的违约金386080元；2.长鸿公司向美容诊所支付2020年4月15日至2020年6月30日逾期交工期间美容诊所的房租损失691687.5元；3.本案全部诉讼费用由长鸿公司承担。一审法院认定事实，2019年10月25日，美容诊所、长鸿公司签订《建筑装修（装饰）工程施工合同》，约定长鸿公司为美容诊所位于西安市莲湖区XX路XX城XX区XX段XX楼的室内进行装饰装修工程。承包范围：门店现场勘察与图纸的复核工作、所有材料的采购、给排水安装、强弱电、洁具灯具的购买安装、房间地面找平工作、服务台吧台制作安装、成品厨柜的定购安装、图纸中各类不锈钢五金购买与安装等工程。承包方式：包工包料。工程期限自2019年10月25日至2020年2月15日，合同包干价254万元。美容诊所指派吕布为其代表，长鸿公司指派徐延海为长鸿公司驻工地代表。合同11.2条约定，由于乙方（长鸿公司）原因，逾期竣工，每逾期一日，乙方向甲方按总工程款项的2‰支付违约金及因乙方逾期给甲方（美容诊所）造成的损失（包括但不限于应支付的房屋租金）。合同签订时，长鸿公司即开始施工。2020年春节后，因受疫情影响长鸿公司未能及时复工，于2020年3月下旬开始复工，双方均认可长鸿公司于2020年6月底完工。美容诊所庭审中称，在2020年4月5日，美容诊所在双方的微信施工群中向长鸿公司发送整改通知书一份，上面明确记载了完工日期为2020年4月15日，因长鸿公司未在2020年4月15日完工，美容诊所据此要求长鸿公司承担逾期违约责任。庭审中，美容诊所当庭提交“工程验收整改通知单”一份，该通知单系美容诊所代表吕布于2020年6月16日通过邮箱向长鸿公司法定代表人也即长鸿公司驻工地代表徐延海邮箱内发送，该整改通知单显示整改日期：2020年6月15日，完成日期：2020年6月26日。同时该整改通知单最后载明“注意：如果整改不到位此文件作为扣款依据，监理保存1份。期限于2020年6月26日前按要求整改完毕，否则甲方有权依合同8.3追究乙方违约责任”。长鸿公司认可徐延海收到该整改通知单，并称因长鸿公司于5月底6月初就已完工要求验收，美容诊所才出具了整改通知书，后长鸿公司也按约定期限完成了整改内容。一审法院认为，美容诊所称双方约定的完工时间为2020年4月15日，长鸿公司未按上述时间完工，故要求长鸿公司承担逾期完工的违约责任。但美容诊所证明双方约定的完工时间，仅是一张微信截图，该截图中并不能反映出整改通知书的内容，且美容诊所也未出示原始载体，故对该微信截图的真实性不予认可。另，根据美容诊所2020年6月16日向长鸿公司法定代表人徐延海发送的“工程验收整改通知单”，上面明确记载的完工时间为2020年6月26日，且在该通知单上特别注明长鸿公司须在2020年6月26日前按要求完成整改，否则追究长鸿公司的违约责任。长鸿公司认可收到该整改通知单，对整改通知单的内容也予以认可，故整改通知单上记载的完工时间2020年6月26日，应视为双方约定的最终完工期限。双方庭审中也认可，长鸿公司最终完工的时间为2020年6月底，故美容诊所要求长鸿公司承担逾期违约责任，支付违约金及承担房租损失之请求，无事实依据，不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：驳回西安大麦植发技术有限公司莲湖科技路医疗美容诊所的诉讼请求。案件受理费14499元（美容诊所已预交），由美容诊所自行承担。本院经审理查明，原审查明的事实属实，本院依法予以确认。另查明，美容诊所称，长鸿公司2020年6月10日左右交工，其于6月12日组织了验收，于6月15日出具整改通知单。长鸿公司称其于5月底6月初交工，6月12日参加了验收，之后美容诊所发出了整改通知。长鸿公司称，施工中存在更换材料、更换供应商、变更施工设计等情形延误了施工进度，按照合同约定应予顺延工期，认为工期延期的责任在美容诊所。美容诊所不认可，称根据合同约定进场一周内长鸿公司应完成甲方指定材料的购买，长鸿公司所称的指定供应商情形早已超出了合同约定的期限，所称其他情形亦不成立，认为造成工程逾期并非长鸿公司责任。本院认为，本案争议焦点问题是：长鸿公司应否承担工期逾期违约金386080元；长鸿公司应否承担房租损失691687.5元。本案中，美容诊所主张长鸿公司未按照双方约定的完工时间2020年4月15日完工，构成工期逾期，因美容诊所现有证据不足以证明双方约定的完工时间为2020年4月15日，考虑到双方合同履行过程中除疫情原因外，确实存在等待指定材料供应商材料进场、美容诊所确认施工方案等情形，客观上会对施工进度造成一定影响，结合本案实际情况，不足以认定长鸿公司工期违约。因此，美容诊所基于长鸿公司工期违约而要求承担工期逾期违约金386080元、房租损失691687.5元依据不足，一审未予支持并无不当。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审诉讼费14499元，由西安大麦植发技术有限公司莲湖科技路医疗美容诊所负担。本判决为终审判决。   审 判 长  张      熠审  判  员  臧  振  华审  判  员  侯  林  泉 二○二一年四月十九日 法 官助 理    郑      蓉书 记 员  华  罗  庚1