甘肃省武威市凉州区人民法院民事判决书（2021）甘0602民初2824号原告：内蒙古昊天绿大地园林工程有限责任公司，住所地：巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇瑞泰小区27号楼7号车库。法定代表人：张某，系该公司负责人。委托诉讼代理人：李某，系甘肃时睿律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵某，系甘肃时睿律师事务所律师。被告：甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司，住所地：甘肃省武威市凉州区金太阳新能源高新技术集中区武威鑫汇利煤炭交易转院市场。法定代表人：尹某，系该公司总经理。委托诉讼代理人：单某,系该公司工作人员。原告内蒙古昊天绿大地园林工程有限责任公司（以下简称昊天绿大地公司）与被告甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司（原甘肃腾格里绿土地科技有限公司，以下简称腾格里绿土地公司）合同纠纷一案，本院于2021年3月1日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。昊天绿大地公司委托诉讼代理人李某、赵某、腾格里绿土地公司委托诉讼代理人单某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。昊天绿大地公司向本院提出诉讼请求：1．请求人民法院判决腾格里绿土地公司支付工程款343048.47元。2．请求人民法院判决腾格里绿土地公司支付2019年10月1日至2021年1月31日的欠付工程款利息22088.51元。3．请求人民法院判决腾格里绿土地公司自2021年2月1日起按中国人民银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付欠付工程款的利息，利息计算至工程款付清之日。事实和理由:2018年5月3日，昊天绿大地公司和腾格里绿土地公司在腾格里绿土地公司办公室签订《2018年亿利蚂蚁森林腾格里84万穴梭梭补植工程合同（编号：YL2018-0512-0012）》和《2018年伊利蚂蚁森林腾格里民勤E区梭梭种植工程合同》（编号：YL2018-0425-0020）》，梭梭补植合同约定昊天绿大地公司承包甘肃武威2018年84万穴梭梭种植工程。工程地点甘肃省武威市××县。工程内容：种植面积2500亩。梭梭补植合同总价款445830元。梭梭种植合同约定昊天绿大地公司承包2018年亿利蚂蚁森林腾格里民勤E区梭梭种植工程。工程地点甘肃省武威市××县。工程内容：种植面积2500亩。梭梭种植合同总价款659340元。梭梭补植合同和梭梭种植合同均约定，承包方式承包内容为：种植工程苗木由昊天绿大地公司自备，昊天绿大地公司组织人员种植。种植时间进度从2018年3月24日开始施工至2018年4月5日完工。养护期从2018年4月5日开始养护至2019年12月30日完成养护。工程款结算办法为：以设计株距为依据，核实实际种植合格面积。当年成活率85%（含85%）以上按设计种植密度的穴数计算应支付合同价款。当年成活率低于85%，按实际成活穴数计算应支付合同价款。付款方式：2018年9月底前腾格里绿土地公司验收成活率，2018年年底前支付工程阶段结算对应价款的40%:自验收结束6个月支付工程阶段结算对应价款的40%;2020年9月底验收保存率，年底前结合2020年9月底验收保存率，腾格里绿土地公司根据验收结算定案金额乘以20%给昊天绿大地公司付清工程款。合同对验收方法、履约保证金、双方的权利义务、违约责任、争议解决方法作了约定。合同约定合同履行过程中如发生争议，双方应首先进行友好协商，协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼．上述合同签订后，昊天绿大地公司按照梭梭补植合同及梭梭种植合同的要求补植梭梭和种植梭梭。经验收于2018年11月22日出具验收报告。根据验收报告，腾格里绿土地公司应给昊天绿大地公司支付梭梭补植工程款253732.53元，腾格里绿土地公司应给昊天绿大地公司支付梭梭种植工程款372400.21元，梭梭补植工程款和梭梭种植工程款总计626132.74元。上述两份合同履行过程中，腾格里绿土地公司未按合同约定支付工程款。2019年11月22日昊天绿大地公司和腾格里绿土地公司就梭梭种植合同签订补充协议，约定腾格里绿土地公司于2019年12月31日前，按2018年阶段性验收金额支付昊天绿大地公司40%工程款。于2019年9月进行验收。补充协议签订后，腾格里绿土地公司仍未按约定支付工程款，腾格里绿土地公司拖欠昊天绿大地公司工程款343048.47元。综上所述，为维护昊天绿大地公司合法权益，特提起诉讼。腾格里绿土地公司辩称：我们双方签订的合同约定要进行两次验收,但实际只进行过一次验收,而且昊天绿大地公司在2019年及2020年均未进行补植,我公司自行组织的第二次验收，昊天绿大地公司种植的梭梭成活率未达到验收标准，昊天绿大地公司对第二次验收结果不认可,我公司现在的意见是如果昊天绿大地公司愿意重新补植，我们可以重新进行验收，如果昊天绿大地公司不愿意重新补植，那就由法院按照合同判决。本院经审理查明的事实如下：2018年5月3日，昊天绿大地公司和腾格里绿土地公司在腾格里绿土地公司办公室签订《2018年亿利蚂蚁森林腾格里84万穴梭梭补植工程合同》和《2018年伊利蚂蚁森林腾格里民勤E区梭梭种植工程合同》。补植合同约定昊天绿大地公司承包甘肃武威2018年84万穴梭梭种植工程，工程地点甘肃省武威市××县，种植面积2500亩，梭梭补植合同总价款445830元。梭梭种植合同约定昊天绿大地公司承包2018年亿利蚂蚁森林腾格里民勤E区梭梭种植工程，工程地点甘肃省武威市××县，种植面积2500亩，梭梭种植合同总价款659340元。梭梭补植合同和梭梭种植合同均约定，承包方式承包内容为：种植工程苗木由昊天绿大地公司自备，昊天绿大地公司组织人员种植。种植时间进度从2018年3月24日开始施工至2018年4月5日完工。养护期从2018年4月5日开始养护至2019年12月30日完成养护。工程款结算办法为：以设计株距为依据，核实实际种植合格面积。当年成活率85%（含85%）以上按设计种植密度的穴数计算应支付合同价款。当年成活率低于85%，按实际成活穴数计算应支付合同价款。付款方式为：2018年9月底前腾格里绿土地公司验收成活率，2018年年底前支付工程阶段结算对应价款的40%:自验收结束6个月支付工程阶段结算对应价款的40%;2020年9月底验收保存率，年底前结合2020年9月底验收保存率，腾格里绿土地公司根据验收结算定案金额乘以20%给昊天绿大地公司付清工程款，每次支付前，昊天绿大地公司提供支付款等额的增值税专用发票，税率为10%（现因相关法律法规调整为9%），如无法提供，腾格里绿土地公司有权利从昊天绿大地公司工程款中扣除差额部分。合同对验收方法、履约保证金、双方的权利义务、违约责任、争议解决方法作了约定。上述合同签订后，昊天绿大地公司按照梭梭补植合同及梭梭种植合同的要求补植梭梭和种植梭梭。2018年11月2日经腾格里绿土地公司验收后出具验收报告。该报告确定昊天绿大地公司梭梭补植工程款为253732.53元，梭梭种植工程款为372400.21元，共计626132.74元，昊天绿大地公司给腾格里绿土地公司开具税率为3%，金额为626132.74元的增值税发票两张。在验收后，双方又于2018年11月5日签订补植协议，要求对于成活率小于40%的工程，按实际成活率入账，年底支付实际入账工程款的40%，剩余60%的工程款等下一年补植达到合同要求的成活率进行支付，如不补植，剩余60%工程款不予支付。2019年昊天绿大地公司进行补植六七天后，因腾格里绿土地公司未按合同约定支付工程款，昊天绿大地公司再未补植。2019年11月12日，腾格里绿土地公司对昊天绿大地公司梭梭补植和种植的工程进行了验收，经验收确定昊天绿大地84万穴梭梭补植工程总价款为114684.47元，2万亩梭梭补植工程总价款为225256.95元，共计339941.42元。2019年11月22日昊天绿大地公司和腾格里绿土地公司再次就梭梭种植合同签订补充协议，约定腾格里绿土地公司于2019年12月31日前，按2018年阶段性验收金额支付昊天绿大地公司40%工程款。且因该种植工程成活率未达到合同要求，昊天绿大地公司于2020年3月入场进行补植，于2020年9月进行验收。补充协议签订后，腾格里绿土地公司仍未按约定支付工程款，昊天绿大地公司再未进行补植。2019年1月至今，腾格里绿土地公司陆续支付昊天绿大地公司工程款344400元。现昊天绿大地公司要求腾格里绿土地公司支付工程款343048.47元未果，遂提起诉讼。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有约束力。昊天绿大地公司和腾格里绿土地公司在签订《2018年亿利蚂蚁森林腾格里84万穴梭梭补植工程合同》和《2018年伊利蚂蚁森林腾格里民勤E区梭梭种植工程合同》后，在合同履行过程中，腾格里绿土地公司未按合同约定付款违约在先，而昊天绿大地公司也未严格按照补植协议进行补植，故对于两次验收产生的工程款差额286191.32元由昊天绿大地公司自行承担35%即100166.96元，故腾格里绿土地公司应支付昊天绿大地公司工程款525965.78元，因昊天绿大地公司开具的增值税发票金额为626132.74元，多开具了100166.96元的增值税发票，腾格里绿土地公司应再支付昊天绿大地公司多开具增值税发票的税费2917.48元（100166.96÷1.03×0.03），但因昊天绿大地公司开具的增值税发票税率为3%，按照合同约定应扣除工程款6%的税率差额即29771.64元（525965.78÷1.06×0.06），现扣除已经支付给昊天绿大地公司的工程款344400元，腾格里绿土地公司应再支付昊天绿大地公司工程款154711.62元。因双方均有违约行为，昊天绿大地公司要求支付欠款利息的诉讼请求，本院不予支持。依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第二百六十九条之规定，判决如下：一、甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司支付内蒙古昊天绿大地园林工程有限责任公司工程款154711.62元。二、驳回内蒙古昊天绿大地园林工程有限责任公司其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。案件受理费6780元，减半收取3390元，由内蒙古昊天绿大地园林工程有限责任公司负担1390元，甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司负担2000元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省武威市中级人民法院。审判员 杨子祥二○二一年四月二十二日书记员 李俊仁