湖南省衡阳县人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0421民初199号原告：陶新华，男，1968年4月11日出生，汉族，住湖南省衡阳县。原告：胡银姣，女，1971年2月8日出生，汉族，住湖南省衡阳县。上述二原告委托诉讼代理人：李飞跃，衡阳县西渡法律服务所法律工作者。被告：衡阳维泰房地产开发有限公司，住所地：衡阳县西渡镇商城路20号404室，统一社会信用代码：91430421093270340J。法定代表人：欧盛明，该公司董事长。原告陶新华、胡银姣与被告衡阳维泰房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年1月8日立案受理后，依法适用普通程序，于2021年3月10日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人李飞跃到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付延期交房违约金2400元（自2019年5月1日至2019年7月止）；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年12月4日，原、被告签订《商品房买卖合同》，原告按约支付了购房款，被告却未按约定在2018年12月31日前交付房屋，直到2019年7月1日才交付不合格的商品房。被告构成违约，应按约定向原告支付违约金。关于交付合格商品房及违约金的问题，原、被告多次交涉未果，为维护原告的合法权益，原告遂诉至法院。被告未到庭参加诉讼，亦未提出答辩意见。本院经审理查明，被告公司于2014年3月7日注册成立，经营范围：房地产开发与经营；建筑材料的销售；园林设计。被告公司以出让方式取得位于西渡镇合济村编号为湘（2017）衡阳县不动产第0××1号地块的土地使用权，该地块土地面积为39339.70平方米，规划用途为商业、住宅，土地使用年限自2013年5月20日至2083年5月29日。被告维泰公司经批准在该地块上建商品房。2017年12月4日，二原告（买受人）与被告（出卖人）签订了《商品房买卖合同》，合同约定：买受人购买位于西渡镇合济村（人和丽景预测）6.7幢702室，建筑面积共130.89平方米，其中公共部位与公用房屋分摊建筑面积23.86平方米，该商品房单价为3308.2元，总金额为433008元，出卖人应在2018年12月31日前将符合合同约定的商品房交付给买受人使用，出卖人如未按本合同规定的期限将商品房交付给买受人使用，出卖人逾期在120日内，买受人同意继续履行合同，逾期超过120日，买受人同意不解除合同，出卖人自第120日起，按有关已付的房款每日万分之五支付违约金给买受人，但买受人房款以及其他款项未交清，无权向出卖人主张逾期交房的违约责任。同日，双方签订《补充协议》，该补充协议共分二十四条，其中第十二条第二项约定“该商品房经验收合格是指该商品房经施工验收单位、设计单位、监理单位、建设单位、勘察单位竣工验收时以五方单位签字为准，买受人无异议”。合同签订后，原告按约交付了房款，被告未按约定日期交房。2018年12月31日，被告与购买人和丽景商品房业主代表签订承诺书，承诺于2019年4月30日交付验收合格的商品房。2019年5月27日，被告向业主发出入伙通知书，告知商品房已经政府有关部门验收合格，于2019年5月30日准予交付使用。被告公司安排第1、2、3栋业主于2019年5月30日至6月1日、第8、9栋业主于2019年6月2日至6月4日、第4、5栋业主于2019年6月8日至6月10日带齐证照、资料并按相关收楼流程前往物业服务中心办理交房手续。至起诉之日止，已有部分业主收房，一部分业主至今未收房。另查明，被告取得的“维泰假日广场·人和丽景”工程竣工验收备案表上加盖了勘察单位湖南中核岩土工程有限公司、设计单位深圳市物业国际建筑设计有限公司、施工单位江苏南通二建集团有限公司、监理单位衡阳远见建筑工程监理有限公司、建设单位衡阳维泰房地产开发有限公司印章，落款时间均为“2018年11月7日”，但建设行政主管部门未签署意见，未加盖印章。再查明，2019年6月1日，业主汤正芳等人委托湖南南舫律师事务所匡琼松律师向被告发出《收房异议书》，认为被告在确定交房时，未出具商品房验收合格的相关文件，视为商品房不符合交房条件，买房业主们对该入伙通知书提出异议，要求撤销入伙通知书。此后，业主龙寒林向衡阳县住房和城乡建设局就被告延期交房进行信访。衡阳县住房和城乡建设局于2019年6月24日作出答复意见书，处理意见如下：1、责令开发商停止违法交房行为，完成扫尾工程，办理好项目验收手续。配合职能部门做好验收工作，并对发现的问题及时整改到位，达到交房标准，明确交房时间为2019年7月30日之前；2、项目临街人行道，园林绿化等配套设施限期90天内完成全部工程建设，并通过相关部门验收。本院认为，《商品房买卖合同》及《补充协议》系原、被告双方真实意思表示，未违反法律、行政法规禁止性规定，合法有效，对双方具有法律约束力，双方应按约定履行义务。双方在《商品房买卖合同》中约定于2018年12月31日前交房，并约定了逾期交房违约责任。尔后，经被告与业主代表协商一致变更交房时间为2019年4月30日。“维泰假日广场·人和丽景”楼盘虽有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位五方盖章的竣工验收备案表，但衡阳县住房和城乡建设局未加盖公章，亦未签署意见，且该局针对业主就被告逾期交房信访问题于2019年6月24日作出答复意见中明确要求被告停止违法交房行为，该答复属衡阳县住房和城乡建设局在其职权范围内作出的职务行为，视为案涉楼盘不符合交房条件。被告又未能提供已按衡阳县住房和城乡建设局的通知进行了整改的证据，现原告要求被告继续履行合同并承担违约责任，符合法律规定，本院予以支持。原告诉称要求被告支付延期交房违约金2400元（自2019年5月1日至2019年7月），本院认为，本案原告从2019年7月1日开始缴纳装修管理费，收房时间应视为2019年7月1日，根据该楼盘生效类案判决所确定的违约金计算方法，故违约金为2400元（1200元/月×2个月）。被告衡阳维泰房地产开发有限公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃自己的诉讼权利，本院依法缺席判决。综上，本案经本院审判委员会讨论决定，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告衡阳维泰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陶新华、胡银姣支付逾期交房违约金2400元；如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告陶新华、胡银姣的其他诉讼请求。案件受理费50元，由被告衡阳维泰房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。审判长  曾新华审判员  许卫民审判员  曾建良二〇二一年四月三十日书记员  刘 瑶附：相关法律条文《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。