广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0306民初4840号原告陈士辉，男，汉族，1970年6月21日出生，身份证住址浙江省台州市椒江区。委托诉讼代理人龙德波，广东四为律师事务所律师。委托诉讼代理人邓苏其，广东四为律师事务所实习律师。被告深圳市铭艺居装饰工程有限公司，住所地深圳市宝安区沙井街道坣岗社区坣岗大道文体中心商业楼2、3栋5层541，统一社会信用代码91440300MA5FHLMXXA。法定代表人贺敏。原告陈士辉诉被告深圳市铭艺居装饰工程有限公司（以下简称“铭艺居公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人委托诉讼代理人龙德波、邓苏其到庭参加诉讼。被告铭艺居公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告陈士辉向本院提出诉讼请求，请求判令：1.解除双方签订的《深圳市小型装饰装修工程施工合同》；2.被告向原告返还未完成的工程款144000元并支付违约赔偿金10000元；3.本案的受理费、保全费、公告费及评估费等全部诉讼费用由被告承担。具体事实与理由：2019年6月18日原被告双方签订《深圳市小型装饰裝修工程施工合同》，约定由被告承包位于深圳市宝安区房屋的装饰装修工程，承包方式为包工包料，工程期限为2019年6月21日开工，2019年9月20日竣工，总日历工期90天，工程总价款为人民币20万元（按工程进度分期付款）。合同签订后，被告安排公司负责人梁江龙负责装修工程，原告先后向被告及梁江龙支付工程款共计18万元，后由于被告的原因导致工期多次延期，且被告于2019年12月中旬中断施工。现被告联系不上，也没继续经营，被告超过工期时间未依约履行合同，且因拖欠装修工人工资问题，已多次引发工人讨薪事件，现工程未能恢复施工。原告聘请第三方装修公司对已装修部分评估费用约为4万元。被告的行为已严重违法合同的约定，望判如所请。被告铭艺居公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人的举证、及庭审陈述情况，本院认定事实如下：2019年6月18日，原告作为发包方、被告作为承包方，双方签订《深圳市小型装饰装修工程施工合同》，约定由被告承包位于深圳市宝安区房屋的装饰装修工程，承包内容以预算清单为主，简装出租方案；承包方式为包工包料，工程期限为2019年6月21日开工，2019年9月20日竣工，总日历工期90天，工程总价款为人民币20万元；工程款一期支付30%即6万元、二期支付30%即6万元、三期支付35%即7万元，尾款即保修款5%即1万元在工程竣工验收合格支付后7天内支付；甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。庭审中，原告陈述实际没有列明项目清单。原告陈述，被告于2019年6月21日入场，于2019年12月24日撤场，撤场时未留下任何建筑材料；2019年12月之后无法联系被告及其工作人员。合同签订后，原告于2019年6月18日支付一期工程款4万元、于2019年8月28日支付二期工程款8万元，被告向原告出具了收款收据；2019年10月11日，原告通过微信转账向被告施工负责人梁江龙支付1万元；2019年11月2日，原告委托他人向被告施工负责人梁江龙转账支付2万元；2019年11月22日、2019年12月4日，原告委托案外人邱仙增分别向被告施工负责人梁江龙转账支付2万元、1万元。原告共向被告支付工程款18万元。原告提交的与被告施工负责人梁江龙之间的微信聊天记录显示，2019年12月4日，梁江龙通过微信确认“陈总，总共收18万工程款，包括增项和装修押金一起”、“装修押金15000元、水电材料13500、水电人工工资14000、泥工砌墙轻质砖加水泥沙4800、砌墙人工4000、瓷砖29600、水泥沙瓷砖胶8600、贴砖工资24000、木工吊顶材料6800、木工吊顶工资7800、油漆涂料4200、油漆预支工资6000、房门厨卫门和30楼柜子定制定金32000”“这是我这边知道的，之前他们给我的数据”“后面材料工资就是我经手的”“您这边总共付18万，减15000专修押金加10000增加的地板砖，就是155000。三期款是还差35000。然后定制这边我还要付22000尾款，实际就万把块钱利润……”。2019年12月12日，原告通过微信向梁江龙提出“梁工你说服了柜子及门的定金，你把定金单发我”。2019年12月18日，梁江龙微信提出“……如果你有师傅安排我们就做清算，如果有多收费用直接给您退，这几天我就跟郭工谈好，因为之前他一致安排费用也是经他的手，昨晚清算我发给你看”。2019年12月24日，梁江龙微信提出“陈总真对不住，我已经在要之前股东核算好给你，现在我一个人承担公司很多事，也是有心无力，希望您给点时间处理，现在我也是被资金困住……暂时根本没能力处理”。2020年3月28日，原告与案外人金枝装修工程实业（深圳）有限公司（以下简称“金枝公司”）签订两份《装修合同》，分别约定由金枝公司完成位于深圳市宝安区房屋的装饰装修工程打墙、砌墙、泥水、油漆施工，工程价款均为2.5万元，开工日期2020年3月28日、竣工日期2020年6月28日。合同并未约定承包方式，原告陈述为包工不包料。庭审中，原告确认后续与金枝公司签订的装修合同约定装修标准与同被告签订的合同一致，截至庭审时已完成全部施工，两份合同约定的工程款共计5万元于2020年6月22日支付完毕。另查，1.原告另行委托案外人金枝公司装修前，由金枝公司对被告已完成项目出具《已完工项目价值评估列表》，列表载明松河瑞园1栋A栋3003房已完成装饰装修工程直接费39590元、松河瑞园1栋A栋3103房屋已完成装饰装修工程直接费39590元。金枝公司不具备相应的评估鉴定资质。2.原告陈述其为完成余下施工内容另行支付共计191750元，并提交《松河瑞园1栋A栋3003房和3103房后期工程款及购买材料的费用支付列表》及相应单据、支付凭证。上述191750元中包括履行与金枝公司间《装修合同》支付的费用5万元。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。被告铭艺居公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，可视为放弃对原告主张的事实进行答辩及对原告提供的证据进行举证、质证的权利。原告与被告就涉案松河瑞园A栋3003、3103房屋室内装修签订的《深圳市小型装饰装修工程施工合同》系双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面遵照履行。本案中，双方当事人均未提交承包内容预算清单，但依据原告提交的与被告方梁江龙之间的微信聊天记录可知部分装修内容、双方在施工过程中增加地板砖项目费用10000元及双方于2019年12月18日至12月24日期间已协商一致同意解除合同，并由被告退返剩余款项。故，原告主张解除与被告签订的《深圳市小型装饰裝修工程施工合同》，本院予以支持。关于返还工程款金额。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原告按合同约定向被告支付了一期、二期工程款及部分三期工程款。被告作为施工方，未依约完成施工内容，双方协商一致同意进行结算后，经原告催告未能提交施工资料。经查，被告已撤离涉案工程现场，撤场时双方未核对已完工程量，亦未结算工程款。原告申请对被告已完成装修内容进行司法评估鉴定，但涉案工程现场已经原告另行装修，被告完成的装修施工现场已经改变，不具备评估鉴定条件，故，本院对原告评估鉴定申请不予准许。依据本案现有证据，本院酌定被告返还原告工程款100820元。原告主张超出认定部分，本院不予支持。关于违约金。合同仅约定违约方应承担违约责任，支付违约金，但未明确约定违约金计算方法。现有证据未表明原告存在违约行为，而被告作为施工方，未依约完成施工内容即提出解除合同，随后亦不提交施工资料进行结算，构成违约。经法庭询问，原告提供了另行委托案外人金枝公司进行施工的《装修合同》和付款凭证，及自行购买施工材料的单据。依据原告提交的证据可知，原告为完成原、被告《深圳市小型装饰装修工程施工合同》余下内容支付的款项实际已超出原合同约定及施工过程中增加的项目总费用22万元。故，原告主张被告支付违约金10000元，并未超过其实际损失，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、确认原告陈士辉与被告深圳市铭艺居装饰工程有限公司签订的关于深圳市宝安区松河瑞园A栋3003、3103房屋的《深圳市小型装饰裝修工程施工合同》解除；二、被告深圳市铭艺居装饰工程有限公司在本判决生效之日起七日内向原告陈士辉返还工程款人民币100820元并支付违约金人民币10000元；二、驳回原告陈士辉的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费3380元，由被告负担2516元，由原告负担864元。受理费原告已预交3380元，其中2516元由本院予以退回。被告应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费2516元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判长 娄    靓二〇二一年四月二十四日书记员 涂莹洁（兼）书记员 林    倩附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。