宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院   民事判决书   （2021）宁0104民初2824号   原告：银川吉海龙制冷设备有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街159号。   法定代表人：孟宪珍，该公司总经理。   委托诉讼代理人：赵丁桦，男，该公司员工。   被告：定边县靖杨绿色果蔬有限公司，住所地陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁村靖杨市场院内。   法定代表人：张锋，该公司总经理。   委托诉讼代理人：朱建伟，男，该公司员工。   委托诉讼代理人：武艺，北京市京师（银川）律师事务所律师。   原告银川吉海龙制冷设备有限公司（以下简称吉海龙公司）与被告定边县靖杨绿色果蔬有限公司（以下简称靖杨公司）合同纠纷一案，本院于2021年2月23日立案后，依法适用简易程序，于2021年4月7日公开开庭进行了审理。本案当事人的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   吉海龙公司向本院提出诉讼请求：判令靖杨公司支付吉海龙公司工程款738500元、违约金250000元，并承担本案诉讼费用。事实与理由：吉海龙公司与靖杨公司于2015年8月5日签订冷库工程合同，总额为1288500元，工程竣工使用至今，靖杨公司下欠尾款738500元未付，为此吉海龙公司诉至法院。   靖杨公司辩称，第一，根据《安装工程合同》约定，案涉工程总造价1288500元，冷冻设备全部进场支付合同价款的40%即515400元，工程竣工验收后再支付合同价款的30%即386550元，剩余款项于验收之日起150日内付清，冷库全部验收合格后，留工程款总额的5%作为设备售后保证金于一年内付清；冷库工程安装完成后，吉海龙公司应提前2天通知靖杨公司验收，靖杨公司应在接到通知后2天内验收。合同签订后，吉海龙公司未按合同约定时间供货安装，至2015年10月才开始进场施工，直到2016年6月才基本安装完毕，但始终未通知靖杨公司进行验收，并且靖杨公司发现所安装的制冷设备及电路存在质量问题，多次要求吉海龙公司解决，其均置之不理。现靖杨公司已支付工程款65万元，超出了约定的第一期应付款，因吉海龙公司未按照约定通知靖杨公司进行验收，无权要求靖杨公司支付后续工程价款。第二，吉海龙公司于2016年6月施工完毕后，未经验收即离场，只是告知可先对其中六间冷库进行试用。在试用过程中，靖杨公司发现冷库设备存在严重的质量问题，如部分设备电线使用了铝线而非铜线，也非约定的品牌；过滤器堵塞导致铜管和压缩机结霜，设备因此无法正常工作；电线电缆存在绝缘皮烧坏，造成电路漏电等。靖杨公司多次通知吉海龙公司处理，吉海龙公司虽未能解决上述问题，导致设备至今未能正常投入使用。第三，吉海龙公司提起本案诉讼已超过诉讼时效，其诉请也不应得到支持。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年8月5日，靖杨公司与吉海龙公司签订《安装工程合同》1份，载明委托方、甲方为靖杨公司，承接方、乙方为吉海龙公司，经双方友好协商，就甲方委托乙方提供冷库系统并承担安装工程事宜，达成如下协议，工程名称为靖杨公司冷库工程安装项目，工程地址为定边县白泥井镇，此工程使用谷轮压缩机系统安装，以乙方确认的施工图纸及设备清单为准，自2015年8月5日起至2015年10月10日止，完成工程安装验收，具体根据实际情况进度协商确定；此合同保鲜冷库安装总数为35个保鲜冷库，验收合格后双方都应签署验收合格报告；本合同工程总价为1288500元（此报价不含税金）；合同签订后，乙方开始为35个冷库备货进入现场准备施工，冷库设备全部进入现场，按商议甲方应按合同总价40%支付乙方冷库款，工程竣工验收后再付合同总价30%，剩余款项由验收即日起150个自然日内付清，冷库全部验收合格后甲方应压乙方工程款总额的5%作为设备售后保证金，一年内付清，双方款项往来均出具收据，工程竣工货款付清后乙方开具统一收据交由甲方；工程验收后保修期为12个月，设备主要部件（压缩机、风扇电机、控制器）保修期为1年，在保修期内因设备本身质量问题引起的故障，由乙方负责无偿维修，需更换零部件，费用由乙方负责，因甲方操作等人为因素引起的故障，乙方负责排除，维修费用由甲方负责；冷库工程安装完成后，验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内进行验收，否则视为此冷库工程验收合格；甲方在工程结束后，应在2天内通知乙方进行冷库系统安装工程调试验收，乙方应在接到通知后2天内组织验收，甲方未通知乙方视为工程竣工验收合格；工程未经验收，甲方不得使用或动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担；如甲方未按合同规定时间付款超过15天，每天向乙方支付合同总价0.05%的违约金，由此导致工期延误责任由甲方承担；工程至10月10日整体交工，由于乙方原因致使每延误一天向甲方支付合同总价款0.05%的违约金，乙方赔偿相应的经济损失，由于甲方未能及时付款致使延误工期，乙方不予负责。   上述《安装工程合同》签订后，吉海龙公司开始开展案涉冷库设备的供货及安装工作，靖杨公司分别于2015年10月20日、2015年10月31日、2015年11月17日、2015年12月6日、2017年7月10日向吉海龙公司支付工程款20万元、20万元、10万元、5万元、10万元，共计65万元。现吉海龙公司以靖杨公司未付清工程款，经多次催要未果，为由诉至本院，并自愿降低《安装工程合同》约定的违约金标准，主张违约金25万元。   在本案审理过程中，靖杨公司申请证人张某出庭作证，张某称案涉冷库工程项目由其整体负责，该工程于2016年6月整体完工，完工后，其未通知吉海龙公司就冷库系统安装工程进行验收。另外，靖杨公司申请对吉海龙公司安装的案涉冷库设备的质量进行鉴定。本院对此未予准许。   本院认为，吉海龙公司与靖杨公司签订的《安装工程合同》合法有效，双方均应严格按照约定履行各自的义务。吉海龙公司履行供货、安装义务后，靖杨公司应当向吉海龙公司支付相应的工程款。根据《安装工程合同》约定，吉海龙公司安装完冷库设备后，应当提前2天通知靖杨公司进行验收，靖杨公司应当在接到通知后2天内组织验收，否则视为吉海龙公司安装的冷库设备验收合格；靖杨公司在冷库工程结束后，应在2天内通知吉海龙公司进行冷库系统安装工程调试验收，未通知的则视为工程竣工验收合格。由此可见，靖杨公司与吉海龙公司均负有通知对方就案涉冷库设备进行验收的义务。由于吉海龙公司未提供证据证明其在安装完案涉冷库设备后通知靖杨公司进行验收，由此可以确定吉海龙公司未通知靖杨公司进行验收。但并不因此免除靖杨公司在案涉冷库工程完工后通知吉海龙公司进行验收的合同义务，根据张某的证言，可知案涉冷库工程于2016年6月已完工，由于靖杨公司亦未提供证据证明其已在案涉工程完工后2日内通知吉海龙公司进行验收，据此可以确定吉海龙公司安装的案涉冷库设备已经视为验收合格，况且靖杨公司提出的鉴定申请已经超过自2016年6月完工后起算的保修期四年有余，故对靖杨公司的鉴定申请，本院未予准许。   由于吉海龙公司安装的案涉冷库设备已经视为验收合格，故靖杨公司应当依约向吉海龙公司支付相应工程款。根据《安装工程合同》的约定，案涉工程款为1288500元，靖杨公司已支付了65万元，且自案涉冷库工程于2016年6月完工至吉海龙公司提起本案诉讼时，已经超过了《安装工程合同》约定的保修期，故靖杨公司应当将包括质保金在内的下剩全部工程款638500元（即1288500元-65万元）支付给吉海龙公司。靖杨公司辩称吉海龙公司未按照约定通知其进行验收，已付款已经超过了《安装工程合同》约定的第一期应付款，吉海龙公司无权要求靖杨公司支付下剩工程款的意见不能成立，本院不予采纳。此外，因吉海龙公司一直在向靖杨公司主张案涉工程款，故靖杨公司称吉海龙公司提起本案诉讼已经超过诉讼时效的该辩解意见亦不能成立，本院不予采纳。   根据《安装工程合同》的约定，靖杨公司未按合同约定时间付款，超过15天的，需按照合同总价款每天0.05%的标准向靖杨公司承担违约金，虽然吉海龙公司自低了《安装工程合同》约定的违约金标准，但本院认为其主张的违约金仍然过高，应当予以调整，吉海龙公司亦同意予以调整，综合考虑靖杨公司的付款情况、欠款时间及吉海龙公司的实际损失等因素，本院酌情按照下欠工程款的20%支持违约金127700元（即638500元×20%）。   依照《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条、第五百八十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：   被告定边县靖杨绿色果蔬有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告银川吉海龙制冷设备有限公司工程款638500元、违约金127700元。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费11186元，减半收取计5593元，由原告银川吉海龙制冷设备有限公司负担1258元，被告定边县靖杨绿色果蔬有限公司负担4335元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 杨远慧   二○二一年四月二十七日   法官助理 马艳霞   书记员 林 敏   附：适用相关法律条文   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。   当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   《中华人民共和国民法典》   第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。   第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。   第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。   约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。   当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。   履行义务告知书   本判决生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。