重庆市巴南区人民法院民 事 判 决 书(2021)渝0113民初4191号原告：李蕾，男，1991年1月1日出生，汉族，住陕西省米脂县。委托诉讼代理人：李洲，重庆劲立律师事务所律师。委托诉讼代理人：王双圣，重庆劲立律师事务所律师。原告：王万莉，女，1993年11月18日出生，汉族，住重庆市巴**。委托诉讼代理人：李洲，重庆劲立律师事务所律师。委托诉讼代理人：王双圣，重庆劲立律师事务所律师。被告：重庆云鸥产业有限公司，住所地重庆市巴**云计算产业园********，统一社信用代码91500105095338919W。法定代表人：徐耀华，经理。委托诉讼代理人：钟雨江，重庆百君律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘骏欣，重庆百君律师事务所律师。原告李蕾、王万莉与被告重庆云鸥产业有限公司（以下简称云鸥公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年3月19日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告李蕾、王万莉的其委托诉讼代理人王双圣，被告云鸥公司委托诉讼代理人刘骏欣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告李蕾、王万莉向本院提出诉讼请求：1、请求被告云鸥公司支付自2020年10月1日至2020年12月8日的逾期交房违约金6156.95元；2、请求被告云鸥公司支付自2020年10月1日至2020年12月15日的逾期通电违约金663.80元。事实及理由：原、被告于2018年9月29日签订了《重庆市商品房买卖合同》，约定原告李蕾、王万莉购买被告云鸥公司开发的位于重庆市巴南区××道××号××号楼××单元××商品房（以下简称8-2号房屋）一套，约定房款总价为905434元，被告云鸥公司应于2020年9月30日前交付房屋并通电。履行过程中，原告李蕾、王万莉已支付了全部购房款，但被告云鸥公司逾期交房、逾期通电，构成违约，应当按约定支付违约金。经协商未果，原告李蕾、王万莉遂向本院提起诉讼。被告云鸥产业公司辩称，其按约定履行了合同，无违约行为。第一，2020年新冠疫情导致2020年1月24日至2020年5月1日期间99天无法正常施工，系不可抗力事件，导致延期交房，交房时间应当相应顺延，未逾期交房，不应当支付违约金。第二，原、被告明确约定通电时间以通过竣工验收为准，交房时已经通过竣工验收，未逾期通电，不应当支付违约金。第三，因购房者个人原因超出接房通知时间拒不接房的，应当自行承担不利法律后果，与被告云鸥产业公司无关。故，请求驳回原告的诉讼请求。原告李蕾、王万莉围绕诉讼请求依法提交了《重庆市商品房买卖合同》、重庆市新建商品房屋使用说明书第15页作为证据，被告云鸥公司提交了《重庆市商品房买卖合同》补充协议、巴南新欧鹏教育城二期D组团顺延交房告知函、EMS单及签收情况截图、企业信使运营管理平台截图、重庆市建设工程竣工验收备案登记证、接房通知书、网页截图（重庆：突发公共卫生事件应急相应级别调整为三级）、《重庆市巴南区住房和城乡建设委员会关于全区在建项目延期开（复）工的通知》、《重庆市巴南区住房和城乡建设委员会关于巴南区房地产企业节后复产复工有关工作的通知》、重庆市永安工程建设监理有限公司《关于巴南新欧鹏教育城二期D组团项目2020年春节复工情况的情况说明》、复工到岗人员情况通报、成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于印发积极做好疫情防控工作推动房地产企业复工妇产若干措施的通知、巴南区商业开发项目供电工程竣工验收合格证明作为证据。经质证审查，对原被告提交的证据真实性予以确认并在卷为据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告于2018年9月29日签订了《重庆市商品房买卖合同》，约定原告李蕾、王万莉购买被告云鸥公司开发的位于重庆市巴南区××道××号××号楼××单元××商品房××，总价905434元；约定被告云鸥公司于2020年9月30日前将已竣工验收备案登记的房屋交付原告李蕾、王万莉，逾期以已付购房款为基数按每天0.01%的标准支付违约金；约定预售商品房在2020年9月30日前通电，如实际交付后未通电的，以已付购房款为基数按每天0.01%的标准支付违约金；并在附件《补充协议》第八条约定供电配套设施的交付条件指达到竣工条件，实际开通需自行向服务提供商申请办理等。履行过程中，原告李蕾、王万莉按约定支付了全部购房款，2020年12月7日，被告取得案涉房屋工程建设工程竣工验收备案登记证，通知原告李蕾、王万莉于2020年12月8日接房，原告李蕾、王万莉于2021年2月28日接房。原、被告合同履行产生纠纷，经协商未果，原告李蕾、王万莉遂向本院提起诉讼。审理中，原告李蕾、王万莉坚持其诉讼请求，被告云鸥公司不同意其诉讼请求。本院认为，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第（二）款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”之规定，本案的法律事实发生于《中华人民共和国民法典》施行之前，依照上述规定，本案应适用《中华人民共和国合同法》等相关法律以及司法解释。原、被告于2018年9月29日签订的《重庆市商品房买卖合同》，系双方当事人的真实意思表示，依法成立并合法有效，对当事人具有法律拘束力，双方当事人应当按照合同约定享有自己的权利、履行自己的义务，一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施、支付违约金或者赔偿损失等违约责任。履行过程中，原告李蕾、王万莉已支付了全部购房款，被告云鸥公司应当按约定交房、通电，逾期则构成违约，应承担继续履行、支付违约金等责任。对新冠疫情扣除期限的争议焦点，根据认定的事实和相关法律，2020年初我国爆发新冠疫情，根据重庆市各级人民政府等采取的疫情防控措施，结合本案具体情况，新冠疫情对于本案构成不可抗力事件。原告李蕾、王万莉同意扣除47天，被告云鸥公司主张扣除99天，根据重庆市各级人民政府等采取疫情防控措施，综合考虑建筑行业从业者流动情况、房屋修建所需物料流通情况等本案房屋所在小区实际情况，本院认定新冠疫情自一级响应至调整为三级响应期间60天为不可抗力期间。对逾期交房违约金的争议焦点，根据认定的事实和相关法律，原告李蕾、王万莉按约定支付了全部购房款，被告云鸥公司应于2020年9月30日交房，因新冠疫情交房时间可顺延60天至2020年11月29日，被告云鸥公司通知于2020年12月8日交房，逾期9天，本院主张逾期交房违约金814.89元（905434元×0.01%×9天）。对被告云鸥公司是否逾期通电及违约金的争议焦点，根据认定的事实和相关法律，原、被告明确约定供电配套设施的交付条件指达到竣工条件，并明确约定如实际交付后未通电的支付违约金。被告云鸥公司在通知接房前已经通过了竣工验收，被告不构成违约，无需支付违约金。综上所述，对于原告李蕾、王万莉的第一项诉讼请求，本院予以支持逾期交房违约金814.89元，超出部分不予支持。对于原告李蕾、王万莉的第二项诉讼请求，无证据证实，本院不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：一、被告重庆云鸥产业有限公司在本判决生效后七日内支付原告李蕾、王万莉逾期交房违约金814.89元；二、驳回原告李蕾、王万莉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元，由被告云鸥公司负担25元（此款原告李蕾、王万莉已经垫付，被告云鸥公司在本判决生效后七日内支付原告李蕾、王万莉25元，本院预收的诉讼费不作清退）。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院，同时预交上诉案件受理费。逾期未预交上诉案件受理费又不提出缓（免、减）交申请的按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 员  余 兰二〇二一年四月十九日法官助理  周 玉书 记 员  程雅伦