山西省河曲县人民法院   民事判决书   （2021）晋0930民初70号   原告：山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司，住址：枣庄市薛城区张范镇欣兴路西侧。   法定代表人：王某1，该公司董事长。   统一社会信用代码：×××。   委托诉讼代理人：李某，男，1972年5月29日生，汉族，现住济南市历下区泺河小区8号楼5单元103室，系该公司法务经理。   被告：山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司，住址：河曲县鹿固乡阳坡泉村。   法定代表人：王某2，该公司董事长。   统一社会信用代码：×××。   委托诉讼代理人：沈某，男，江苏丰亚律师事务所律师。   原告山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司与被告山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月19日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司的委托诉讼代理人李某、被告山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司的委托诉讼代理人沈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   原告山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付原告货款68.8万元；2、判令被告自2020年1月27日起至起诉之日止，按合同金额向原告承担日千分之一的违约金627800元；3、判令被告自起诉之日起至货款还清之日止，按合同金额向原告承担日千分之一的违约金；4、全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年10月13日原被告签订设备买卖合同，合同采购标的为一套DSJ120/130/2*400皮带机头部1套，合同额为172万元。合同签订后，原告按照合同约定向被告交付货物并于2020年1月19日完成现场调试工作。被告陆续向原告支付了设备的大部分货款，余款68.8万元经原告多次催要未果。2020年12月14日，原告向被告邮寄了一份律师函，函中告知被告要求其在收到律师函之日后的十五日内与原告联系，尽快偿还所欠款项。2020年12月26日，原告通过电话确认被告已收到律师函，原告多次催促被告，被告仍不偿还原告货款。为维护原告合法权益，特向贵院起诉，望贵院依法判决。   被告山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司辩称，原告提供的产品设备存在严重质量问题，无法正常使用，至今未通过验收，因此其无权要求答辩人支付剩余款项，恳请贵院依法驳回原告的全部诉讼请求。   1、原告存在逾期交货情形，其行为本身即构成违约。原告未能在合同约定的期限内履行全部货物的发货义务，其中关键设备电机，更是迟迟未到。为了不影响整体进程，答辩人又花费24万元另行在他人处购买两台电机进行使用。因此，原告存在严重逾期交货的情形，由此导致答辩人购买的设备无法进行安装调试，更无法进行验收及正常使用，原告理应按合同约定承担违约责任，并赔偿答辩人因此遭受的全部损失。   2、本案未达到合同约定的付款条件，答辩人无义务向原告支付后续款项，原告更无权要求答辩人支付后续款项。根据双方签订的合同约定，在全部货物到达且验收合格后一周内，在原告开具标的物全额发票到矿后，答辩人付30%货款；剩余10%质保金期满一次无息付清。原告货到并安装调试后，在运行过程中相继出现了诸多质量问题，导致产品无法正常使用。答辩人为此曾在2020年8月30日，将产品质量问题汇总后，出具了《关于山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司DSJ120/150/2*400皮带机安装及运营情况说明》。将原告提供的产品涉及的质量问题集中予以反馈，并通过微信方式发送至原告公司经办人员杨玉章，杨玉章于2020年8月31日回复收到，并承诺与领导汇报后拿出解决方案。2020年9月3日，杨玉章通过微信的方式，向答辩人发出回复函，并承诺派人到矿对设备存在的质量问题进行整改，并明确承诺拿出合理方案。但直至目前，原告仍未能够对答辩人提出且案涉机械设备存在的质量问题进行整改维修。据此，原告提供的产品存在质量问题，根本无法通过验收；因此，原告并不满足合同约定的货到验收合格的付款标准，且原告未向答辩人开具标的物全额发票，因此，原告无权要求答辩人向其付款，答辩人也无义务向其支付款项。同时，根据合同第三条约定，自标的物验收合格之日起质保期12个月。由于案涉设备未经验收合格，故质保期尚未起算，后续的10%质保金也未达到合同约定的付款条件，因此答辩人更无义务支付该10%的质保金。   3、原告所主张的违约金明显过高，依法不应予以支持且应予以调整。基于上述，答辩人认为，原告自身即存在逾期交货的行为，未完成合同约定的义务，其行为已构成违约；同时，现有证据无法证明已达到合同约定的付款节点，故原告无权要求答辩人向其付款，其诉讼请求更不应得到支持，恳请贵院依法驳回原告的全部诉讼请求。   本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。综合全案证据本院确认以下法律事实：   2019年10月13日原被告签订设备买卖合同，合同采购标的为DSJ120/130/2*400皮带机头部一套，合同额为172万元。双方约定，合同签订之日起7日内预付设备总价30%的货款，出卖人完成制造工作，产品出发前，买受人向出卖人支付设备总价30%的货款，货到验收合格后一周内开具标的物全额发票到矿付30%的货款，留10%质保金期满一次性付清。30%预付款支付后开始计算工期，70天开始发货，10天全部发货完成。检验地点在出卖人制造地点，出厂验收应在出卖人通知买受人之日起7日内到检验地点。出卖人免费提供技术指导、培训，协助安装、调试。自标的物验收合格之日起保质期12个月。出卖人违约逾期发货的按合同金额向买受人承担日千分之一的违约金，因买受人逾期支付价款的应按合同金额向出卖人承担日千分之一的违约金。合同签订后，原告于2019年12月24日向被告交付货物，并完成现场调试工作。被告于2019年12月18日、2019年12月19日分别向原告付款51.6万元，合计付款103.2万元，剩余货款68.8万元至今未付。2020年8月30日被告通过微信向原告发送了一封关于山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司DSJ120/150/2*400皮带机安装及运营情况说明，反映皮带机在运行中出现的问题。   本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。涉案原被告之间签订的设备买卖合同是双方真实意思的表示，合法有效，双方均应恪守。原告既然已将标的设备皮带机头部一套交与被告，被告就应依照合同支付相应的货款。   关于涉案设备调试验收合格问题。根据谁主张，谁举证的原则，原被告双方对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。对合同是否履行发生争议的，负有履行义务的双方须承担举证责任。双方在合同中对安装调试并验收约定明确的应按照约定处理。在合同中未约定或约定不明，双方事后又未能达成补充协议的情况下，安装调试系卖方的义务，验收系买方的义务。本案中，涉案合同对设备安装、调试过程中原被告应当履行的义务作出明确的约定，原告在协助被告完成设备安装调试义务后，被告没有证据证明其履行了验收义务。鉴于被告不履行设备验收义务，在设备没有验收合格的情况下，直接将涉案设备投入运营，应承担对自己不利的后果，视为被告已经完成了对该设备合格的验收。至于在质保期内，被告提出涉案设备存在一定质量问题，因原告在庭审中不予认可，被告不能提供确实、充分的证据予以证实，本院对被告提出的设备质量异议依法不予支持。   关于DSJ120/130/2*400皮带机头部的二台电机。首先，原告方鲁南装备官桥分公司发货明细中明确，发货发出的涉案设备不包含二台电机；其次，被告提供的证据不能证明该二台电机的价款包含在涉案设备总价172万元内；再次，被告提供的证据不能证明其在收到货后，就原告所发的货中缺少二台电机向原告提出异议，应视为原告所发的货符合约定；最后，该二台电机是被告自己从他处购买。因此，不存在原告逾期交货的情形。综上，被告关于“原告存在严重逾期交货的情形，由此导致答辩人购买的设备无法进行安装调试，更无法进行验收及正常使用，原告理应按合同约定承担违约责任，并赔偿答辩人因此遭受的全部损失。”的辩解无事实和法律依据，本院依法不予支持。   关于合同约定的付款条件。根据双方签订的合同约定，在全部货物到达且验收合格后一周内，在原告开具标的物全额发票到矿后，答辩人付30%货款；剩余10%质保金期满一次无息付清。庭审中，原告提供的证据不能证明其已经按照约定将开具的标的物全额发票交给被告。根据合同自愿的原则，合同约定的付款条件显然没有成就，被告没有支付原告货物的余款符合合同的约定，原告要求被告向其承担违约金诉讼请求，因没有事实和法律依据，本院依法不予支持。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第四条、第六十条、第一百三十条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百五十七条、第一百五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：   一、原告山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司于本判决生效之日起十日内开具标的物全额发票交给被告山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司；   二、被告山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司于本判决生效之日起二十日内给付原告山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司购买DSJ120/130/2*400皮带机头部剩余货款68.8万元；   三、驳回原告的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费8321元，原告负担3971元，被告负担4350元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于忻州市中级人民法院。   审判员 菅富春      二〇二一年四月六日   书记员 邬小琴