四川省简阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川0180民初1352号 原告：刘茜，女，1991年8月20日出生，汉族，住四川省简阳市。 被告：四川创意三国装饰设计有限公司，住所地中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋5层516号，统一社会信用代码91510100MA6C8C7R0U。 法定代表人：陈先国，总经理。 原告刘茜诉被告四川创意三国装饰设计有限公司（以下简称被告创意公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月26日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年4月13日公开开庭进行了审理。原告刘茜、被告创意公司的法定代表人陈先国均到庭参加诉讼。现已审理终结。 刘茜向本院提出诉讼请求：1、判令被告全面履行原被告签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》所约定的义务，及时完成案涉房屋装修施工后，将案涉房屋交付原告使用；2、判令被告向原告支付自2020年10月20日起至竣工交付时止延误工期的违约金，暂时计算至2021年4月13日为31,080元(截止2021年4月13日，以总价款88,800元为基数，每逾期一日按日2‰计算)；3、判令被告支付原告工程款8,280元；4、本案的诉讼费用由被告承担。事实及理由：2019年12月14日，原被告签订了《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，该合同约定：“乙方包工、部分包料为甲方装修房屋，工程造价88,000元，工期120天(即2019年12月25日至2020年4月25日)房屋建筑面积77.69平方米。原告按照装修节点进行验收，按分阶段装修总金额的35%，30%，30%，5%转款给被告”。合同签订后，原告按合同约定支付了第一、第二笔进度款。因被告的原因致工期延误给原告造成财产损失，原被告于2020年9月19日协商一致签订补充协议，约定截止至2020年9月19日由被告酌情支付原告工期延误违约金4,440元，被告另外赠送原告一台美大集成灶，被告再次承诺合同签订起一个月内完工。原告于9月22日向被告扣减违约金后支付第三笔装修款22,200元。截止2021年1月31日，房屋装修仍未完成。截止目前，原告按约定完成了合同规定义务，并多次试图与被告方进行沟通，但沟通后被告方均未落实，导致装修一直被拖延。且被告有意少做、漏做装修清单中项目(包括橱柜、卫生间漫反射灯带、艺术漆、3个LED照明、钛合金推拉门、钛合金门)，涉及金额5,920元，另以1,100元每樘的美心门收取原告4,560元，溢价2,360元，与清单报价品牌不符，均未告知原告，原告多次与被告沟通、协商未果，故提出诉讼。 创意公司辩称：对原告所述合同签订情况无异议，但原告在2021年1月24日之前就把家具搬进去了，被告据此认为原告已经验收，按照装饰装修合同约定的内容，被告已达到完工标准；合同约定违约金过高，要求按合同总金额的20%计算违约金，且按照合同约定，本案装饰装修应于2020年4月25日完工，建议从2020年4月25日开始计算违约金，并将增减工程一并进行清理，将2019年9月19日签订的补充合同中已计算的相应赔偿4,440元及赠送的集成灶一并纳入20%的违约金计算。 经审理认定事实如下：刘茜作为发包方（甲方）与创意公司作为承包方（乙方）于2019年12月14日签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，约定甲方将其面积为73平方米的房屋交由创意公司进行装修，约定内容为：乙方包工、部分包料，工程造价88,000元，工期120天(即2019年12月25日至2020年4月25日)，原告按照装修节点进行验收，分阶段按装修总金额的35%、30%、30%、5%转款给被告。合同第12.5条约定：由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日，由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。合同签订后，原告按合同约定支付了第一、第二笔进度款。因被告的原因致工期延误，双方于2020年9月19日签订补充合同，约定：1、由乙方赔偿甲方违约金4,440元；2、由乙方赔偿甲方一台美大集成灶；3、乙方承诺一个月内将工程完工。补充协议签订后，原告品迭违约金4,440元后向被告支付第三笔款项22,200元，原告合计支付装修款84,320元（含被告应付的违约金4,440元）。补充协议签订后，因原告另行订制的衣柜未按时安装到位等原因，被告于2020年12月底刷乳胶漆，2020年1月20日左右各项装修基本完成，此时，原告另行订购的马桶、灯具尚未到位，后原告以被告为其补漆未到位、垃圾未清理，被告以原告的马桶、灯具未到位等为由双方发生纠纷，致双方至今未对房屋进行验收交付。 另查明：原告订购的沙发于2020年1月24日搬入客厅。经当庭核实，被告在实际施工中减少的工程量价格为4,998元；对装修过程中更换的木门，原告到销售商家进行了现场确认。对于木门是否与约定价值相当及被告提出增加的工程量要求一并结算，双方均未提供相关证据证实。 本院认为，本案合同订立于2019年12月14日，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”的规定，本案应当适用《中华人民共和国合同法》等相关法律规定。双方签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的禁止性规定，合同合法有效，双方应按合同履行各自的义务。按照双方于2020年9月19日签订的补充协议，创意公司应当在一个月内完成装修，创意公司于2021年1月20日基本完成装修，应当承担违约责任，并应及时进行补漆、验收、交付等后续工作。本案工程迟延的主要原因是创意公司未及时施工所致，也与原告另行订制的衣柜未及时安装到位有一定关系，酌定被告违约期间为2020年12月1日至2021年1月29日。关于原告主张的违约金，双方约定违约金每日2‰明显过高，本院酌定按每日万分之五计算违约金，被告应支付违约金2,640元。双方对于减少的工程量4,998元无异议，应当从合同约定的工程款中扣除该款，品迭后被告应当退还原告工程款1,318元（88,000元-84,320元-4,998元）。原告主张被告提供的木门与合同约定不符，双方无异议，但更换木门系经双方到商家进行了现场确定，对于更换后木门的价值是否与约定价格相当，双方均无证据证实，故对原告主张扣减该部分装修款的请求本院不予支持；对于被告要求对增加工程量进行结算问题，根据合同约定，增加工程量应当经原告同意，并先付款，后施工，对于是否增加工程量、增加的工程量是否经原告同意，双方未提供相关证据，被告可另案主张权利。 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第二款之规定，判决如下： 一、四川创意三国装饰设计有限公司于本判决生效后十日内按合同约定将本案房屋交付刘茜使用； 二、四川创意三国装饰设计有限公司于本判决生效后十日内支付刘茜违约金2,640元； 三、四川创意三国装饰设计有限公司于本判决生效后十日内退还刘茜工程款1,318元； 四、驳回刘茜的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取392元（已减半收取），由刘茜负担235元、四川创意三国装饰设计有限公司负担157元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本判决生效后，负有履行义务的当事人应当按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 李 颂 二〇二一年四月十六日 书记员 饶治华