山西省原平市人民法院民事判决书（2021）晋0981民初73号原告：王某1，女，1992年4月8日出生，汉族，待业，现住原平市。委托诉讼代理人：王某2（系王某1父亲），男，1968年9月25日出生，汉族，原平立科起重运输机械有限公司职工，现住原平市。委托诉讼代理人：张某，山西元昌律师事务所律师。被告：原平市乾坤设备安装工程有限公司（下称乾坤公司）。住所地：山西省原平市前进东街**。法定代表人：曾某，该公司总经理。原告王某1与被告原平市乾坤设备安装工程有限公司合同纠纷一案，本院于2021年1月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王某1及其委托诉讼代理人王某2、张某到庭参加诉讼，被告原平市乾坤设备安装工程有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王某1向本院提出诉讼请求：1.请求判决解除原告王某1与被告乾坤公司于20l9年9月20号订立的口头合同;2.请求判决被告乾坤公司退还原告王某1已支付的合同款135OO0元;3.请求判决被告赔偿原告在合同过程中垫付的人工材料费共计10810元;4.请求判决被告赔偿原告经营损失48437.64元(截止2020年12月31日，诉讼后的损失按实际经营情况计算);以上四项合计金额194247.64元；5.本案诉讼费由被告承担。事实与理由:2019年9月20日，原告王某1与被告公司实际控制人张永峰就100千瓦光伏发电安装及售后事项订立了口头合同，具体约定如下：1、工程内容为光伏发电支架安装(包含前后立柱的焊接、焊接后的螺丝固定、支架安装、组件安装)、材料装卸、太阳能发电板调试工作。2、安装要求为楼顶安装，平铺组件用压块安装，不做防水处理。3、合同单价每千瓦3.5元，合同量l00千瓦，合同总价350000元。4、原告分四次付款，付款条件分别为:第一次，被告办理完并网手续，将100千瓦安装材料送至工程现场后，原告支付被告175000元;第二次，被告组件铺设完毕，原告支付被告70000元;第三次，被告施工结束后，原告支付被告52500元;第四次，100千瓦光伏板全部投入使用后，原告支付被告尾款52500元。5、被告具体工作为:第一，负责派技术人员现场指导安装，并向原告进行现场交底。第二，负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第三，负责对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续、并承担相应的费用。6、其它保证责任。第一，所用组件为国内一线品牌A级组件，带厂家质保合同。第二，保证原告并网发电后5年内收回80%的建设成本，如收不回来，赔偿所有建设成本。第三，钢架结构除人为和不可抗力外，质保期为25年。第四，25年的自然灾害质保保险费用被告承担。7、被告未按合同履行义务不仅应当向原告支付违约金，还应当赔偿因违约造成的损失。8、质保执行三包政策，电站实行25年维修，5年内运行维修由被告负责，5年后小件维修由原告负责，电器辅件执行出厂三包，焊接后未用螺丝法兰连接的架体出现质量以及安全问题由被告负责。9、被告另承诺2019年10月20日完成全部施工，11月26日正式并网发电。合同订立后，被告乾坤公司代原告向供电公司申请了用电审批手续，但被告因资金短缺临近并网日期材料采购仍不到位。在此情况下，原告为了推进工期，顺利并网，在2019年10月20日前分四次向被告预付了135000元材料款，但被告收款后仅购置了50千瓦光伏板的材料，主要包括126块太阳能光伏板、两台逆变器。其中晶澳牌光伏板54块，有质检报告但无25年质保证明;无品牌光伏板72块，既无质检报告，也无25年质保证明，且该光伏板在使用过程中己经出现裂痕。两台逆变器是2018年4月生产的500A型号，而光伏板配套的逆变器应为380A型号。另外，根据合同约定，光伏板安装过程中的费用除2000元电杆费外均应由被告支付，但在安装50千瓦光伏板时被告却分文未付，为此原告又替被告垫付了材料费、人工费共计10810元，截止2O19年11月26日国家电网最后的并网发电期，被告仅完成了50千瓦并网发电工程，但该50千瓦防水、顺水槽至今未完工、避雷针未安装、焊接防锈未处理，架体也存在明显变形，虽经4次加固，承重仍不够。后原告多次与被告协商，要求被告继续履行合同，被告一再推脱，其间双方于2020年10月补签了一份书面《光伏发电安装及售后合同》，温某作为被告的履行担保人在合同上签字确认，但被告至今仍未履行。综上，被告已安装的光伏板大部分质量不合格，且拒不履行剩余光伏板安装义务和附属工程义务，而未安装的工程量占合同的一半。原告认为被告用行为表明不再继续履行合同，原告为了维护自已的合法权益只能要求解除合同，并由被告返还原告已支付的工程款13500O元、垫付的工程款10810元，并赔偿原告经营损失48437.64元(截止2020年12月31日)，以上合计194247.64元。现原告为了维护自已的合法权益，根据《民事诉讼法》第一百一十九条规定向贵院提起诉讼，请依法支持原告诉讼请求。被告原平市乾坤设备安装工程有限公司未作答辩。王某1围绕诉讼请求提交了证据：1.《光伏发电安装及售后合同》一份；2.收据一份；3.中国邮政储蓄银行汇款回单一份；4.光伏板照片4张；5.逆变器照片1张；6.垫付款票据8支；7.证人温某出庭作证。被告经传票传唤无正当理由拒不到庭，视为其放弃质证的权利，应承担对其不利的法律后果。对原告提交的证据本院依法予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年9月20日，原告王某1准备在沙晃村大运路东自家的房顶安装光伏发电，与被告公司的张永峰就100千瓦光伏发电安装及售后事项订立了口头合同，约定：1、工程内容为光伏发电支架安装(包含前后立柱的焊接、焊接后的螺丝固定、支架安装、组件安装)、材料装卸、太阳能发电板调试工作。2、安装要求为楼顶安装，平铺组件用压块安装，不做防水处理。3、合同单价每千瓦3.5元，合同量l00千瓦，合同总价350000元。4、原告分四次付款，付款条件分别为:第一次，被告办理完并网手续，将100千瓦安装材料送至工程现场后，原告支付被告175000元;第二次，被告组件铺设完毕，原告支付被告70000元;第三次，被告施工结束后，原告支付被告52500元;第四次，100千瓦光伏板全部投入使用后，原告支付被告尾款52500元。5、被告具体工作为:第一，负责派技术人员现场指导安装，并向原告进行现场交底。第二，负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第三，负责对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续、并承担相应的费用。6、其它保证责任。第一，所用组件为国内一线品牌A级组件，带厂家质保合同。第二，保证原告并网发电后5年内收回80%的建设成本，如收不回来，赔偿所有建设成本。第三，钢架结构除人为和不可抗力外，质保期为25年。第四，25年的自然灾害质保保险费用被告承担。7、被告未按合同履行义务不仅应当向原告支付违约金，还应当赔偿因违约造成的损失。8、质保执行三包政策，电站实行25年维修，5年内运行维修由被告负责，5年后小件维修由原告负责，电器辅件执行出厂三包，焊接后未用螺丝法兰连接的架体出现质量以及安全问题由被告负责。9、被告另承诺2019年10月20日完成全部施工，11月26日正式并网发电。口头合同订立后，被告乾坤公司代原告向供电公司申请了用电审批手续，但被告因资金短缺临近并网日期材料采购仍不到位。在此情况下，原告为了推进工期，顺利并网，在2019年10月20日前分四次向被告预付了135000元材料款，被告收款后仅购置了50千瓦光伏板的材料，主要包括126块太阳能光伏板、两台逆变器。其中晶澳牌光伏板54块;无品牌光伏板72块。两台逆变器是2018年4月生产的500A型号。根据合同约定，光伏板安装过程中的费用除2000元电杆费外均应由被告支付，但在安装50千瓦光伏板时被告却分文未付，为此原告替被告垫付了材料费、人工费共计10810元。截止2O19年11月26日国家电网最后的并网发电期，被告仅完成了50千瓦并网发电工程，但该50千瓦防水、顺水槽至今未完工、避雷针未安装、焊接防锈未处理，架体也存在明显变形，虽经4次加固，承重仍不够。后原告多次与被告协商，要求被告继续履行合同，被告一再推脱。双方于2020年10月补签了一份书面《光伏发电安装及售后合同》，约定：甲方：张永峰，乙方：王某1。按照(中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议:1、工程概况。1.1工程名称:光伏发电。1.2工程地点:1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、以及焊接后的螺丝固定，支架安装，组件安装)、材料装卸等，包含太阳能发电板调试工作。1.4工期:开工日期:2019年11月26日。安装要求:楼顶:平铺组件做到不漏水南边做顺水槽，安装避雷针，焊接点防锈处理。二层彩钢房顶:平铺组件用压块安装，不做防水处理。1.5合同价款(人民币大写)每瓦元3.5元，暂定10O千瓦，以最终实际安装量结算，所有并网手续费用由甲方负责，材料进场后付到50%，组件铺设完毕支付70%，施工结束后付到85%，因二层彩钢安装时间晚10个月，再5年内没有收回建设成本的80%时，在计算回收成本时按增加二层10个月发电收益结算。甲方保证按此计算方法5年收回成本，如5年收不回成本，甲方赔偿所有安装建造费用。2、工作。2.1甲方工作2.2甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。2.3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水电，协调有关部门做好通道、电梯、光伏设备的使用和保护。2.4甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续以及费用和其他事宜。3、甲方保证。3.1所用组件为国内一线品牌A级组件，带厂家质保合同。保证再5年内收回80%的建造成本。如收不回来，赔偿所有建造成本。钢架结构除非人力不可抗拒的自然灾害外的损坏，保证质量25年。25年的自然灾害质保保险费用为甲方负责。3.2根据甲方要求，因二层彩钢房下午有遮挡，在天气正常情况下每天发电量保证不低于80千瓦的电站正常发电量。结算款项为1O0千瓦电站结算。4、违约责任。4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，4.2货物进场未安装之前，乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿，4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决，4.4质保严格执行国家三包政策，电站实行25年维修，5年内运维为甲方负责，5年后小件维修费用为乙方负责，电器辅件执行出厂三包，焊接后未用螺丝法兰连接的架体出现质量以及安全问题由甲方负责。4.5担保方负责双方协议约定，如有一方违反协议，由担保方负责。5、附则。本合同为一式叁份，双方各执一份，担保方一份，均具同等法律效力。张永峰代表甲方签字并加盖被告公章，原告王某1签字，担保方温某签字。之后，被告至今再未履行。本院认为，原、被告签订的口头合同及《光伏发电安装及售后合同》系双方真实意思表示，为有效合同。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告口头约定后，被告不能按照约定全面履行合同规定的相关义务，仅履行部分义务且存在瑕疵，为此，原告多次与被告协商，为弥补缺陷，推进合同履行，双方补签了书面合同。但被告在补签书面合同后，既未履行后续工程，也未对已做工程的瑕疵进行补救完善，以自己的行为表明不再履行合同，致合同目的无法实现，原告主张解除合同，本院予以支持。同时原告请求被告返还交付的预付款和垫付款的主张，应予支持。被告已完成的工程因不合格，归被告所有，由被告拆除。因被告违约，原告主张解除合同，各自返还财物，根据合同约定，原告不再存在建设成本等损失，其主张的经营损失于法无据，本院不予支持。综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：解除原告王某1与被告原平市乾坤设备安装工程有限公司于20l9年9月20日订立的口头合同和2020年10月签订的《光伏发电安装及售后合同》。被告原平市乾坤设备安装工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告王某1预付款135000元、垫付款10810元。三、被告原平市乾坤设备安装工程有限公司已安装在原告王某1房顶的光伏发电设备限本判决生效后十五日内拆除。四、驳回原告王某1的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2092元，由原告王某1负担484元，由被告原平市乾坤设备安装工程有限公司负担1608。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山西省忻州市中级人民法院。审判员 丁 毅二〇二一年四月二十九日书记员 李华敏