河北省石家庄市新华区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0105民初120号 原告：胡某某。 委托代理人：何某某，某某律师事务所律师。 被告：朱某某。 原告胡某某与被告朱某某装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月18日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月22日公开开庭进行了审理。原告胡某某及其委托代理人何某某、被告朱某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告胡某某向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告返还工程款10928元。2.诉讼费用由被告承担。事实与理由2020年10月21日原告与被告签订《装修工程合同》，就某某区某某街3号3-3-102室房屋进行装修，工期自2020年10月23日至2020年12月9日止；合同金额40645.82元，约定分三期支付。开工后，原告依约支付了第一期工程款（约定第一期工程量为60%），但被告在装修过程中存在严重质量问题且工期一再拖延，原告多次要求被告修复，被告拒不修复。2020年11月14日被告催要第二期工程款，但第一期工程量并未完成，双方由此解除合同。原告依据被告完成的工程量多次要求其返还多收取的10928元款项，被告拒不返还，原告无奈提起诉讼，望判如所请。 被告朱某某辩称，我们按时按点保证工期的情况下往下进行，施工质量没有问题，检测部门可以去现场勘查，我们干的工程量超过第一期工程量。原告在没有质量问题情况下私自解除合同。 案件查明事实 原告举证及证明观点： 证据一、2020年10月21日签订的《装饰工程合同》、被告制作的费用明细及原告的工行转账记录，证明被告为原告装修市一建的房屋，工期自2020年10月23日至2020年12月9日，工程总价款40645.82元，分三期付款，第一期支付总价的60%即24387.49元，原告按约支付第一期装修款，承包方式为包工包料。 证据二、房产本，证明原告房屋坐落于石家庄市新华区，建筑面积79.58平方米。 证据三、被告撤场后的装修情况视频和照片，证明被告没有按照约定装修，存在许多问题。 证据四、自行购买灯饰的票据，证明灯饰700元应由被告购买。 证据五、原告结合被告制作工程费用明细列出的扣费明细，合计应扣除10954元；第1-3项出自一、拆除工程，第4-6项出自二、水电工程，第7项出自三、防水工程，第8、9项出自四、墙地砖铺设工程，第10项出自五、土木工程，第11、12项出自六、墙面工程，第13-15项出自十一、主材，第16-18项是物品损失，第19是被告没有做好防水，原告需要购买阀门及安装。 证据六、被告退场后原告将后续装修工程与河北凡美公司签订的装修协议，证明2020年11月13日原被告解除合同后，原告将剩余工程交给凡美公司，原告支付后续装修费30000元；原告支付给被告24387元，原告装修房屋共花费54387元，被告预算装修总价款为40645.82元，两者差额是13741元，该款项为超出原告装修费的金额，原告认为可作为向被告要求返还多出的装修费的参考。 被告质证意见: 1.对证据一中装饰装修合同及转款记录、工程费用明细真实性认可。2.对证据二的真实性认可。3.对证据三中客厅吊顶的照片不认可，被告跟原告沟通一致后进行施工，已由原告私自拆除；旧电线的照片不认可，被告没有安装旧电线，所有材料全是新的；未完工墙面上的管线是由原告私自决定，被告施工完毕后，原告要求从新改，之前施工在墙顶部；工程没有干完，故地脚线没有施工完，安好门后才能修补地脚线是施工的要求；电线都是穿管作业；没有完工墙面是因还没有到施工顺序；被告撤场后造成的建筑垃圾不归被告负责；原告同意后被告才进行施工，二次返工给被告造成经济损失应由原告承担。4.对于证据四不认可，合同中没有说灯，费用不应由我方承担。5.对证据五扣费明细均不认可，19项被告都干了，除灯没有买，第1项干了，垃圾外运两趟或三趟，阳台垛子拆除完毕，第4-6、9-15全部完成，第7项防水全部完成，第8项干了一部分，16项灯没有买（不包含在合同内），17项高脚凳是工人仍了，对价钱不认可；18项是扔了，价钱不认可，19项不认可。原告私自解除第一份装修合同，给被告造成经济损失，对证据六与我公司无关。 本院经审理认定事实如下： 2020年10月21日，甲方（发包方）胡先生、乙方（承包方）石家庄市起发装饰工程有限公司（以下简称起发装饰）签订《装修工程合同》，约定：装饰施工地点市一建处，合同金额为40645.82元，工期自2020年10月23日开工，预计2020年12月9日竣工，预计工期47天；合同签订后支付第一期工程价款，支付比例60%，金额为24387.49元；工期过半支付第二期工程价款，支付比例35%,金额为14226.04元；竣工验收支付第三期工程价款，支付比例5%，金额为2032.29元。胡某某在甲方处签名捺印，朱某某乙方处签字捺印。同日，原告向被告支付第一期款项24387元。 因施工过程中产生争议，原告2020年11月13日安排第三方装饰公司上门量尺并施工，故被告从某某区某某街3号3-3-102室撤离。现原告以被告存在拖延工期、电线没有装进绝缘管、施工存在工程质量、垃圾没有清运等问题，依据被告出具的工程费用明细（被告认可明细中黑圈系其标记，用于说明被告已完成的工作量）及被告实际施工情况作出扣费明细，原告认为按扣费明细计算19项扣费共计10954元，原告仅要求10928元。被告认为已施工部分不存在工程质量问题，已完成项目不应扣款，另增加项目应另外计算费用，辩解第1、3项已施工，第2项垃圾外运已外运2-3趟，第4-6、9-15项已完成，第7项防水全部完成，并验收合格，第8项的地脚线施工了一部分，第16项灯不包含在合同内，第17、18项确实扔了，对原告标注的价格不认可，对第19项不认可。被告不认可原告诉求。 经询问，1.原、被告认可双方未对施工中管线、防水及抹灰标准等进行文字约定。2.原、被告均认可工程费用明细中被告标记黑圈的已完成的工作工程款共计23615.49元。 本院认为，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款规定了民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案争议事实发生在2020年11月，应适用当时的法律规定。 原、被告签订的《装修工程合同》抬头处为甲方胡先生、乙方石家庄市起发装饰工程有限公司，但落款处原、被告签名捺印，合同中亦未加盖起发装饰公司公章，被告以个人身份应诉答辩并参与庭审，工程款也是个人收取，故本案被告的诉讼主体适格。 《装修工程合同》系双方真实意思表示，合同合法、有效，当事人应严格遵守并执行。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定了有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。第九十七条规定了合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。原告支付第一期工程款24387元后，被告进场装修，双方因装修进度等问题产生争议后，原告安排其他公司进场施工，被告即撤离，双方虽未就解除《装修工程合同》进行协商，但均以自己行为表明不再履行剩余义务，符合法定解除的规定，故《装修工程合同》已于2020年11月13日解除。 关于原告要求返还部分装修款，根据当庭播放的视频与照片及双方质证情况可以确定如下情况：一小部分阳台未拆完毕，原告要求酌情返还150元具有事实依据，应予支持；垃圾外运共计660元，被告已运走部分垃圾，原告要求660元均扣除没有事实依据，该费用酌情支持返还260元；原告主张被告使用旧电线施工，原告未对其主张举证，对原告该观点不能采信；被告主张按原告要求将预定在墙顶部的管线调整到墙的中间，原告否认该观点，被告未对其主张举证，对被告该观点亦不能采信；被告作为专业技术人员，应提供专业建议给原告，施工过程中确实存在变换走线位置增加原告施工费用的情况，故被告应酌定返还大换线费用1500元；被告主张第5项上水改造已完成，因工程费用明细中明确约定已收费用，改造完毕实测实量上水改造，因被告未对该项已经验收且合格举证，现原告要求酌情返还上水改造款项200元应支持；被告认可原计划加10片暖气，因施工条件不允许实际加6-7片，故原告该项费用酌情返还400元；已提交照片显示现场有阴水情况，原告要求返还防水款项400元应予支持；被告认可地脚线工程未完全施工，故原告该费用酌情支持200元款项；被告完成了卫生间瓷砖的施工，对该项费用不能支持；原告以被告未按要求进行环形灯池为由，要求被告返还全部费用1518元，因原告未对应使用的标准与样式举证，故对原告该项费用不能采信；被告主张抹灰工程及铲除老墙皮已施工，因被告未对其已全部施工情况举证，故对被告该观点不采信，故被告应酌情返还抹灰工程800元、铲除墙皮400元；原告以被告提供主材不符合质量要求为由，要求被告返还卫生间地砖76元、地脚线400元、墙砖500元，因原告未对被告购买主材存在质量问题举证，原告以上费用不予支持；因双方未约定灯饰应由被告承担，原告要求被告返还灯饰700元，本院不予支持；被告认可高脚凳、吸油烟机已扔掉，因被告处置物品未经原告允许，原告要求赔偿物品损失应支持；因原告未对主张数额举证，因高脚凳、吸油烟机均系旧物，结合原告主张和使用年限等因素，本院酌定两项物品损失共计500元；因被告未做好防水，致使原告购买阀门及安装产生费用400元，原告该项费用应予支持；以上共计5210元。 原告已支付工程款24387元，被告认可已完成工程的工程款23615.49元，被告未全部完成或应扣款的装修款及赔偿物品损失共计5210元，故被告应返还工程款及物品损失为5981.51元（24387元-23615.49+5210元）。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、九十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 被告朱某某于本判决生效之日起十日内返还原告胡某某装修款及物品损失共计5981.51元。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费37元（系减半收取），由被告朱某某负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉至河北省石家庄市中级人民法院。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（邮寄地址：河北省石家庄市新华区，邮编：050000，收件人：材料收转窗口）。 上诉案件受理费应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  牛江凌 二〇二一年四月二十五日 书记员  梁晓珂