河南省洛阳市涧西区人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0305民初1177号原告：田育波，男，1989年8月26日出生，汉族，大专文化程度，河南省洛阳市人，自由职业，住洛阳市洛龙区。被告：曲相辰，男，1990年5月8日出生，汉族，大学文化程度，河南省洛阳市人，自由职业，住洛阳市涧西区。原告田育波诉被告曲相辰为装饰装修合同纠纷一案，本院依法适用小额诉讼程序，于2021年4月7日公开开庭进行了审理。原告田育波到庭参加了诉讼；被告曲相辰经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告田育波向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告家装尾款17990元整。2、判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：本人田育波于2018年8月31日对君悦蓝庭进行室内装修,1、因中间被告曲相辰家中设计施工中存在违规建筑,迫使无法家中无法进行施工导致工期延长。2、装修过程中购买装修材料及主材被告付款比较被动每次付款未按照约定支付款项,由此造成双方误解加深,2019年9月18日原告将明细单发送给被告曲相辰,2019年9月22日双方达成付款条件。剩余款项29800元人民币,被告同意2019年9月22日向原告转账14800元,实际被告只支付14000元。原告田育波进行主材施工和装修收尾中被告增加负一楼阳台吊顶9月24日完成总计870元整,2019年10月2日南院真石漆项目总计1320元整合计金额2190元整未付,2019年10月2日前楼梯玻璃全部安装毕后被告并未按照约定付清10000元主材费用,此时所有工程已全部完成,2019年10月3日原告前往被告家中并录制视频证明其工地收尾完成，剩余一些主材维修及更换的尾活,但就在此时被告闭口不提付款事由,开始转移话题并挑剔装修问题,原告应允被告付清10000元主材款项后,立刻处理主材售后问题。剩余5000元可以作为装修押金无问题情况下3个月后付清,经双方多次协商未果。被告违反双方协定付款协议,故原告因无法支付工人费用无奈对君悦蓝庭停止维修收尾。2019年10月15日原告和被告没有达成和解并中断联系。被告并无诚意支付原告主材及装修款项。原告根据>等法律法规的相关规定,特向贵院提起民事诉讼,请求判令所请,依法维护原告的合法权益。被告未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。经本院审理查明：2018年8月，田育波与曲相辰口头达成一致意见，由田育波为曲相辰所有的君悦蓝庭小区2栋101室进行全屋装饰装修，未签订书面合同。自2018年8月至2019年9月，曲相辰共计向田育波支付装修款369500元。后因装修过程中曲相辰对装修质量不满意，要求田育波解决，双方未能达成一致意见，田育波后于2019年11月1日入住案涉房屋。曲相辰曾作为原告以田育波为被告向本院提起装饰装修合同纠纷诉讼，本院于2020年11月6日作出（2020）豫0305民初4529号民事判决，载明：“。在本院审理过程中，经原告申请本院委托洛阳市盛久翔价格评估有限公司对涉案房屋未完成装修项目及需要整改装修项目予以鉴定，评估价值为15444元。原告缴纳鉴定费1981元。本院认为，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。本案中，原告与被告口头约定，原告提供图纸，被告为原告装修房屋，系双方当事人真实意思表示,未违反法律禁止性规定,当属合法有效,双方应恪守履行。关于原告要求判令被告赔偿原告家装建材不合格拆卸重装及酒店住宿餐食费57050元的诉求，因被告未按照原告的要求完成装修，被告应对未完成装修项目及需要整改的装修予以修复，因此所产生的修复费用应由被告承担。关于修复费用金额,根据鉴定结果，本院认定为15444元。关于装修期间的安置费用，因未实际发生，原告可待实际发生后另行主张权利。关于原告要求被告给予原告国家三包政策及保修服务的诉求，因未约定保质期，在正常使用的条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，故被告应在工程验收竣工之日起二年内对原告所涉装修的项目提供产品质量保证。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告田育波于本判决生效十日内向原告曲相辰支付装修修复费用15444元；二、被告田育波对其在君悦蓝庭2栋101室内装修项目提供质量保证（质保期自2019年11月1日至2021年11月1日止）；三、被告田育波于本判决生效十日内向原告曲相辰支付鉴定费1981元；四、驳回原告曲相辰其他诉讼请求。”因田育波不服该判决，依法向洛阳中级人民法院提起上诉，洛阳中级人民法院于2020年12月16日作出（2020）豫03民终9328号民事判决，判决内容：“驳回上诉，维持原判。”又查明，在田育波就（2020）豫0305民初4529号民事判决向洛阳中级人民法院提起上诉后，曲相辰在其递交的答辩状中认可，其于2019年9月22日向田育波支付装修款14000元后，尚欠装修尾款15800元，并述称曲相辰在2019年11月1日前完成剩余15800元的装修项目。田育波提起本次诉讼时在起诉状中述称，截至2019年10月3日，案涉房屋剩余一些主材维修及更换的尾活,因曲相辰拒付尾款，故其无奈对案涉房屋停止维修收尾。还查明，2019年9月22日至2019年10月15日期间，原被告之间通过微信方式就案涉房屋剩余尾款的数额及支付期限，以及剩余工程实施情况等相关事宜进行沟通和磋商。其中，原告于2019年9月22日下午17:36向被告发送微信内容：“目前安排是明天过去安装生态木,送所有柜子门板,25号安装柜子,真石漆也是25号过去,玻璃已经联系过了,今天给他转定金,明天早上就过去制作大概一个星期可以出来安排安装!防水正在联系落实时间!踏步最晚26号过去安装!今天去的那个人不行胡乱要价!你先给我转14800元吧!剩下的10000元装玻璃的时候付清,剩下5000元3个月后没有问题结清!”被告于2019年10月15日下午15:28向原告发送微信内容：“田总,我这边正式告知你,在这个月20号,周日之前。务必把剩下的尾活儿完成。如果没有完成,像你橱柜这方面,部分面板没有到位,我作为消费者无法接受未完成的柜体。我会申请退货。还有你做的楼梯,所有前面一节未固定,全部属于危险的状态,还把我摔过一次!厕所无排风,我无法接受。所有的墙体还要去粉,还要去重新油漆。这些如果在20号之内都无法完成,我都会一一去自己完成。你未完成的东西,我全部已经留好录像。20号之后我会自己找人完成。所有未完成的费用,我会从最后一笔钱里去扣。如果你找人到我家去要钱的话,我直接会报警说你扰民。我再说一遍,属于你的钱肯定是你的,但你从来不会主动面对。而且你直接把我妈从微信删除。如果你不会直面面对的话,这个东西会没完没了。还有你不要拿行业标准给我说任何东西,我要的是法律标准。”原告于同日微信回复：“这个很简单,你这边付款我这边干活,你现在不放心我的同时请为对方也考虑一下!出现现在的情况大家都有责任!想好好处理大家做下来好好谈!不是现在这种态度!谢谢!”被告于同日下午16:18向原告微信回复：“现在我也把话说的很清楚了,你必须所有的东西全部达到我的标准该有的东西必须到位，钱自然会给你，你见过谁家装修,连个排风都没有的?!”原告于同日17:24微信回复：“我也就一句话给钱干活。”庭审中，原告述称，其对案涉房屋装修完毕后，因曲相辰对装修质量不满意，向本院提起（2020）豫0305民初4529号民事诉讼案件，并认可在该案审理过程中，曲相辰就田育波对案涉房屋装修之后房屋状态作为检材申请司法鉴定。经本院审查洛阳市盛久翔价格评估有限公司对涉案房屋未完成装修项目及需要整改装修项目出具的《评估报告》，报告内容显示：洛阳市盛久翔价格评估有限公司于2020年10月22日进行现场勘查的对象为田育波就案涉房屋中已施工范围内的装修工程。以上事实，由原、被告之间的微信聊天记录一组、手机相册截图及视频光盘、（2020）豫0305民初4529号民事判决书及（2020）豫03民终9328号民事判决书，以及当事人陈述等证据在卷资证。本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的法律后果。鉴于原告于2019年10月15日通过微信方式与被告就案涉剩余装修工程进行交涉时，多次表明被告向其付清尾款系其为被告实施完毕剩余工程量的前提，结合本案中的其他相关证据，以及当事人陈述等，鉴于原告未有证据证明自2019年10月15日（被告通知原告实施剩余工程的微信内容发送时间）至2019年10月31日（被告入住案涉房屋的前一日）期间，案涉装修工程的剩余工程量均系由原告独立施工完毕，故其要求被告支付剩余工程尾款的诉讼主张，证据不足，本院不予采纳；况且，截至2019年9月被告共向原告支付装修款369500元后，在（2020）豫0305民初4529号案件审理过程中，经司法鉴定部门出具的《评估报告》显示，鉴于田育波已施工完毕的案涉装修工程的部分工程量存在质量瑕疵、未予施工等事实，故其存在合同违约之情形，本院据以依法作出民事判决，判令田育波应向曲相辰支付装修修复费用15444元。综上，对于原告要求被告向其支付工程尾款17990元的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其对诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、第一百六十二条之规定，判决如下：驳回原告田育波的诉讼请求。本案受理费125元，由原告田育波承担。本判决为终审判决。审判员  李晓佳二〇二一年四月八日书记员  王丽媛