新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 民 事 判 决 书                       （2021）新4202民初837号  原告：邸新军，男，1978年9月27日出生，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 被告：青岛尚瑞建筑工程有限公司，住所地山东省青岛市。 法定代表人：任广杰，系公司董事长。 委托诉讼代理人：杨启云，新疆沐言律师事务所律师。 被告：郝春光，男，1972年2月14日出生，住新疆维吾尔自治区精河县。 委托诉讼代理人：杨启云，新疆沐言律师事务所律师。 原告邸新军与被告青岛尚瑞建筑工程有限公司、郝春光劳务合同纠纷一案，本院于2021年2月25日立案受理后，依法适用简易程序于2021年4月21日公开开庭进行了审理，原告邸新军、被告青岛尚瑞建筑工程有限公司、郝春光的委托诉讼代理人杨启云到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告邸新军向本院提出诉讼请求：1.判令被告青岛尚瑞建筑工程有限公司、郝春光支付原告劳务费238200元、诉讼保全担保费715元、合计238915元；2.本案诉讼费、诉讼保全费及投递费由被告承担。事实与理由：2020年7月1日，第一被告与原告签订土方挖运协议书，2020年9月11日经第二被告核算出具欠条拖欠原告的劳务费用268200元。经查建设单位中铁三局集团有限公司北疆地区指挥部第一项目部将其承建的S101玛纳斯南山至巴音沟公路建设项目发包给青岛巨原建工集团有限公司，青岛巨源工集团有限公司将该标段的分包给第一被告，因二被告对原告的劳务费相互推诿拒付，原告多次索要给付30000元，剩余款项索要未果，无奈诉至贵院要求二被告支付劳务费238200元，以维护原告的合法权益，望贵院尽快审判。 被告青岛尚瑞建筑工程有限公司辩称，一、原告未完成合同约定全部工程，合同约定支付劳务费条件不具备。2020年7月1日，原告与答辩人签订《土方挖运协议》，约定付款方式：甲方在乙方施工完毕后，需支付扣除油款后总造价的60%，剩余的40%甲方需在完工后的1个月内支付完毕，乙方需提供3%普通发票，如疫情期间提供1%发票，甲方扣除工程款的2%税金。”原告未完成合同约定全部工程，而且单方面解除合同，导致工程工期延误，不符合合同约定的付款条件，因此，原告现在无权主张全部劳务费。二、原告主张的劳务费数额与实际计算劳务费数额不符，被告不应承担超出部分。2020年7月1日，原告与答辩人签订《土方挖运协议》约定，“甲方承诺土石方量不低于8万立方米，土方8元每立方米，泥岩10元每立方米开挖。按实际方量为准。”，自2020年7月2日至2020年9月8日，原告共计挖运软方10000方，计80000元，挖运硬方28000方，计280000元，两项合计360000元。扣除餐费14880元、扣除柴油88090元、扣除3%的税金10800元、实际支付劳务费30000元，未付款为216230元。而原告主张的劳务费为238200元。因此被告不应承担原告多余主张的21970元。三、原告违反合同约定，未在合同约定时间内完成土石方挖运量，其承担相应损失的赔偿数额应当从劳务费中抵扣。1、《土方挖运协议》约定，“施工工期为1个月，乙方如有意拖延工期，甲方有权解除合同，所产生费用损失由乙方承担。”乙方自7月2日进场至9月8日，实际施工25天，仅仅完成合同约定土石方量8万方的3.8万方，未在合同约定的1个月时间内完成工作。2、《土方挖运协议》约定，“施工工期为1个月，乙方如有意拖延工期，甲方有权解除合同，所产生费用损失由乙方承担。”2020年9月11日，原告单方面解除合同，自行数走全部机械，导致答辩人所承包工程逾期无法完工，造成答辩人调取机械损失运费94000元，损失理应从原告的劳务费中扣除，答辩人欠付原告劳务费为122230元。综上所述，原告主张支付劳务费的条件尚不具备，实际产生的劳务费应当扣除相应的款项，请人民法院依法查清事实，驳回原告的诉讼请求。 被告郝春光辩称，一、原告将答辩人列为劳务合同纠纷共同被告主体不适格。原告与被告青岛尚瑞建筑工程有限公司于2020年7月1日签订《土方挖运协议》约定，被告青岛尚瑞建筑工程有限公司是该合同的相对方，答辩人不是该劳务合同的相对方，不应被列为该合同纠纷的被告。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定，答辩人不是适格的被告。二、原告提供的由答辩人出具的劳务费欠条是原告胁迫下形成，不是答辩人的真实意思表示。2020年9月11日，答辩人在被告人青岛尚瑞建筑工程有限公司工地被原告多人围困，要求答辩人出具劳务费欠条，若不出具欠条不让离开工地，答辩人出于人身安全考虑按照原告的要求出具了一份欠条后才得以脱身。依据《中华人民共和国合同法》第52条第一款第一项之规定，“一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同”，合同无效。该欠条是在原告的胁迫下出具，不是答辩人的真实意思表示，属于无效的欠条，因此自始不具备法律效力，答辩人依法不应当承担任何法律责任。综上所述，原告与答辩人之间没有合同关系，答辩人不应被列为被告，请求法院依法查清事实，驳回原告对被告的起诉。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 本院经审理认定事实如下：2020年7月1日，被告青岛尚瑞建筑工程有限公司与原告签订《土方挖运协议》，约定“施工工期为1个月，乙方如有意拖延工期，甲方有权解除合同，所产生费用损失由乙方承担。”“甲方承诺土石方量不低于8万立方米，土方8元每立方米，泥岩10元每立方米开挖。按实际方量为准”，协议落款加盖青岛尚瑞建筑工程有限公司印章和被告郝春光签字。2020年9月8日，经被告青岛尚瑞建筑工程有限公司工地负责人刘旭东、郝春光与原告实际丈量，原告完成方量为38000立方。同日，被告郝春光向原告出具欠条一张，内容为：“截止9月8日邸新军挖运土方共计38000方，单价8元，剩余的是10元（其中油料17618升价格未定），生活费其中六人共计5400元，明天油价出来打正规条子”。2020年9月11日，郝春光向原告出具欠条一张，内容为：“今欠邸新军挖运土方款268200元”。同日，被告郝春光向原告出具保证书一份，内容为：“保证在9月15日付给邸新军70%款为187000元，总数268200元”。后经原告多次索要给付30000元，剩余238200元索要未果，为此原告向法院提起诉讼。 本案在审理过程中，被告青岛尚瑞建筑工程有限公司、郝春光辩称郝春光出具的欠条存在胁迫，应属于无效，但未提供受到胁迫和向公安机关报案并查明属实的证据。 另查明，1、原、被告实际结算以原告完成的方量为依据，扣除部分费用后产生了欠条、保证书。 2.本案在审理过程中，原告为保证案件的顺利审理和执行，申请采取诉讼保全，原告为此花费诉讼保全担保费715元，交纳诉讼保全费1711元。 本院认为，根据有关法律规定，一、债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。本案中，被告郝春光系代表青岛尚瑞建筑工程有限公司履行职责，其在本案中结算并出具欠条的行为代表了被告青岛尚瑞建筑工程有限公司的意志，其行为后果应由被告青岛尚瑞建筑工程有限公司承担，故被告郝春光不属于债务人，不应承担民事责任。对原告要求被告郝春光承担民事责任的诉讼请求本院不予支持。 二、公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任；债务应当清偿。 本案中，被告青岛尚瑞建筑工程有限公司雇佣原告的机械设备为其提供劳务，工程完工后经结算，被告青岛尚瑞建筑工程有限公司欠原告劳务费238200元未付，双方之间即形成了债权债务关系。原告作为债权人，当其权利未得到实现，债权未得到清偿时，有权要求被告青岛尚瑞建筑工程有限公司支付劳务费238200元，其申请诉讼保全所支出的费用属于因诉讼产生的必要费用，被告亦应给予支付。因此对原告要求被告青岛尚瑞建筑工程有限公司支付劳务费238200元、诉讼保全担保费715元、合计238915元的诉讼请求符合法律规定，本院应予以支持。 三、被告青岛尚瑞建筑工程有限公司、郝春光未提供受到胁迫和向公安机关报案并查明属实的证据，因此对被告青岛尚瑞建筑工程有限公司、郝春光的抗辩理由本院不予采信。 综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条，《中华人民共和国民法典》第七条、第五百零九条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告青岛尚瑞建筑工程有限公司应当于本判决生效后十五日内向原告邸新军支付劳务费238200元、诉讼保全担保费715元、合计238915元； 二、驳回原告邸新军的其他诉讼请求 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4884元，减半收取2442元，诉讼保全费1711元，投递费442元，合计4593元，由被告青岛尚瑞建筑工程有限公司负担（原告已交费用4593元）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，同时按对方当事人的人数提出副本，上诉于塔城地区中级人民法院。    审 判 员  张 新 民    二 〇 二 一 年 四 月 二 十 三 日  书 记 员  库地拉提