苏州市吴江区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)苏0509民初9910号 原告（反诉被告）：青竹净化科技（苏州）有限公司，统一社会信用代码91320509MA1WW14D77，住所地江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝金贤路89号。 法定代表人：陈磊，董事长。 委托诉讼代理人：张越怡，江苏苏州湾律师事务所律师。 被告（反诉原告）：浦江和美医疗用品有限公司，统一社会信用代码91330726MA2HQL0M5Q，住所地浙江省浦江县黄宅镇沿江路1号。 法定代表人：范永兵，执行董事。 委托诉讼代理人：邵金林，浙江良友律师事务所律师。 委托诉讼代理人：蒋俊杰，浙江良友律师事务所实习律师。 原告青竹净化科技（苏州）有限公司（以下简称青竹公司）诉被告浦江和美医疗用品有限公司（以下简称和美公司）定作合同纠纷一案，本院于2020年8月14日立案受理，后和美公司提出反诉，本院合并审理，依法适用简易程序于2021年1月8日、2021年4月28日两次公开开庭进行了审理。两次庭审中，原告（反诉被告）青竹公司的法定代表人陈磊及其委托诉讼代理人张越怡，被告（反诉原告）和美公司的委托诉讼代理人邵金林、蒋俊杰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告青竹公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付原告报酬284800元，并赔偿原告利息损失(自2020年5月21日起至被告实际付清款项日止，以284800元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计算至2020年8月10日的利息为3097.2元)；2.判令被告赔偿原告损失35000元。3、本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由：2020年4月26日，原告与被告签订《合同》一份，约定由被告向原告定作无尘净化车间及实验室各一套，报酬共计469800元，被告根据原告工作的进度付款。现车间及实验室已封顶，然被告仅支付15万元，余款经原告多次催讨均未果。 被告和美公司辩称：1、被告与原告间存在定作合同关系，在合同签订后，被告按约向原告方支付了15万元的款项，但原告并未按约履行合同义务，被告行使先履行抗辩权；2、原告违约在先，原告方在未履行合同义务的前提下，并无权利向被告主张支付剩余款项。 反诉原告和美公司向本院提出反诉诉讼请求：解除双方在2020年4月26日签订的《合同》，诉讼费用由反诉被告承担。 事实和理由：在双方签订《合同》后反诉原告支付了１５万元，反诉被告迟迟未履行合同义务，并起诉至法院要求支付剩余款项。 反诉被告青竹公司辩称：同意解除合同，但在本案中和美公司并不享有约定或法定解除权，实际上反诉原告存在根本违约的情形。 经本院审理查明：2020年4月26日，青竹公司为甲方与和美公司为乙方签订《合同》一份，主要约定和美公司向青竹公司定制、安装无尘净化车间及实验室各一套，包括运费、测量费等总借款为469800元，货物质量标准及验收期限约定：需方应先检验后使用。外观质量：发现货规格、型号实物为准当场验收；内在质量：其内在质量、化学成分，以甲方随货材单为准，乙方应在接收货物叁日内检验完毕，如有异议乙方检验后2日内书面通知甲方，逾期提出异议或按装变形后视为所接货物检验收合格。施工周期约定：合同签订收到货款10日内发货，货到现场25日。结算方式约定：合同签定付150000元整，确认货款到账后开始生产，货到现场付100000元整，施工结构封顶前付100000元，结构封顶后付84800元，工程完成后30个工作日内付清余款(35000元整)。 合同签订后，和美公司向青竹公司支付15万元，青竹公司遂进行产品生产、定制并安装，至2020年5月底停工。双方就合同履行过程中部分事宜由青竹公司法定代表人陈磊与和美公司工作人员黄荣钢通过微信方式沟通。2020年5月13日及20日，陈磊两次向黄荣钢催付款项，陈磊称：黄总，财务如果没有付的话您把第三笔进度款也申请了吧。黄荣钢回复：我跟财务说了，她说稍微再等几天。陈磊称：现在我在那边的工人在等工了，这边的原材料的话上不去啊，他没钱他上不去。黄荣钢回复称：我会尽快催财务。2020年5月21日，陈磊称：现在要付284800，黄荣钢回复：知道了。陈磊称：这两天我先把工人安排到别的工地了，等您这边钱到了再说。之后至2020年7月底，陈磊多次向黄荣钢催付款项，黄荣钢在2020年6月17日回复：再等几天。其他均未做回复。 在本案诉讼过程中，和美公司就本案所涉项目现状进行证据保全公证，根据公证材料显示，该项目彩钢板结构部分除部分门外整体已完成安装，暖通部分未安装。和美公司申请就涉案“工程”进行司法评估， 以上事实，有《合同》、微信沟通记录、公证书、照片、及到庭当事人陈述证实，本院予以确认。 本院认为：原告（反诉被告）青竹公司与被告（反诉原告）和美公司就无尘净化车间及实验室的定制、安装签订合同，系双方真实意思表示，双方之间成立合法有效的承揽合同关系。双方均应当按照约定履行各自义务。在被告和美公司支付首期15万元后，原告青竹公司随即进行了生产、安装，至结构部分完成安装。根据双方付款约定，被告和美公司应当向原告青竹公司再支付284800元，再根据陈磊与黄荣钢沟通记录，被告和美公司延迟付款，致使原告青竹公司停止安装。此时被告和美公司已构成违约。故被告和美公司辩称原告青竹公司未按约履行合同义务，行使所谓先履行抗辩权，并以此拒绝付款，与事实不符，本院不予采信。因此，被告和美公司应当至迟在2020年5月21日在陈磊明确催付284800元时向原告青竹公司支付定做款284800元。被告和美公司未支付，应当承担继续支付及支付相应付款利息的违约责任。对于被告和美公司关于称未收到货，并申请司法评估的意见。本院认为，根据公证书显示项目现状，原告青竹公司已经完成了结构部分的安装，暖通部分未安装。但在陈磊向黄荣钢的多次催款中，黄荣钢仅是拖延付款，并未对应付284800元提出任何异议，可以证实被告和美公司已经收到了安装无尘净化车间及实验室所需的原料。双方所签合同中有“结构封顶”的约定，但本案所涉为承揽合同，非严格意义上建设工程合同，双方就“结构封顶”的约定应理解为结构部分完成安装，在现有证据特别是被告和美公司自行申请的公证书明确证实及双方关于付款有明确约定情况下，无需进行司法评估。故对于被告和美公司上述的意见，本院不予采信。 对于反诉原告和美公司反诉诉请解除双方签订的《合同》，双方为承揽合同关系，反诉原告和美公司作为定作人，有任意解除权，而且在第一次庭审中，反诉被告亦表示同意解除合同，因此本院确认双方就安装无尘净化车间及实验室定作、安装的《合同》于2021年1月8日解除。双方合同解除，反诉被告青竹公司对外订购的原材料及生产等存在一定损失，考虑该损失及反诉原告和美公司迟延付款的违约情况，上述合同解除后，本院酌情认定反诉和美公司应当向反诉被告青竹公司赔偿损失1万元。依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条，第二百六十八条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规》第一条的规定，判决如下： 一、原告（反诉被告）青竹净化科技（苏州）有限公司与被告（反诉原告）浦江和美医疗用品有限公司于2020年4月26日签订的《合同》于2021年1月8日解除。 二、被告（反诉原告）浦江和美医疗用品有限公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）青竹净化科技（苏州）有限公司定做款284800元，并支付利息损失（以284800元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年5月21日计算至实际支付之日止）。 三、被告（反诉原告）浦江和美医疗用品有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告（反诉被告）青竹净化科技（苏州）有限公司解除合同的损失10000元。 如果被告浦江和美医疗用品有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费减半收取3048元、保全费2020元，共计5068元，由原告青竹净化科技（苏州）有限公司负担188元，由被告浦江和美医疗用品有限公司负担4880元，被告浦江和美医疗用品有限公司负担的本诉诉讼费用，于本判决生效后十日内缴纳至本院（请汇入户名：苏州市吴江区人民法院诉讼费专户，开户行：中国农业银行股份有限公司吴江分行账号：62×××69），原告青竹净化科技（苏州）有限公司已预缴纳的诉讼费用4880元本院予以退还。反诉案件受理费4174元由反诉原告浦江和美医疗用品有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费，并将已交上诉费凭证提交本院。 审判员  范君 二〇二一年四月三十日 书记员  秦凯 附录法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。 《最高人民法院关于适用时间效力的若干规》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。