广东省江门市江海区人民法院行 政 判 决 书（2020）粤0704行初952号原告：鹤山市肇能新材料有限公司。住所地：广东省鹤山市鹤城镇工业三区。法定代表人：朱肇新。委托代理人：余柏祥，广东泓科律师事务所律师。被告：鹤山市自然资源局。住所地：广东省鹤山市×××××××。负责人：任建能，该局局长。出庭负责人：吕建民，该局副局长。委托代理人：林达荣，广东东方大卫律师事务所律师。第三人：鹤山市鹤城镇人民政府。住所地：广东省鹤山市×××××××××。负责人：麦和灿，该镇镇长。委托代理人：叶虹、黄龙，广东五邑律师事务所律师。原告鹤山市肇能新材料有限公司（以下简称“肇能公司”）诉被告鹤山市自然资源局、第三人鹤山市鹤城镇人民政府（以下简称“鹤城镇政府”）征缴土地闲置费一案，向本院提起行政诉讼。本院受理后依法组成合议庭,于2021年1月21日公开开庭进行了审理。原告肇能公司的委托代理人余柏祥、被告鹤山市自然资源局的出庭负责人吕建民及委托代理人林达荣、第三人鹤城镇政府的委托代理人叶虹及黄龙均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。肇能公司诉称：一、肇能公司与鹤城镇政府订的《项目用地协议书》是整体受让位于鹤城镇工业三区的73.43亩工业土地，但鹤城镇政府和鹤山市自然资源局却不能按照协议约定按时向肇能公司提供全部用地。2013年3月19日，鹤城镇政府经鹤山市人民政府同意并授权其与肇能公司签订《项目用地协议书》。协议约定:1、鹤城镇政府同意将位于鹤山市鹤城镇工业三区的建设用地预出让给乙方建设工业项目，并拟定土地预出让方案。土地预出让方案经批准后正式办理土地出让手续;2、协议项下的出让宗地面积为48954.85平方米，合73.43亩(以红线范围内计算)，其中包括可办证地块面积30464.23平方米，合45.70亩，待办证地块面积18490.61平方米，合27.74亩，实际用地面积为国土证登记面积，以国土资源局审核的宗地图为准;3、出让宗地土地用途为工业;4、可办证地块出让价格为25万元/亩(含办证税费)，协议项下可办证地块(45.70亩)总地价款为11425000元；5、签订本协议书之日起5天内，肇能公司按7万元/亩，共3199000元直接支付给鹤城镇政府。肇能公司在该地块执行招拍挂手续时，办证土地面积(45.7亩)，按18万元/宙(含办证税费)，共8226000元按要求划入鹤山市××××××指定账户;6、签订本协议书之日起5天内，肇能公司支付待办证地块(27.74亩)按10.5万元/亩，共2912700元支付给鹤城镇政府。待鹤城镇政府调好用地指标后，在该地块执行招拍挂手续时，肇能公司按鹤山市规定的最低招拍挂价格(含办证税费)进行认购办证，并把应付款项按要求划入鹤山市××××××指定账户;7、肇能公司取得土地证之日起一年内进行地块开工建设;8、肇能公司在地块范围内建设，必须经鹤城镇政府对规划、设计及建设方案的初步审定后，再按规定报建设管理部门审核；9、肇能公司应在取得土地证后3个月内完成规划、地勘、设计等建设准备工作，一年内办齐各项手续，进场动工；10、鹤城政府须在签订协议后6个月内完成所有指标用地的招拍挂手续等条款。协议签订后，肇能公司已按协议的约定向鹤城镇政府支付611700元。但鹤城镇政府及鹤山市自然资源局并没有按照合同约定的6个月内完成所有指标用地的招拍挂手续，仅由鹤山市自然资源局于2013年9月18日与肇能公司签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:440784-2013-0035)，鹤山市自然资源局将其中面积为30464.23平方米，折合45.70亩土地的地块，以8225334元的价格出让给肇能公司。直至2016年7月19日，鹤山市自然资源局与肇能公司签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:440784-2016-0009），才将剩余的18317.32平方米，折合27.47亩土地，以5590000元的价格转让给肇能公司。二、肇能公司不是造成30464.23平方米土地闲置的主体。（一）鹤城镇政府于2017年3月23日出具的《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工开发的说明》，证明由于肇能公司使用该片区地块用于化工项目生产建设，因而鹤城镇要求上述第一期宗地必须与相邻宗地统一规划建设，不能单独进行。受此规划要求约束，肇能公司当时虽已取得了第一期用地，但须待相邻宗地亦取得后才能一同开发，因而无法先行动工开发第一期宗地，造成土地闲置。依照《闲置土地处置办法》第八条的规定，鹤城镇政府及鹤山市自然资源局未能按《项目用地协议书》的期限，一次性将全部土地出让给肇能公司，致使肇能公司无法按照规划要求统一规划建设，造成土地闲置。该情形符合上述规定，属政府、政府有关部门的行为造成动工开发延迟。（二）2017年4月26日，鹤山市自然资源局与肇能公司签订《国有土地使用权出让合同》(合同补充条款)，合同内容:1、上述转让给肇能公司的两宗土地合并成一宗地;2、因政府原因导致土地变更后不能动工建设问题已经解决;3、重新约定动工时间为2018年8月1日。由此可见，鹤山市自然资源局在补充合同中也确认了因政府原因导致30464.20平方米土地不能按期动工建设。三、政府的行为应具有确定性、不可变更性。鹤山市国土资源局于2015年10月15日作出鹤国土闲认（2015）30号《闲置土地认定书》，认定30464.23平方米土地闲置原因为企业原因。肇能公司立即向鹤山市自然资源局提供相关资料，提出造成30464.23平方米土地闲置的原因为政府原因。鹤山市国土资源局收到上述材料并进一步调查后，于2017年3月28日作出鹤国土闲认〔2017〕28号《闲置土地认定书》，认定造成30464.23平方米地闲置原因为政府原因。政府及其相关职能部门作出的鹤国土闲认〔2017〕28号《闲置土地认定书》是具有公信力且非经法律程序不能随意改变的，但鹤山市自然资源局于2019年7月12日作出鹤自然资（闲）函〔2019〕7号《通知书》，撤销该《闲置土地认定书》。鹤山市自然资源局的行为属程序违法。综上所述，造成30464.23平方米土地闲置的原因是由于鹤城镇政府和鹤山市自然资源局未能将协议转让给肇能公司的73.43亩工业土地，一次性办理好招拍挂手续转让给肇能公司，及鹤城镇政府要求30464.23平方米土地和18317.32平方米土地须统一规定建设，不能单独进行所导致，造成土地闲置属政府原因。另外，鹤山市自然资源局将30464.23平方米土地与18317.32平方米土地已经合并重新出证，该行为已是认定30464.23平方米土地并非闲置土地，并且该30464.23平方米土地应当视为被新土地吸纳不复存在，因此对30464.23平方米土地作出闲置处罚是没有依据。请法院依法查清事实，维护肇能公司的合法权益，依法判决：一、撤销鹤山市自然资源局作出的鹤自然资（闲）征决字〔2020〕3号《征缴土地闲置费决定书》；二、本案诉讼费用由鹤山市自然资源局承担。肇能公司向本院提交的证据有：1、《项目用地协议书》；2、《国有建设用地使用权出让合同》；3、鹤自然闲认〔2020〕9号《闲置土地认定书》、鹤自然资（闲）征决字〔2020〕3号《征缴土地闲置费决定书》；4、鹤国土闲认（2015）30号《闲置土地认定书》、鹤国土闲认〔2017〕28号《闲置土地认定书》；5、不动产权证书；6、《国有土地使用权出让合同（合同补充条款）》。鹤山市自然资源局辩称，原鹤山市国土资源局于2013年9月18日与肇能公司签订合同编号440784-2013-0035《国有建设用地使用权出让合同》，宗地位于鹤山市鹤城镇工业三区内，宗地号为060102260，面积为30464.2平方米，宗地交付日期为2013年9月18号，原约定的动工期限为2014年9月18日。由于肇能公司未在上述动工期间内动工建设，原鹤山市国土资源局于2015年启动了闲置调查程序，并于2015年9月10日作出鹤国土调〔2015〕11号《闲置土地调查通知书》，告知肇能公司涉案土地涉嫌构成闲置土地，其需接受调查并提供相关材料。经原查档发现：1、肇能公司在挂牌申购时表示已阅读《国有建设用地使用权挂牌(拍卖)须知》并经现场踏勘，对所有文件均无异议。另外，鹤山市发展和改革局于2013年4月28号致函原鹤山市国土资源局《关于征询拟出让地块产业布局要求意见的复函》，其中第三点称涉案地块的建设项目投资强度须大于或等于250万元/亩、容积率大于或等于1.2、建筑系数大于或等于30％，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，才能申报办理项目的审批、核准或备案手续及第五点项目需在完成招拍挂手续后180天内动工建设，且建成投产期限不得超过两年。2、肇能公司向原鹤山市国土资源局提交了《鹤山市肇能新材料有限公司关于超期动工的说明》，说明了未按时动工的三个原因，一是因项目产品的特殊性须把初始申报的容积率从1.2降为0.78，需要有关部门重新审批，大概耗时一年完成;二是至2015年7月22日项目通过环境影响报告书专家评审;三是项目的平面总图已完成并于2015年8月上交原鹤山市城乡规划局审批。3、后肇能公司向原鹤山市国土资源局申请办理宗地合并，并于2017年4月24日获得《不动产权证书》。2017年4月26日，原鹤山市国土资源局与肇能公司签订《国有土地使用权出让合同补充条款》，动工时间变更为2017年8月1号前。但肇能公司于2017年8月17日取得《建筑工程施工许可证》。鹤山市自然资源局(因机构改革，原鹤山市国土资源局已重新组建为鹤山市自然资源局)于2019年10月18日向肇能公司发出鹤自然闲调字〔2019〕27号《闲置土地调查通知书》，重新启动闲置调查程序。调查过程中，鹤山市自然资源局分别向江门市生态环境局鹤山分局、鹤山市信访局发函咨询涉案地块在2013年9月18日至2017年8月17日期间是否存在《闲置土地处置办法》第八条规定的情形，环保部门回复未存在政府原因，信访部门回复未存在信访事项。之后，鹤山市自然资源局还举行了听证会，依法保障肇能公司的陈述、申辩及举证权利。肇能公司的行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第三十八条、《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条的规定，依据《闲置土地处置办法》第十四条第（一）项的规定，因肇能公司未依约进行动工建设，符合闲置土地的认定标准，故鹤山市自然资源局认定涉案宗地为闲置土地，闲置原因为土地使用权人自身原因。经鹤山市人民政府批准，鹤山市自然资源局作出涉案《征缴土地闲置费决定书》，决定征收本宗土地闲置费1645066.8元，是合法有据的。综上所述，请求法院依法驳回肇能公司的诉讼请求。鹤山市自然资源局向本院提交的证据有：1、《挂牌（拍卖）申请书》《国有建设用地使用权挂牌（拍卖）须知》《国有建设用地使用权成交确认书》《关于公开挂牌出让土地的申请》《关于征询拟出让地块产业布局要求意见的复函》《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：440784-2013-0035）、宗地图、《060102260宗地用地规划设计要点》《关于鹤山市肇能新材料有限公司的建筑容积率按其行业容积率立项建设的请示》《鹤城镇土地利用和重点项目现场督导工作会议纪要》、鹤国土调〔2015〕11号《闲置土地调查通知书》及送达回证、《闲置土地调查单》《闲置土地实地调查表》《鹤山市肇能新材料有限公司环保型助剂及树脂生产项目环境影响报告书专家评审意见》《关于超期动工的说明》（2015年9月15日）、鹤国土闲认（2015）30号《闲置土地认定书》及送达回证、《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工的说明》（2015年11月3日）、《关于收回广东丰江电池制造有限公司等49宗国有建设用地使用权的请示》《收回广东丰江电池制造有限公司等49宗国有建设用地使用权的处置方案》《关于同意收回广东丰江电池制造有限公司等49宗国有建设用地使用权的批复》《收回国有建设用地使用权告知书》及送达回证、鹤国土资（监察）字〔2015〕217号《收回国有土地建设用地使用权决定书》《听证告知书》《广东省企业投资项目备案证》《关于鹤山市肇能新材料有限公司环保型树脂及助剂生产项目环境影响报告书的批复》《关于超期动工的说明》（2017年3月1日）、《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工的说明》（2017年3月2日）、《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工开发的说明》（2017年3月23日）、鹤国土闲认〔2017〕28号《闲置土地认定书》《国有用地变更闲置情况审核表》《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》《建筑工程施工许可证》（编号440××××××××××××101）、2、鹤自然资（闲）函〔2019〕7号《通知书》及送达回证、《关于土地超期动工的说明》（2019年7月12日）、《关于鹤山市肇能新材料有限公司的建筑容积率按其行业容积率立项建设的请示》《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工开发的说明》（2017年3月23日）、鹤自然闲调字〔2019〕27号《闲置土地调查通知书》及送达回证、《关于土地超期动工的说明》（2019年7月12日）、《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工开发的说明》（2017年3月23日）、《关于鹤山市肇能新材料有限公司的建筑容积率按其行业容积率立项建设的请示》、不动产权登记证、鹤自然资（闲）函〔2020〕20号《咨询函》、鹤城镇政府的《复函》、鹤自然资（闲）函〔2020〕21号《咨询函》、《关于征询鹤山市威孚化学有限公司宗地号060102297等十一宗地块闲置问题环保意见的复函》、鹤自然资（闲）函〔2020〕22号《咨询函》、鹤山市信访局的《复函》、鹤自然闲认〔2020〕9号《闲置土地认定书》、鹤自然资（闲）听告字〔2020〕4号《听证权利告知书》《听证申请书》、鹤自然资（闲）函〔2020〕57号《听证通知书》、鹤自然资（闲）函〔2020〕65号《听证通知书》、听证会签到表、听证笔录、授权委托书、《关于土地超期动工的说明》（2020年6月10日）、《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工开发的说明》（2017年3月23日）、同意规划方案审批、《关于鹤山市肇能新材料有限公司的建筑容积率按其行业容积率立项建设的请示》《项目用地协议书》、宗地图、会议纪要、《征缴土地闲置费审批表》、鹤自然资（闲）征决字〔2020〕3号《征缴土地闲置费决定书》。鹤城镇政府述称，2013年3月19日，鹤城镇政府与肇能公司签订《项目用地协议书》，约定鹤城镇政府受鹤山市人民政府委托将位于鹤城镇工业三区的两块宗地面积合为48954.85平方米(73.43亩)的土地预出让给肇能公司。其中包括可办证地块面积为30464.23平方米(45.7亩、涉案土地)和待办证地块面积18490平方米(合27.74亩)。该协议并未约定涉案土地需与待办证地块一同开发。2013年9月18日，肇能公司与原鹤山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得了涉案土地的使用权，同时约定宗地建设项目需在2014年9月18日前开工，2015年9月18日竣工。但肇能公司于2017年8月17日才取得《建筑工程施工许可证》，其没有按照合同约定的时间对涉案土地进行开工建设，导致土地闲置，造成土地资源的浪费。根据《中华人民共和国土地管理法》第三十八条、《中华人民共和国土地城市房地产管理法》第二十六条及《闲置土地处置办法》第十四条、第十六条的规定，鹤山市自然资源局作出《征缴土地闲置费决定书》符合法律规定，应当予以维持。因此，请求法院依法驳回肇能公司的诉讼请求。鹤城镇政府向本院提交的证据有：编号440××××××××××××101《建筑工程施工许可证》。经审理查明，2013年3月19日，鹤城镇政府与肇能公司签订《项目用地协议书》，协议约定：1、受鹤山市人民政府的委托，鹤城镇政府同意将位于鹤山市鹤城镇工业三区的建设用地预出让给肇能公司建设工业项目，并拟定土地预出让方案，土地预出让方案经鹤山市国土资源局（鹤山市人民政府）批准后正式办理土地出让手续；2、协议项下的出让宗地面积为48954.85平方米，合73.43亩(以红线范围内计算)，其中包括可办证地块面积30464.23平方米，合45.70亩，待办证地块面积18490.61平方米，合27.74亩，实际用地面积为国土证登记面积，以国土资源局审核的宗地图为准;3、出让宗地的土地用途为工业;4、可办证地块出让价格为25万元/亩(含办证税费)，协议项下可办证地块(45.70亩)总地价款为11425000元；5、签订本协议书之日起5天内，肇能公司按7万元/亩，共3199000元直接支付给鹤城镇政府。肇能公司在该地块执行招拍挂手续时，办证土地面积(45.7亩)，按18万元/宙(含办证税费)，共8226000元按要求划入鹤山市××××××指定账户;6、签订本协议书之日起5天内，肇能公司支付待办证地块(27.74亩)按10.5万元/亩，共2912700元支付给鹤城镇政府。待鹤城镇政府调好用地指标后，在该地块执行招拍挂手续时，肇能公司按鹤山市规定的最低招拍挂价格(含办证税费)进行认购办证，并把应付款项按要求划入鹤山市××××××指定账户;7、双方同意在肇能公司取得土地证之日为出让宗地交地时间，肇能公司取得土地证之日起一年内进行地块开工建设;8、肇能公司在地块范围内建设，必须经鹤城镇政府对规划、设计及建设方案的初步审定后，再按规定报建设管理部门审核；9、肇能公司应在取得土地证后3个月内完成规划、地勘、设计等建设准备工作，一年内办齐各项手续，进场动工。2013年9月18日，原鹤山市国土资源局与肇能公司签订合同编号440784-2013-0035《国有建设用地使用权出让合同》，约定：1、原鹤山市国土资源局将坐落于鹤山市鹤城镇工业三区，宗地编号为060102260,总面积为30464.20平方米的土地的国有建设用地使用权出让给肇能公司，出让价为8225334元，每平方米270元，用途为工业用地；2、原鹤山市国土资源局同意在2013年9月18日前将出让宗地交付给肇能公司，交付土地时该宗地应达到的土地条件为现状土地条件；3、肇能公司同意在合同签订之日起60日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款；4、肇能公司同意该合同项下宗地建设项目在2014年9月18日之前开工，在2015年9月18日之前竣工。不能按期开工，应提前30日向原鹤山市国土资源局提出延建申请，经同意的，项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年；5、肇能公司因自身原因造成超过本合同约定的动工开发日期未动工开发满1年的，原鹤山市国土资源局须报经本级人民政府批准，按土地出让价款的20%征缴土地闲置费；肇能公司因自身原因造成超过该合同约定的动工开发日期未动工开发满2年的，原鹤山市国土资源局须报经本级人民政府批准，无偿收回国有建设用地使用权。同日，原鹤山市国土资源局将该出让宗地交付给肇能公司。因上述出让宗地未按规定的时间动工建设，原鹤山市国土资源局于2015年9月10日作出鹤国土调〔2015〕11号《闲置土地调查通知书》,告知肇能公司该地涉嫌构成闲置土地，要求其接受调查，并提供相关材料。并于2015年9月15日将该通知书送达肇能公司。2015年9月15日，肇能公司向原鹤山市国土资源局提交《关于超期动工的说明》，内容为“……鉴于我公司项目初始申报的容积率为1.2，因本项目产品的特殊性，需要把容积率降为0.78，这需要本项目的有关审批部门重新审批，审批工作大概耗时一年才完成。降低容积率的审批工作完成后才能进行后续工作，其中一项工作是建设项目的环境影响评价，而环评工作其中一项工作是公众调查，因为要对本项目周边工厂的员工及农村的村民进行项目介绍及释疑，耗费大量时间。至2015年7月22日，本项目通过了环境影响报告书专家评审，现正按照专家组的意见进行补充资料。现时本项目的平面总图已完成，2015年8月初已上交鹤山市城乡规划局审批。以上工作由于均耗时较长，所以本项目未能按时动工，特此说明！”2015年10月15日，原鹤山市国土资源局作出鹤国土闲认〔2015〕30号《闲置土地认定书》,认定涉案宗地存在规定的动工开发建设日期满一年未动工开发建设的情况，根据调查结果和《闲置土地处置办法》的规定，认定该宗地为闲置土地，闲置原因为企业原因。2015年11月3日，鹤城镇政府向原鹤山市国土资源局出具《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工的说明》，内容为：“……本项目73.17亩地块的建设平面总图已完成，2015年8月初已上交鹤山市城乡规划局审批。本项目的环境影响报告也按照73.17亩建设规划进行，2015年7月22日本项目通过了环境影响报告书专家评审。本项目未能按时动工，主要原因是本项目的配套设施全部设在第二期27.476亩的地块内，由于第二期27.476亩建设用地受天津爆炸事故影响，市暂缓审批，目前我镇正积极协助该企业办理相关手续，有望在近期获批。待批复后土地才能整体开发。目前该公司已经着手进行第一期用地的基建工作，并承诺在2015年11月30日前进行动工开发。”2017年3月1日，肇能公司再次向原鹤山市国土资源局提交《关于超期动工的说明》，内容为：“……2015年7月22日，本项目通过了环境影响报告书专家评审，并按照专家组的意见补充资料报江门市环保局审批。另外，本项目的平面总图已完成，2015年8月初已上交鹤山市城乡规划局审批。本项目未能按时动工，主要原因是本项目的配套设施全部设在第二期27.476亩的地块内，但第二期27.476亩建设用地在市府组织的两次建设用地评审会上均被谢市长指示暂缓审批，至此，由于当时本项目的配套设施用地未能获批导致第一期45.7亩建设用地未能如期动工。目前我公司已于2016年10月取得第二期27.476亩地块土地使用权，并向贵局提出将两期土地合并开发。我公司已经着手进行基建报建工作，并承诺在2017年4月30日前进行动工开发。”次日，鹤城镇政府再次向原鹤山市国土资源局出具《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工的说明》，内容为：“……本项目73.17亩地块的建设平面总图已完成，2015年8月初已上交鹤山市城乡规划局审批。本项目的环境影响报告也按照73.17亩建设规划进行，2015年7月22日本项目通过了环境影响报告书专家评审。本项目未能按时动工，主要原因是本项目的配套设施全部设在第二期27.476亩的地块内，由于第二期27.476亩建设用地受天津爆炸事故影响，市暂缓审批，耽误了供地时间。目前该企业已于2016年10月取得土地使用权，并向贵局提出将两期土地合并开发。目前该公司已经着手进行基建报建工作，并承诺在2017年4月30日前进行动工开发。”2017年3月23日，鹤城镇政府第三次向原鹤山市国土资源局出具《关于鹤山市肇能新材料有限公司超期动工的说明》，内容为：“……由于肇能公司使用该片区地块用于化工项目生产建设，因而我镇对上述第一期宗地规划要求是：第一期必须与相邻宗地统一规划建设，不能单独进行。受此规划要求约束，肇能公司当时虽已取得了第一期用地，但须待相邻宗地亦取得后才能一同开发，因而肇能公司无法先行动工开发第一期宗地，造成土地闲置。2015年7月，项目通过了环境影响报告书专家评审并报江门市环保局审批；2015年8月，项目平面总图上交鹤山市城乡规划局审批；2016年10月，肇能公司取得相邻宗地27.47亩土地使用权。鉴于此，我镇土地规划限制已解除，第一期地块即达到条件开发建设，肇能公司相应立即着手基建报建工作，并承诺在2017年4月30日前进行动工开发。”2017年3月28日，原鹤山市国土资源局作出鹤国土闲认〔2017〕28号《闲置土地认定书》,认定涉案宗地存在规定的动工开发建设日期满一年未动工开发建设的情况，根据《中华人民共和国土地管理法》第三十七条、《中华人民共和国房地产管理法》第二十六条和《闲置土地处置办法》第十二条、第十三条的规定，认定该宗地为闲置土地，闲置原因为政府原因。肇能公司以出让方式于2016年7月19日取得上述《项目用地协议书》中约定的第二期宗地（即代办证地块、宗地编号440784006002GB00584）的使用权后，向原鹤山市国土资源局申请与第一期土地（宗地编号060102260）办理并证业务，土地合并后新宗地编号为4470784006002GB01135。2017年4月26日，原鹤山市国土资源局与肇能公司就合并后的新宗地签订《国有土地使用权出让合同（合同补充条款）》,重新约定宗地的动工时间为2017年8月1日前，竣工时间为2019年8月1日前。2017年8月17日，肇能公司取得编号440××××××××××××101《建设工程施工许可证》。2019年7月12日，鹤山市自然资源局向肇能公司作出鹤自然资（闲）函〔2019〕7号《通知书》,告知经相关部门复查，肇能公司提出的情形不属于《闲置土地处置办法》第八条规定的政府原因的情形，故鹤国土闲认〔2017〕28号《闲置土地认定书》予以撤销，鹤山市自然资源局将根据该宗地的实际情况，依法进行处理。2019年7月12日，肇能公司向鹤山市自然资源局提交《关于土地超期动工的说明》，内容为：“……第一、由于原引进项目时用地要求80亩，厂房布局要求统一规划。后政府供地73.17亩，并分两期出让，故难以报批。第二，因为上述地块用于化工项目生产建设，根据鹤城镇政府的土地规划要求，我公司取得的第一期宗地必须与相邻的第二期宗地统一规划建设，不能单独进行。虽然我公司为该地块的开发做了大量的前期工作，但第二期宗地由于工业用地指标的问题而迟迟未能挂牌转让，这使我公司最终是否能够取得第二期宗地的使用权存在不确定性，从而造成我公司无法先行开发已取得的第一期地块。第三，第一期060102260号宗地的容积率要求是大于或等于1.2，而根据《关于发布和实施的通知规定》（国土资发【2008】24号）的规定，该地块用于化学原料及化学制品制造业，容积率控制指标是大于或等于0.6，这与060102260号宗地使用权出让合同的容积率要求不一致，需要鹤山市人民政府进一步审核批准，审批耗时约一年。第四，由于以上几点原因，鹤山市规划局直至2017年4月19日才同意我公司厂区总平面规划方案（详见图三），我公司新材料项目建设才得以顺利推进。至此，我公司因容积率调整及土地利用总体规划的修改等原因无法开发第一期地块，应按照《闲置土地处置办法》的第八条第（六）项的规定，土地不作闲置处理。”2019年10月23日，鹤山市自然资源局向肇能公司送达鹤自然闲调字〔2019〕27号《闲置土地调查通知书》，告知经复查，其提出的情形不属于《闲置土地处置办法》第八条规定的情形，其受让的涉案宗地涉嫌构成闲置土地，要求其收到通知书30日内向提供相关材料并接受调查。2020年2月12日，鹤山市自然资源局分别向鹤城镇政府、江门市生态环境局鹤山分局、鹤山市信访局发出《咨询函》，咨询涉案宗地在2013年9月18日至2017年8月17日期间是否存在《闲置土地处置办法》第八条规定的情形。鹤山市信访局于2020年2月20日复函称，暂未发现有相关的信访事项。鹤城镇政府于2020年2月25日出具《复函》，内容为：“2013年3月19日我镇于鹤山市肇能新材料有限公司（下称“肇能公司”）签订《项目用地协议书》，将位于鹤城镇工业三区建设用地73.17亩给肇能公司用于投资新材料项目。因受建设用地指标限制，73.17亩项目用地只能分开两期进行供地出让，第一期用地45.7亩，第二期用地27.47亩。其中第一期宗地号060102260的地块由肇能公司于2013年9月10日受让取得。肇能公司虽已取得了第一期用地，但第二期用地因用地规模和立项问题迟迟未解决无法如期供地，对于未完全落实的73亩项目用地肇能公司无法统一布局规划进行整体开发，造成了宗地号060102260土地未能按约定动工，直至2016年10月肇能公司才取得第二期宗地的建设用地使用权。同时，第一期060102260号宗地的容积率要求是≥1.2，与《关于发布和实施的通知规定》文件中规定的‘化学原料及化学制品制造业地块容积率控制指标≥0.6’不一致，容积率调整报鹤山市人民政府进一步审核批准，审批耗时约一年。受上述情况影响，肇能公司申请的厂区平面总平面规划方案于2017年4月9日才获批通过，其后追赶进度动工开发项目。综上所述我镇认为宗地号060102260地块存在《闲置土地处置办法》第八条第（六）项情形导致闲置。”江门市生态环境局鹤山分局于2020年3月4日出具《关于征询鹤山市威孚化学有限公司宗地号060102297等十一宗地块闲置问题环保意见的复函》，称宗地号060102260等十一宗地块在《咨询函》所述时段期间没有存在《闲置土地处置办法》第八条规定的情形。2020年4月8日，鹤山市自然资源局作出鹤自然闲认〔2020〕9号《闲置土地认定书》,认为经相关部门复查，肇能公司提出的情形不属于《闲置土地处置办法》第八条规定的情形，涉案宗地存在约定的动工开发建设日期满一年未动工开发建设情况，依据《中华人民共和国土地管理法》第三十八条、《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条和《闲置土地处置办法》第二条、第九条规定，认定该宗地为闲置土地，闲置原因为土地使用权人自身原因，应按照《闲置土地处置办法》的有关规定进行处置。同日，鹤山市自然资源局作出《听证权利告知书》，告知肇能公司拟对其征缴土地闲置费的事实、依据及其享有要求听证的权利。之后，鹤山市自然资源局依肇能公司的申请举行了听证。2020年7月9日，鹤山市自然资源局作出鹤自然资（闲）征决字〔2020〕3号《征缴土地闲置费决定书》,根据《闲置土地处置办法》第十四条规定，经鹤山市人民政府批准，决定征收涉案土地闲置费1645066.8元。肇能公司收到该决定书后不服，提起本案行政诉讼。另查明，肇能公司因不服鹤山市自然资源局于2020年4月8日作出的鹤自然闲认〔2020〕9号《闲置土地认定书》，向本院提起行政诉讼。本院于2021年4月30日作出（2020）粤0704行初987号《行政判决书》，认为鹤山市自然资源局作出该《闲置土地认定书》，认定涉案土地闲置的原因为土地使用权人自身原因，属于认定事实不清，证据不足，故判决撤销该《闲置土地认定书》。本院认为，本案系征缴土地闲置费纠纷。根据《闲置土地处置办法》第四条“市、县国土资源主管部门负责本行政区域内闲置土地的调查认定和处置工作的组织实施……”的规定，鹤山市自然资源局作为县级人民政府国土资源主管部门，具有对本行政区域内闲置土地组织实施调查认定和处置工作的法定职权，其在本案中的执法主体适格，本院予以确认。综合各方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点是：鹤山市自然资源局作出的鹤自然资（闲）征决字〔2020〕3号《征缴土地闲置费决定书》是否合法。《中华人民共和国土地管理法》第三十八条第二款规定：“在城市规划区范围内，以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的闲置土地，依照《中华人民共和国城市房地产管理法》的有关规定办理。”《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条规定：“以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费；满二年未动工开发的，可以无偿收回土地使用权；但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外。”《闲置土地处置办法》第八条规定：“有下列情形之一，属于政府、政府有关部门的行为造成动工开发延迟的，国有建设用地使用权人应当向市、县国土资源主管部门提供土地闲置原因说明材料，经审核属实的，依照本办法第十二条和第十三条规定处置：……”第十四条规定：“除本办法第八条规定情形外，闲置土地按照下列方式处理：（一）未动工开发满一年的，由市、县国土资源主管部门报经本级人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》，按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本；（二）未动工开发满两年的，由市、县国土资源主管部门按照《中华人民共和国土地管理法》第三十七条和《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条的规定，报经有批准权的人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》，无偿收回国有建设用地使用权。闲置土地设有抵押权的，同时抄送相关土地抵押权人。”由前述规定可知，土地闲置的原因区分为政府、政府有关部门原因和土地使用权人自身原因，只有因土地使用权人自身原因造成土地闲置的，才可向其征缴土地闲置费或收回土地使用权。具体到本案，鹤山市自然资源局于2020年4月8日作出鹤自然闲认〔2020〕9号《闲置土地认定书》，认定涉案宗地闲置的原因为土地使用权人自身原因，进而于2020年7月9日作出涉案《征缴土地闲置费决定书》，决定征收该宗土地闲置费1645066.8元。因本院作出的（2020）粤0704行初987号《行政判决书》，以该《闲置土地认定书》认定事实不清，证据不足为由，判决撤销该《闲置土地认定书》，故涉案《征缴土地闲置费决定书》失去了前提与基础，即鹤山市自然资源局作出的涉案《征缴土地闲置费决定书》主要证据不足，依法亦应予撤销。综上所述，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项之规定，判决如下：撤销被告鹤山市自然资源局于2020年7月9日作出的鹤自然资（闲）征决字〔2020〕3号《征缴土地闲置费决定书》。本案案件受理费50元（已由原告鹤山市肇能新材料有限公司预交），由被告鹤山市自然资源局负担。原告鹤山市肇能新材料有限公司预交的受理费50元，由本院予以退回；被告鹤山市自然资源局应向本院补缴案件受理费50元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院。审 判 长  李周旭人民陪审员  唐桐训人民陪审员  刘转养二〇二一年四月三十日书 记 员  梁运甜