河北省张北县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0722民初215号 原告：杨胜平，男，1977年9月1日出生，汉族，住河北省张北县。 委托诉讼代理人：董跃，河北鸿义律师事务所律师。 被告：张北县艺非装修部，经营场所：张北县张库大道东侧西关大队底商（九龙西侧）。 经营者：王宝，男，1982年3月6日出生，汉族，住河北省张北县。 原告杨胜平与被告张北县艺非装修部（以下简称艺非装修部）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨胜平及其委托诉讼代理人董跃到庭参加诉讼，被告艺非装修部经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杨胜平向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告之间的装修合同并由被告承担前期工程的维修义务；2.判令被告返还原告已支付的装修费20000元；3.判令被告赔偿原告违约金18000元；4.本案诉讼费用由被告承担。案件审理过程中，杨胜平变更诉讼请求为：要求解除原、被告之间的装修合同并由被告按照工程总造价的30%支付违约金。事实和理由：2020年4月2日，原、被告签订了《艺非装修合同书》，合同约定，原告将自己位于福馨苑小区15号楼3单元602室的住宅楼以包工包料形式交给被告装修，工程总造价为61000元，口头约定50天内完工。到期后被告不能按时交工，被告先后承诺到当年10月17日前、11月15日前完工，但到期后被告还是不能完工，被告在10月29日承诺，如不能按时完成，赔偿工程总造价的百分之二百，同时原告有权解除合同。原告多次找被告协议未果，提起诉讼。 被告艺非装修部未作答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了如下证据：《艺非装修合同书》、收据、微信转账截图、现场照片、未完成材料及人工费统计表。 被告未到庭参加诉讼，对上述证据未进行质证。本院认为未完成材料及人工费统计表系原告自行统计，该证据的来源不符合法律规定，不予采信，其他证据的内容真实，来源、形式合法，与本案具有关联性，予以认定。 本院对以上证据核对后并在卷佐证。根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年4月2日，原告杨胜平（甲方）与被告艺非装修部（乙方）签订《艺非装修合同书》一份，合同约定，原告将其位于福馨苑小区15号楼3单元602号房屋的室内装饰装修工程以包工包料的方式交被告承做，工程项目所括：水电暖改造、地砖、墙砖、美缝、木工活及家俱制作、套装门、洁具、灯具、石英石等，工程总造价为61000元，签订合同之日付款36000元，瓷砖贴完之日付款22000元，工程完工付款3000元，工程竣工后，乙方通知甲方工程验收和结算，甲方审查完毕未提异议，当天结清尾款，工程保修期为二年，以竣工之日为准，合同生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合，否则违约方将付给对方工程预算总造价0.05%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。合同尾部手写“注：2020年10月6日安门，2020年10月17日前交工，如到期交不了工按工程款的百分之0.5违约金赔偿”。合同签订之日，原告支付被告36000元。被告施工过程中，原告于2020年4月22日支付15000元、于2020年7月9日支付3000元、于2020年10月29日支付4000元，并自费380元购买了菜盆。2020年10月29日，被告的经营者王宝在原告所持的合同书背面书写：“乙方在2020年11月15日前交付甲方福馨苑15-3-602，如到期交不了工，按总造价的百分之二百付给甲方，和甲方解除合同，如乙方在冬季施工出现质量问题，由乙方全部承担”并加盖被告公章。另查，时至原告起诉之日，被告未向原告交付涉案的装饰装修工程。 本院认为，原、被告之间签订的《艺非装修合同书》系当事人真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为合法有效的合同，对当事人具有法律约束力。原、被告双方在合同正文中未约定工程交付时间，但在合同尾部注明“2020年10月17日前交工”，该内容应视为合同双方对工程交付时间的补充约定。2020年10月29日，被告的经营者王宝在原告所持合同书背面所书写的内容系原、被告真实意思的表示和双方协商一致的结果，且按照该内容的约定，被告在2020年11月15日前未向原告交付工程，双方约定的解除合同的事由发生，原告可以解除合同，故对原告要求与被告解除合同的请求予以支持。被告未按照约定全面履行交付义务，应当承担违约责任，故对原告要求其支付违约金的请求予以支持。2020年4月2日原、被告双方虽约定“违约方将付给对方工程预算总造价0.05%的违约金”，但2020年10月29日被告的经营者王宝在原告所持合同书的背面书写了“如到期交不了工，按总造价的百分之二百付给甲方”，该内容系当事人对合同违约金的变更。我国立法中违约金的法律性质是以补偿性为主，惩罚性为辅，一般情况下，合同当事人都不愿意违约，也不会约定过高的违约金，但凡约定，均或多或少有其主观或客观的原因，根据原告的付款情况和原告提供的现场照片，并且结合原告自行统计的未完成材料及人工费用的情况看，截至2020年10月29日被告已完成了大部分的装饰装修工程，在此情形下被告与原告约定了在2020年11月15日前向原告交付工程，如到期不能交付，按总造价的百分之二百给付，故被告存在对交工期限估计不足和轻信自己根本不会违约，会顺利履行合同的主观原因。庭审中，原告承认按照工程总价的200%计算违约金较高，要求被告按照工程总造价的30%支付违约金，由于被告未到庭提出抗辩，故本院根据公平原则，兼顾合同的履行情况，并且结合被告的过错程度及其主观原因等综合因素，对原告主张的违约金予以衡量后，按照工程总造价的15%对原告主张的违约金予以调整。被告经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，放弃了质证和论辩的权利,其缺席庭审的行为不影响本院依据查明的事实进行依法裁判。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条第一款、第五百四十三条、第五百六十二条、第五百六十六条、第五百七十七条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、原告杨胜平与被告张北县艺非装修部之间的《艺非装修合同书》于本判决生效之日起解除。 二、被告张北县艺非装修部于本判决生效之日起十五日内支付原告杨胜平违约金9150元（61000元×15%）。 三、驳回原告杨胜平的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费250元，减半收取计125元，由原告杨胜平负担75元，由被告张北县艺非装修部负担50元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于河北省张家口市中级人民法院。如在上诉期满的次日起七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。 审 判 员  张 彪 二〇二一年四月十六日 法官助理  席世娇 书 记 员  高雅丰 附法律法规： 《中华人民共和国民法典》 第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 第五百四十三条当事人协商一致，可以变更合同。 第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。 第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。 合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。 主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。