安徽省青阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1723民初2208号 原告：华诚博远工程技术集团有限公司，统一社会信用代码：91110107101631821T。 法人代表：吴峥，执行董事。 委托诉讼代理人：李冬红,北京市金台律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘志敏,北京市金台律师事务所律师。 被告：安徽九华乾坤文化旅游发展有限责任公司，统一社会信用代码91341723MA2RB2U36M(1-1)。 法定代表人：严春昊,执行董事。 委托诉讼代理人：吕福兵。 委托诉讼代理人：韩流，安徽修实律师事务所律师。 原告华诚博远工程技术集团有限公司（下称华诚公司）与被告安徽九华乾坤文化旅游发展有限责任公司（下称乾坤公司）建设工程设计合同纠纷一案，本院于2020年11月5日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告华诚公司的委托诉讼代理人李冬红、刘志敏，被告乾坤公司的委托诉讼代理人吕福兵、韩流到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华诚公司向本院提出诉讼请求：1、乾坤公司支付设计费2737734.5元及其逾期付款违约金（违约金以2737734.5元为基数，按中国人民银行发布的同期活期存款利率从2020年9月1日起至实际付清款项之日止）。2、解除华诚公司、乾坤公司2019年8月15日签订的《九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同》；解除华诚公司、乾坤公司2019年9月签订的《九华国际康养候鸟基地度假区——接待中心方案及施工图设计合同》。3、乾坤公司承担本案诉讼费用。 事实与理由：2019年8月15日，乾坤公司与华诚公司签订《九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同》（以下简称“合同1”）；2019年9月，双方又签订了《九华国际康养候鸟基地度假区项目——接待中心方案及施工图设计合同》（以下简称“合同2”）。早在2019年7月，根据乾坤公司提供的设计资料，华诚博远已开始上述两个合同的设计工作。2019年8月26日，乾坤公司签字确认了合同1公寓、联排、合院的建筑设计方案；随后，华诚公司开始施工图设计工作。2019年9月19日，乾坤公司通知华诚公司已对合同1的设计进行颠覆性调整、要求华诚公司重新进行设计。2020年5月，对于华诚公司2019年9月19日前已完成设计工作的设计费，乾坤公司与华诚公司的代表签字确认：审核后华诚公司申请原一期（总建筑面积：56858平方米）的重复工作量所产生的设计费用为1746766.5元，华诚公司代表同意按170万元进行结算。2020年4月29日、5月8日，乾坤公司与华诚公司的代表先后签订了两份会议纪要，对于乾坤公司支付设计费的时间和金额、一期建设方案因PVCP介入导致建筑方案设计调整的工作量认定及该部分调整费用的单独结算、结算方法、付款等达成一致意见，截至2020年7月2日，合同1调整后现有一期施工图纸完成并工程主体后完工，接待中心部分施工区域精装修设计成果完成并工程竣工，合同1调整后现有二期一批次施工图已全部完成审图，一期综合管网的设计文件已全部交付。另，华诚公司已完成合同2的全部工作内容，借贷中心施工完毕并启用。 根据合同1、合同2双方确认的会议纪要等文件以及华诚公司已完成的工作量，乾坤公司应付华诚公司阶段性款项共计4737734.5元（其中：合同1应付款为3869160.5元，合同2应付款为868574元）,实付200万元，拖欠华诚公司2737734.5。上述欠款虽经华诚公司多次催要，乾坤公司仍未支付，已给华诚公司造成一定损失。 解除合同根据：合同1的第四条第6款（乾坤公司应在2019年12月前向华诚公司付款150万元）及第五条第1款（主体完工并经甲方确认合格后30个工作日内，乾坤公司支付至合同总价款的90%）；2020年4月29日会议纪要第三条、5月8日会议纪要第一条第2款（乾坤公司应在2020年4月30日支付设计费30万元、之后每月月底前每次付款不少于60万元、争取在8月底前支付到现有总合同应付款进度，按照最终实际面积进行结算）；2020年5月，华诚公司、乾坤公司均确认华诚公司2019年9月19日前完成设计工作费为170万元；合同2第五条第1款（工程竣工验收合格且设计人协助施工单位完成竣工图、结算完成设计遗留物问题处理完毕、经甲方确认合格后30个工作日内付款至合同价款的100%即868574元），乾坤公司应向华诚公司支付合同1、合同2设计费共4706415.59元，实付200万元，乾坤公司拖欠华诚公司设计费27064105.59元。因乾坤公司拖欠施工总承包巨额工程款，案涉项目已停工，处于烂尾状态。乾坤公司迟延履行债务经催告后在合理期限内至今仍未履行。 综上，请求法院依法支持华诚公司的诉讼请求。 乾坤公辩称：双方签订的合同1、2是事实，合同对相关事项作了约定；合同签订后，华诚公司在设计过程中，因华诚公司提供的图纸不规范，表达深度不够等问题，给乾坤公司方造成了经济损失，其在工作联函中同意支付违约金（罚款）10万元，此款在设计费中扣除（按合同第九条违约责任12项约定）；华诚公司称截至2020年7月2日，九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案调整后的现有一期施工图纸完工，接待中心部分区域精装修涉及成果完成并工程竣工，不是事实，事实是九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案调整后的现有一期施工图纸完成并工程主体未完工，接待中心部分区域精装修工程未竣工；华诚公司称“已完成合同2的全部工作内容，接待中心施工完毕并启用”不是事实，合同2的接待中心施工未完毕；乾坤公司已实付200万元是事实，但目前原乾坤公司双方就设计费最后结算产生争议，双方到目前为止为结算，因为合同约定所有共同陈主体未完工并未竣工验收；案涉设计款不满足付款条件，乾坤公司支付后期的设计费用的合同义务尚未成就；根据合同约定，乾坤公司在付款前，华诚公司应提供等额的符合税法要求的增值税专用发票，这是付款的前提条件，目前华诚公司就其诉求提供相应的增值税专用发票；华诚公司要求对重复设计产生的170万元费用，因华诚公司未提供重复设计的成果，乾坤公司方不予认可。 对华诚公司主张解除合同的意见：华诚公司要求解除原乾坤公司于2019年8月15日、9月分别签订的《九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同》《九华国际康养候鸟基地度假区项目----接待中心方案及施工图设计合同》不能成立。该二份合同没有规定华诚公司可以行使合同解除权；乾坤公司没有延迟履行主要债务经华诚公司在合理期限内催告后仍未履行这个行为，到目前为止，乾坤公司按合同约定的进度支付设计费；相反，如华诚公司解除合同会对乾坤公司后期工程竣工验收造成重大影响。 综上，请求法院依法驳回华诚公司的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法向本院提交了证据，本院组织当事人对证据进行了交换和质证，经审核确认当事人提交的证据及证明的内容如下。 华诚公司提交的证据及其证明的内容： 证据一、《九华国际康候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同》,证明2019年8月15日，就度假村项目的一期设计工作乾坤公司与华诚公司形成建设工程设计合同关系； 证据二、2020年4月29日会议纪要，证明乾坤公司在4月30日支付华诚公司设计费30万元，之后每月的月底前付款不少于60万元，争取8月底前支付到现有总合同应付款进度； 证据三、2020年5月8日会议纪要，证明1、因PVCP介入后，乾坤公司对华诚公司已完成一期建设方案工程量及费用进行认定；2、现有一期、二期一批次设计费用沿用合同1的分项单位、施工图分项单价、含税固定单价、按最终实际面积结算，付款进度按照4.29会议纪要的支付方式执行； 证据四、华诚公司申请原以前重复工作量所产生的设计费用的审核确认单，证明2020年5月，乾坤公司与华诚公司的代表签字确认审核后华诚公司申请原一期（总建筑面积：56858平方米）的重复工作量所产生的设计费用为1746766.5元，华诚公司代表同意按170万元进行结算； 证据五、施工图设计文件审查合格证，证明现二期一批次的施工图纸已通过审查； 证据六、《九华国际康养候鸟基地度假区项目——接待中心方案及施工图设计合同》，证明2019年9月，九接待中心的设计工作，乾坤公司与华诚公司形成建设工程设计合同关系； 证据七、华诚公司九华项目设计费用汇总表，证明乾坤公司实付200万元，乾坤公司无异议； 证据八、一期建筑示意图；证明一期建筑单体分部情况； 证据九、建筑设计说明A-2号1、2公寓，证明建筑面积是一期地上A2号1、2公寓，建筑面积7277.27平方米，一期地下部分建筑面积是1471.30平方米； 证据十、建筑设计说明，证明一期合院公寓式旅馆A3、A4建筑面积是691.44平方米； 证据十一、建筑设计说明一期A5联排公寓酒店，建筑面积603.66平方米； 证据十二、建筑设计说明，证明一期A6、A7、A8联排公寓酒店，建筑面积1346.19平方米； 证据十三、华城博远与乾坤公司代表梁华智微信截图，证明九华霄云谷一期综合管网发图给梁华智的微信截图，证明综合管网面积等于一期总建筑面积等于证据8到11的建筑面积合计为11389.86平方米，接待中心样板间客房装修没有变化，接待中心后勤中心精装修面积无变化，分别为830平方米、760平方米； 证据十四、施工图设计文件审查合格证，证明2.1期部分的建筑面积13017.32平方米，2.1期联排部分面积4070.41平方米，同时该证据证明华诚公司方的设计图纸均通过图纸强审，并该图纸均为乾坤公司方报送强审部门（池州建筑工程施工图设计文件审查中心），见证据五； 证据十五、建筑设计说明，接待中心建筑施工图地上及地下面积是4604.93平方米，接待中心综合管网的建筑也是4604.93平方米，接待中心内装方案施工图，销售区域是1355平方米，公共区域的建筑面积是796平方米； 证据十六、汇总表，系单方面计算，不能证明乾坤公司欠华城公司设计费2706415.59元； 证据十七、增值税专用发票，证明华城公司向乾坤公司提供了十张增值税专用发票，金额215万元； 证据十八、文件签收确认单（2020年7月21日）；证明乾坤公司确认华诚公司完成一期地块综合管网方案及施工图阶段设计工作，已交付全部施工图图纸，并施工图CAD电子版已交付； 证据十九、文件签收确认单，证明乾坤公司确认华诚公司完成接待中心综合管网方案及施工图阶段设计工作，已交付全部施工图设计图纸，并施工图CAD电子版已交付。 乾坤公司提交的证据及其证明的内容： 证据一、《九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同》，证明1、建筑面积以建设工程规划许可证确定的建筑面积为准，多退少补；2、付款方式（合同第五条）系附条件支付；3、发票提供：每次付款前，华诚公司应提供符合税法规定的增值说专用发票；4、合同第六条约定:乙方每阶段的设计工作开始需以甲方的书面通知为准，未经甲方书面通知，乙方擅自开始下一阶段设计工作的，费用由乙方自行承担，甲方不承担任何费用及责任。要求华诚公司提供乾坤公司梅阶段的设计工作书面通知。5、违约责任：合同第九条5规定系限额承担违约责任及违约金总额不超过未付责任金额的3%；6、按合同第九条违约责任12现约定【乙方（华诚公司）应支付的违约、赔偿金及其他款项，甲方（乾坤公司）有权从任意一次应付未付款项中直接扣除】。 证据二：《九华国际康养候鸟基地度假区项目——接待中心方案及施工图纸设计合同》，证明1、建筑面积以建设工程规划许可证确定的建筑面积为准，多退少补；2、付款方式（合同第五条）系付条件支付；3、发票提供：每次付款前，华诚公司应提供符合税法规定的增值说专用发票；4、合同第六条约定：乙方每阶段的设计工作开始需要以甲方的书面通知为准，未经甲方书面通知，乙方擅自开始下一阶段设计工作的，费用由乙方自行承担，甲方不承担任何费用及责任。要求华诚公司提供乾坤公司每阶段的设计工作书面通知；5、违约责任：合同第九条5规定系限额承担违约责任及违约金总额不超过未付金额的3%；6、按合同第九条违约责任12现约定【乙方（华诚公司）应支付的违约、赔偿金及其他款项，甲方（乾坤公司）有权从任意一次应付未付款项中直接扣除】。 证据三、华诚公司工程技术集团有限公司工作联系函打印件一份及微信截图一份（蔡大千发给乾坤公司总裁严总的微信打印件），证明1、华诚公司承认华诚公司涉及的图纸存在交代不清、表达深度不够的问题，给乾坤公司带来一定的经济损失；2、同意接受乾坤公司“处罚”（实际弥补造成的损失）10万元的决定。 证据四、华城博远九华项目的汇总表，对华诚公司方提供的相关的数据以及合同约定我方制作了汇总表，证明乾坤公司已付200万元； 证据五、湖北亚太建设监理责任有限公司出具的关于九华国际康养候鸟度假区项目施工进度报告，证明目前的工程建设进度情况，到目前为止均未完成竣工验收的事实。 本院经审理查明：乾坤公司开发建设九华霄云谷九华国际康养候鸟基地度假区项目之际，华诚公司承接乾坤公司的设计工作，该工程在安徽省青阳县××溪境内。2019年8月15日，甲方乾坤公司与乙方华诚公司签订《九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同》（下称合同1），合同第二条约定工程名称为九华国际康养候鸟基地度假区项目方案及施工图设计，项目用地面积66578平方米，总建筑面积（含地下面积）56858平方米。第四条三款约定合同金额含税总金额3952568元，其中不含税金额3728838元，增值税税率6%。结算时，以合同约定各分项建筑面积以建设工程规划许可证所确定的建筑面积为准，总费用在支付第三次费用时重新核算并按新核算费用支付，多退少补。明确了具体分项名称、建筑面积、方案分项单价、施工图分项单价、含税股东综合单价，合计3952568元；四款约定甲方按合同约定根据建设工程规划许可证出重新核算设计费用后，在建设工程规划许可证面积的基础上，若因甲方设计项目、规模、内容增加，造成乙方增加、返工设计工作量超过该设计阶段的20%，其超过部分需相应增加的设计费、设计周期双方另行协商，但乙方不得以此为由擅自停止审结工作；六款约定双方合同签订至2019年12月底甲方按月支付设计人设计费为，2019年8月付占价税合计暂定总价12.65%、9月付占价税合计暂定总价6.32%、10月付占价税合计暂定总价6.32%、11月付占价税合计暂定总价6.32%、12月付占价税合计暂定总价6.32%。第五条一款约定付款方式及发票（本条仅供用于2020年1月1日以后的付款约定，双方于2020年1月底核算完成应付款支付的设计费，并按照本条所约定的付款方式支付剩余设计费款项），付款次序第一次付费占价税合计暂定总价15%预付款、含税额592885.20元、付费时间本合同签订后15个工作日，第二次付费占价税合计暂定总价20%付款、含税额790513.60元、付费时间方案优化设计完成及方案报规通过政府提交甲方书面确认通过后30个工作日内，第三次付费占价税合计暂定总价40%付款、含税额1581027.20元、付费时间本施工图纸设计设计成果提交甲方书面确认通过后30个工作日内，第四次付费占价税合计暂定总价15%付款、含税额592885.20元、付费时间主体完工并经甲方确认合格后30个工作日内，第五次付费占价税合计暂定总价10%付款、含税额395256.80元、付费时间工程竣工验收合格且设计人协助施工单位完成竣工图，结算完成设计遗留问题处理完毕后，经甲方确认合格后30个工作日内；第二款约定发票要求，甲方每次付款前，乙方须提供等额的符合税法要求的增值税专用发票。第九条第五款款约定，在乙方未违约的情形下，甲方应按合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，否则乙方有权得到应付而未付款自应付之日起至实际支付日止的利息补偿，用于计算该利息的利率按中国人民银行发布的同期活期存款基准利率单利计算，但违约金总额不超过应付未付金额的3%等。 2019年9月，双方又签订了《九华国际康养候鸟基地度假区项目——接待中心方案及施工图设计合同》（下称合同2）。合同第二条约定项目为九华国际康养候鸟基地度假区项目接待中心方案及施工图及室内装修方案与施工图设计，项目用地面积2098平方米，总建筑面积（含地下面积）4589平方米。第四条三款约定合同金额含税总金额868574元，其中不含税金额819409.43元，增值税税率6%，结算时，以合同约定各分项建筑面积以建设工程规划许可证所确定的建筑面积为准，总费用在支付第三次费用时重新核算并按新核算费用支付，多退少补。明确了具体分项名称、建筑面积、方案分项单价、施工图分项单价、含税股东综合单价，合计868574元；四款约定甲方按合同约定根据建设工程规划许可证出重新核算设计费用后，在建设工程规划许可证面积的基础上，若因甲方设计项目、规模、内容增加，造成乙方增加、返工设计工作量超过该设计阶段的20%，其超过部分需相应增加的设计费、设计周期双方另行协商，但乙方不得以此为由擅自停止审结工作；六款约定双方合同签订至2019年12月底甲方按月支付设计人设计费为，2019年9月付占价税合计暂定总价23%、10月付占价税合计暂定总价5.7%、11月付占价税合计暂定总价5.7%、12月付占价税合计暂定总价5.7%。第五条一款约定付款方式及发票（本条仅供用于2020年1月1日以后的付款约定，双方于2020年1月底核算完成应付款支付的设计费，并按照本条所约定的付款方式支付剩余设计费款项），付款次序第一次付费占价税合计暂定总价15%预付款、含税额77786.1元、付费时间本合同签订后15个工作日，第二次付费占价税合计暂定总价20%付款、含税额103714.8元、付费时间方案优化设计完成及方案报规通过政府提交甲方书面确认通过后30个工作日内，第三次付费占价税合计暂定总价40%付款、含税额207429.6元、付费时间本施工图纸设计设计成果提交甲方书面确认通过后30个工作日内，第四次付费占价税合计暂定总价15%付款、含税额77786.1元、付费时间主体完工并经甲方确认合格后30个工作日内，第五次付费占价税合计暂定总价10%付款、含税额51857.4元、付费时间工程竣工验收合格且设计人协助施工单位完成竣工图，结算完成设计遗留问题处理完毕后，经甲方确认合格后30个工作日内；第二款约定发票要求，甲方每次付款前，乙方须提供等额的符合税法要求的增值税专用发票。第九条第五款款约定，在乙方未违约的情形下，甲方应按合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，否则乙方有权得到应付而未付款自应付之日起至实际支付日止的利息补偿，用于计算该利息的利率按中国人民银行发布的同期活期存款基准利率单利计算，但违约金总额不超过应付未付金额的3%等。 合同成立后，华诚公司组织人员开展设计工作。2019年8月26日，乾坤公司签字确认了合同1公寓、联排、合院的建筑设计方案，华诚公司开始施工图设计工作。2019年9月19日，乾坤公司通知华诚公司已对合同1的设计进行调整、要求华诚公司重新进行设计。2019年11月23日，华诚工程将九华霄云谷接待中心综合管网方案及施工图阶段设计工作确认完成，现交付施工图设计纸；施工图CAD格式电子版已发贵公司梁华智同志。由乾坤公司原执行董事刘斗斗签字确。 2020年4月29日，乾坤公司与华诚公司的代表召开了会议并形成了纪要。一、九华霄云谷项目合作存在的问题：根据项目复盘报告客观反映现有的图纸中存在的问题，同时反映甲方的计划进度的合理性，项目一、二期有特殊性，但在后续开发中甲方会合理控制设计进度，以保障设计的品质以及出图的质量，同时华诚公司需要不断地在设计作品中体现创新、设计品位、质感，需接受、听取各方建议包括PVCP推荐的设计合作单位，得到各方认同；二、合作模式：根据乾坤公司内部决策以及28日与华诚公司沟通会谈的结果，华诚公司全面参与乾坤公司所有项目的设计工作，同时接受其他部门以及第三方机构的评判及监督工作，在华诚公司设计薄弱的分项设计工作中采取外部引入机制。同时不排除在乾坤公司成立设计部管理中心时持股合作模式；三、九华霄云谷项目设计款支付方式：根据目前设计进度及成果，双方对设计费支付达成一致意见。甲方在4月30日支付华诚公司设计费30万元，之后每月的月底前支付华诚公司设计费每次付款不少于60万元，争取在8月底前支付到现有总合同应付款进度。乾坤公司代表刘斗斗、梁华智，华诚公司代表蔡大千、李颖军在该会议纪要上签名。2020年5月8日，乾坤公司与华诚公司的代表又召开会议。内容为：一、关于一期调整重复工作量认定事宜。1关于一期建设方案因PVCP介入导致建筑方案设计调整的工作量认定，认定结果报总裁确认，此部分调整费用的单独结算。2原签订的《九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同》在现有一期、二期一批次建筑方案设计以及后续开展的二期二批次及三期建筑方案设计中，均沿用原合同中的约定单价，按照最终实际设计面积进行结算，实际付款进度按4.29会议纪要中明确的支付方式执行。二、关于现设计工作事项。1现项目整体调规规划设计工作已开始，同时合院及联排样板房区已开展室内设计工作，尽快确定设计合同工作内容及范围，流程审批完签订合同。本月底完成总图方案及及合院、联排样板间室内设计首次汇报工作。2关于一期公寓隔墙彻筑图纸问题，三联通房型按照PVCP确认户型进行设计，关于调整及修改工作量问题是否可以协商解决。3二期一批次公寓所有图纸必须在5月11日完成审报上传工作，二期一批次联排部分所有图纸必须在6月初完成报审上传工作。乾坤公司代表刘斗斗、梁华智，华诚公司代表蔡大千、李颖军在该会议纪要上签名。 2020年5月27日，乾坤公司代表刘斗斗、严春昊与华诚公司代表蔡大千等人签字确认：审核后华诚公司申请原一期（总建筑面积：56858平方米）的重复工作量所产生的设计费用为1746766.5元，华诚公司代表同意按170万元进行结算。 2020年6月24日，华诚公司向乾坤公司发出了工作联系函，指出华诚公司设计方面存在的问题，对设计者处以经济处罚，并接受业主罚款10万元。 2020年7月21日，华诚公司将九华霄云谷一期地块宗综合管网的设计方案及施工图阶段设计工作确认完成，现全部施工图纸设计图纸、施工图CAD格式电子版已发乾坤公司梁华智，由乾坤公司刘斗斗签名确认。 另查明，华诚公司设计项目名称、面积及设计工作完成进度具体如下： 合同名称《九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同》，合同金额3953568元。分项名称1期地上部分（1期公寓分项面积7277.27平方米、单价70元、设计工作完成进度施工图审查完成主体工程未验收；1期联排1949.85平方米、单价80元、施工图审查完成主体工程验收；1期合院691.44平方米、单价80元、施工图审查完成主体工程验收）；1期地下部分（地下车库和设备用房1471.3平方米、单价20元、施工图审查完成主体工程未验收）；综合网管（乾坤公司认为1期居住单元网管部分11389.86平方米、没有设计成果，华诚公司主张1期居住单元网管部分9901.99平方米，双方对单价6元认可）；接待中心部分区域精装修设计（乾坤公司认为样板间客房区830平方米、单价300元、工程未竣工未结算完成未经甲方确认合格，华诚公司主张全部施工成果完成工程竣工）；2.1期（乾坤公司认为公寓部分13017.32平方米、联排4070.41平方米、施工图纸审查完成未经甲方书面确认，华诚公司主张公寓部分13265平方米、联排4149平方米、图纸审查完成，双方对单价70元、80元认可）。 《九华国际康养候鸟基地度假区项目——接待中心方案及施工图设计合同》，合同价868574元。接待中心建筑施工图（乾坤公司认为面积4604.93平方米含地下室1084.6平方米、单价60元，华诚公司主张面积4589平方米、单价60元认可）；接待中心综合网管（乾坤公司认为面积4604.93平方米含地下室1084.6平方米、单价6元，华诚公司主张面积4589平方米、单价6元认可）；接待中心内装方案与施工图（销售区域1355平方米、单价300元，公共区域796平方米、单价200元），乾坤公司与华诚公司对面积、单价认可，乾坤公司认为该工程未竣工、未结算、未确认，华诚公司主张全部完成设计成果、工程竣工。 2020年11月27日，该工程监理公司湖北亚太建设监理有限公司对九华国际康养候鸟基地度假区项目施工形象进度作出说明：1、展示中心及会所土建工程、地上装饰装修工程已完成，地下部分装修工程未完成，4月16日主体结构验收，室外网管未完成施工，消防工程未完成施工，竣工验收未完成；2、A2公寓5月6日结构封顶，土建工程已完工，主体结构验收未完成；3、A3、A4合院土建工程已完工，7月23日主体结构验收，8月2日撤除；4、A5、A6、A8联排土建工程已完工，7月23日主体结构验收；5、一期室外管网未施工（无图纸）；6、二期B5、B6、B7基础一完成施工，土方未回填，B1、B2、B3、B4未施工。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护。本案原告华诚公司与被告乾坤公司签订的九华国际康养候鸟基地度假区项目一期方案及施工图设计合同、九华国际康养候鸟基地度假区接待中心方案及施工图设计合同系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方应按合同的约定各自履行义务。 关于原告华诚公司主张乾坤公司支付设计费2737734.5元的问题。本院认为，原告华诚公司依据其单方面制作的华诚博远九华项目设计费用汇总表，其对设计分项面积、分项单价、设计工作完成进度等项计算被告乾坤公司应付设计费2737734.5元（含重复设计费170万元），但庭审查明被告除对分项单价没有异议外，对原告华诚公司单方面计算的分析面积、设计工作完成进度存在不同的意见，且有监理公司关于涉案工程进度的说明及原告华诚公司提交的建筑设计说明，证实原告华诚公司主张的根据分项面积计算出应付款显与事实不符；不仅如此，合同对合同金额明确约定，结算时，以合同约定各分项建筑面积以建设工程规划许可证所确定的建筑面积为准，总费用在支付第三次费用时重新核算并按新核算费用支付，多退少补。第三次支付的条件是施工图纸设计成果提交甲方书面确认通过后30日内支付。经庭审查明，案涉设计图华诚公司分别于2019年11月23日、2020年7月21日发给被告乾坤公司，乾坤公司刘斗斗签收，乾坤公司至此应按合同约定支付该第三次付费，也就是合同约定的付款到占价税合计暂定总价的75%。由于双方在乾坤公司支付约定的第三次付费后，没有充分有效沟通，即没有按约定结算，以合同约定各分项建筑面积以建设工程规划许可证所确定的建筑面积为准，总费用在支付第三次费用时重新核算并按新核算费用支付。因此，原告华诚公司与乾坤公司对应付设计费应进行结算，其根据现有的证据，本院难以认定应付设计费（不含重复设计费）。 关于原告华诚公司主张设计费中的重复设计产生的工作量设计费170万元的问题。本院认定，原告华诚公司在设计过程中，由于被告乾坤公司原因对原一期工程设计予以变更，致使原告华诚公司重复设计，对该重复设计费双方在2020年5月27日进行了协商确认170万元，系双方真实意思表示，本院予以认定。因此，在本案中，原告华诚公司主张设计费中的重复设计费170万元明确，被告乾坤公司应予以支付。 关于原告华诚公司请求解除合同的问题。本院认为，原告华诚公司与被告乾坤公司在签订合同后，对履行合同设计工作出现的问题，双方通过沟通、召开纪要会、华诚公司对其设计人员处理等方式合作，较好地完成了工程设计部分工作，但双方还存在着对设计费的结算、案涉工程竣工验收等问题，双方权利义务仍然存在。因此，原告华诚公司以被告乾坤公司不支付设计费的事由解除合同，不符合合同的约定，本院不予支持。 关于原告华诚公司接受被告乾坤公司罚款10万元的问题。本院认为，2020年6月24日，华诚公司向乾坤公司发出了工作联系函，指出其设计方面存在的问题，对设计者处以经济处罚，并接受业主罚款10万元，该10万元可在本案中予以冲抵乾坤公司所付的重复设计费，被告乾坤公司实际支付重复设计费160万元。 综上，根据《中华人民共和国民法典》第四百六十五、第八百零五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告安徽九华乾坤文化旅游发展有限责任公司于本判决生效后十日内给付原告华诚博远工程技术集团有限公司设计费160万元； 二、驳回原告华诚博远工程技术集团有限公司其他的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费28702元，保全费5000元，合计33702元，由华诚博远工程技术集团有限公司负担13481元，安徽九华乾坤文化旅游发展有限责任公司负担20221元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省池州市中级人民法院。 审 判 长 芮 钧 人民陪审员 李 军 人民陪审员 项太平 二〇二一年四月二十七日 书 记 员 许 可 附本案适用的法律条文： 第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。