江苏省宿迁市宿城区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏1302民初2557号原告：江苏华旭建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码:91320322776884739L，住所地：江苏省沛县张庄镇徐沛路西。法定代表人：李龙潭，该公司执行董事。委托诉讼代理人：陈安文，江苏京楚律师事务所律师。被告：宿迁中央国际购物广场有限公司，统一社会信用代码:913213027945739264，住所地：宿迁市宿城区幸福南路92号。法定代表人：张宏明，该公司执行董事。委托诉讼代理人：高朋、吴建华，北京金诚同达（南京）律师事务所律师。原告江苏华旭建筑安装工程有限公司诉被告宿迁中央国际购物广场有限公司（以下简称中购公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于立案受理后，依法适用简易程序，于2020年5月18日公开进行了开庭。原告的委托诉讼代理人陈安文，被告的委托诉讼代理人高朋到庭参加诉讼。后因案情复杂，组成合议庭适用普通程序，于2021年3月4日公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人陈安文，被告的委托诉讼代理人吴建华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求法院判决被告向原告支付工程款6688827.82元；2、由被告负担本案诉讼费用。事实和理由：原告自2017年5月起承建被告的宿迁中央广场零星工程，签订了施工合同及二份补充协议。工程于2018年6月28日全部竣工验收合格并移交被告，原告按照被告要求报送竣工结算资料26本。被告委托工程造价公司进行审计，于2019年5月18日告知原告工程造价审定结果为14908736元。截止到2020年1月，被告累计向原告支付工程款9332505.87元，尚欠工程款5576230.13元未付。原告多次催要工程款未果，故诉请法院判决。被告辩称：1、关于应付款工程造价问题。工程造价最终数额是16021333.69元，但是审计机关在计算税金时是按照11%计费，也就是审计报告的第五页的记载。但是目前为止，税金实际执行的标准已经调整为9%，我方认为最终结算价格工程造价总额应当相应调整，原告主张请求按照审计结果16021333.69元减去已付款存在错误；2、关于已付款项和支付条件问题。庭前递交相关证据证明答辩人累计支付9735211.87元，原告诉状中陈述的已付款项与实际不符，其次，根据合同第九条第三款约定，支付款项前应当收到乙方递交有授权代表签字的付款付费单和发票原件后方可支付，故此原告提供发票构成答辩人的付款条件之一，本案中原告累计开具答辩人发票金额为9795898.48元，在此情形下，原告主张答辩人付6688827.82元不符合合同约定，答辩人在此时尚不负有给付义务；3、施工合同第十条约定了违约责任，本案中合同约定开工日期和竣工日期，原告在施工过程中存在指令单107/108/128，安装部分005/008等指令单的迟延，导致工期迟延，根据合同第十条约定应当承担每天1000元的违约责任，据我方计算为342000元。同时，在工程施工质量方面，存在多个质量问题，我方保留诉讼权利。根据合同第十六条第五款，答辩人给付工程款项时，有权在进度款项将违约金予以扣除，故此如果法庭认为答辩人负有给付义务，应当根据合同约定将违约金依法予以扣除。经审理查明：2017年6月22日，原被告签订《宿迁中央广场零星工程施工合同》一份，合同约定：工程名称为宿迁中央广场甲方指定零星工程施工合同，工程地点：宿迁幸福南路88号，工程规模：约32万㎡，二、本工程的承包范围及内容为：（1）不在总承包范围内的零星项目（土建、安装、维修）工程；（2）临时应急工程；（3）零星点工。承包方式：安装工程承包范围采用固定费率及定额、固定点工计价，包工包料。开工日期为：2017年6月1日,竣工日期:2017年12月31日。工程造价：本合同采用固定费率及定额、固定点工单价计价方式，暂定总价为4000000元整，最终工程价款以完成工作量按费率及定额、固定点工单价计价。工程款支付：合同签订后，乙方每月25日上报上月已完合格工程量，甲方及监理验收合格书面确认后支付已完成合格工程量的70%，每月完成工程量不足一万元的并入下月支付；本合同工程全部完工并在竣工验收合格后经甲方书面确认后，甲方支付至已完成合格工程量价款的80%。工程具备竣工阶段条件后，自甲方签字确认竣工结算报告和完整的结算资料之日起六个月内，按甲方或甲方集团公司《工程结算制度》对乙方递交的竣工结算报告给予相应审查。经甲乙双方共同确认后三个月一次无息支付到结算审计工程造价的95%（实际支付时需在全额扣除水电费、按合同各项违约、工期违约、质量违约、违约金等），剩余5%作为质保金，质保期满后无任何质量问题无息付清。每次工程款支付前，乙方必须提供工程所在地税务部门开具的正规发票，保证所提供发票的真实性。当工程款支付至最终结算总价的95%时，乙方应提供与最终结算总价等额的全额发票。乙方应严格按甲方的要求进场组织施工，否则每延误一天，按1000元/天的标准向甲方支付违约金……因乙方原因造成工期延误的，工期不予顺延，每延误一天，乙方按1000元/天的标注向甲方支付违约金，由此引起的赶工措施等费用以及给甲方造成的一切损失由乙方承担。本工程的质量保修期为一年。乙方提交的竣工结算不得高估冒算，竣工结算需经甲方初审、甲方聘请的第三方审计，甲方集团公司终审，如结算后核减累计超过承包人申报结算价的5%时，其超过部分的审核费用由乙方承担，且对此超过部分乙方应承担10%的违约金。除了规范明确的不可抗力度基本工程的施工产生实质性的影响经甲方书面签字确认外，乙方不得以任何理由中途终止合同的执行，否则，乙方自愿承担合同暂定总价款30%的违约金且承担由此给甲方造成的一切经济损失……2017年11月11日，原被告又签订《宿迁中央广场零星工程施工合同补充协议》（以下简称补充协议），协议约定:本补充协议单独执行，计价方式：固定单价。暂定总价为壹佰陆拾肆万六千零壹拾柒元贰角陆分整。付款方式：1、合同签订后7天内预付合同总价款的30%预付款；2、钢结构构件加工完成并进场付至合同总价款的50%，工程施工完成并通过验收付完产值85%进度款，4、按甲方制度办理工程结算，结算终审完成付至结算总价款的97%，余款为质保金，两年后无息付清。工期：1、开工日期：2017年11月1日，竣工日期：2017年11月28日。2018年2月7日，原被告又签订《宿迁中央广场零星工程施工合同补充协议2》（以下简称补充协议2），协议约定：一、补充条款1、（1）不再总承包范围内的零星项目（土建、安装、维修）工程；（2）临时应急工程；（3）零星点工。由于实际需完成的工作量超出原合同预估，特签订此补充协议。2、本补充协议暂定总价为捌佰陆拾万元。本补充协议计价方式为按原合同执行。补充协议部分付款方式：按原合同执行。本补充协议作为原合同的补充协议，即为原合同的补充性条款，结算时必须和原合同一并结算，不得单独作为工程结算依据。上述《补充协议》的工程于2017年11月22日开工，于2018年4月20日竣工，后验收合格。上述《宿迁中央广场零星工程施工合同》及《补充协议2》的工程于2017年5月20日开工，2018年6月28日竣工，后验收合格。2018年11月22日，被告向原告出具《工期证明》，载明：兹有江苏华旭建筑安装工程有限公司承接宿迁中央国际购物广场零星工程，原合同约定开工日期为2017年6月1日，竣工日期为2017年12月31日，因施工期间变更指令较多、因环保问题限制混凝土等材料无法进场，地下室受潮严重等原因，实际竣工时间为2018年6月28日。本院依法委托江苏正源工程项目管理有限公司对上述工程造价进行鉴定，江苏正源工程项目管理有限公司于2021年3月17日出具的鉴定意见书载明：委鉴标宿迁中央商场零星工程税前造价合计为14360436.23元，其中土建工程税前造价为7970320.43元；安装工程税前造价为6390115.8元，所有税前造价均为优惠后价格。其中以10%税率开票的税前造价为970873.69元，税金为97087.37元，加税合计为1067961.06元；以11%税率开票的税前造价为7863006.69元，税金为864930.74元，加税合计为8727937.42元；剩余未开票的税前造价为：14360436.23-970873.69-786006.59=5526555.85元，依据先行税率9%，税金为497390.03元，加税合计为6023945.88元。综上，委鉴标宿迁中央商场零星工程造价合计为1067961.06+8727937.42+6023945.88=15819844.36元，原告因鉴定支出鉴定费268000元。被告已支付工程款9333138.87元。另，原告已向被告提供15819844.36元发票。本院认为，合法的债权债务受法律保护。原被告签订的《宿迁中央广场零星工程施工合同》、《宿迁中央广场零星工程施工合同补充协议》、《宿迁中央广场零星工程施工合同补充协议2》，系原被告真意思表示，不违反法律、行政性法规的强制性规定，该合同依法成立有效。原告主张被告支付工程款6688827.82元。本院认为，依照合同约定，原告施工的工程质保期均届满，涉案合同的工程总价为15819844.36元，扣除已支付的9333138.87元，尚余6486705.49元未支付，故本院支持被告向原告继续支付工程款6486706元（取整）。关于鉴定费。因被告在审计过程中进行到甲方集团公司终审，终审环节因被告原因暂停继而引起诉讼，故鉴定费由被告承担。被告辩称，原告工期违约，应从上述工程款中扣除相关违约金。本院认为，由被告向原告出具的《工期说明》已经说明工期延期的原因，工期延误非原告原因导致的，故本院对被告的辩解意见不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：被告宿迁中央国际购物广场有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江苏华旭建筑安装工程有限公司支付工程款6486706元。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费收取58622元，保全费5000元，鉴定费268000元，由被告负担330207元，由原告负担1415元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  臧 委人民陪审员  冯光云人民陪审员  王贵珍二〇二一年四月二十二日书 记 员  胥可君法律提示：本判决发生法律效力后，当事人必须履行，一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行，义务人应当承担不履行义务所产生的一切法律后果。申请执行的期限为二年，申请执行时效的中止、中断适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请执行的期限从本判决书规定的履行期限的最后一日起计，分期履行的从规定的每次履行期间的最后一日起计算。