四川省武胜县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1622民初750号 原告：王希，男，1987年11月3日出生，汉族，住四川省武胜县。 原告：魏茜，女，1989年11月30日出生，汉族，住四川省武胜县。 以上二原告委托诉讼代理人：朱磊，重庆永和律师事务所律师。 被告：四川省梓盛发龙女湖旅游开发有限公司，住所地四川省广安市武胜县污水处理厂内，统一社会信用代码91511622056086587K。 法定代表人：叶壮添，总经理。 委托诉讼代理人：廖超，四川君尊律师事务所律师。 原告王希、魏茜与被告四川省梓盛发龙女湖旅游开发有限公司（以下简称梓盛发公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2021年3月4日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月23日公开开庭进行了审理。原告王希、魏茜及委托诉讼代理人朱磊、被告梓盛发公司的委托诉讼代理人廖超均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告王希、魏茜向本院提出诉讼请求：判决被告梓盛发公司支付逾期交房违约金16775元（从2019年8月31日起以购房款402268元为基数按日万分之一计算至2020年10月21日止）。事实和理由：2017年，原告王希、魏茜与被告梓盛发公司签订商品房买卖合同一份，约定：被告梓盛发公司将位于武胜县××镇××小区的住房一套出售给原告王希、魏茜，房屋总价款402268元，交房日期为2019年8月31日前；如因被告梓盛发公司逾期交房，自本合同第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，被告梓盛发公司按日计算向原告王希、魏茜支付已交付房价款万分之一的违约金。合同签订后，原告王希、魏茜依约履行了自己的义务，但被告梓盛发公司违反合同的约定延迟向原告王希、魏茜交付房屋，已构成违约。为保护合法权益，原告王希、魏茜特提起诉讼。 被告梓盛发公司辩称，被告梓盛发公司逾期交付房屋的事实存在，但因以下两方面的原因所致：政府未如期移交净地给被告，致案涉小区的5号楼未能修建，亦致整个项目未进行综合验收，不能达到交房条件；因政府未能净地交付土地，致工期延误。同时，2020年1月出现的新冠肺炎疫情导致停工，耽误工程进度6个月。被告梓盛发公司非故意违约，不应当承担违约责任。另外，部分业主主张的违约金计算时间点错误，应以被告梓盛发公司通知接房的时间为准。若法院判决被告梓盛发公司承担违约责任，原告主张逾期交房的违约金过高，请求依法予以调减。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人无异议的以下证据，本院予以采信并在卷佐证：原告王希、魏茜提交的商品房买卖合同、物业管理费发票、购房款收据、按揭抵押借款合同附件等。 对当事人有异议的以下证据，本院认证如下： 被告梓盛发公司提交的武胜县人民政府强制执行申请书、前锋区人民法院（2018）川1603行审107号行政裁定书、被告梓盛发公司工程部工作联系函和拆迁过程照片，该证据客观、真实，且能够相互印证，与本案具有关联性，本院予以采信；被告梓盛发公司提交的交房公告和通知交房的短信记录打印件，该组证据客观、真实，但不能证实原告王希、魏茜看到了该交房公告，亦不能证明原告王希、魏茜接收到了被告梓盛发公司所发送的短信，被告梓盛发公司未按合同约定即以书面方式通知原告王希、魏茜接房。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年，原告王希、魏茜（合同中的买受人）与被告梓盛发公司（合同中的出卖人）签订商品房买卖合同一份，合同有关内容为：买受人购买出卖人开发的位于××镇××路××路××幢××层××号××，建筑面积105.86平方米，每平方米3800元，价款402268元；买受人可以首期支付购房款202268元，余下200000元向银行进行按揭贷款；出卖人应当在2019年8月31日前向原告交付该商品房；逾期超过120日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付；该商品房达到第十一条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日前的7日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件”。合同对双方的其他权利、义务亦进行了约定。随后，原告王希、魏茜按约定交纳了购房款首付款202268元，在四川武胜农村商业银行办理了房屋按揭抵押贷款。嗣后，被告梓盛发公司未按合同约定交付房屋。2020年10月19日的交房公告载明：交房时间10月25日，交付楼栋7栋；交房时间10月26日-27日，交付楼栋6栋；交房时间10月28日-29日，交付楼栋5栋；交房时间10月30日-31日，交付楼栋4栋。同时，2020年10月20日，被告梓盛发公司安排的工作人员向购房合同上记载的原告王希、魏茜的电话号码发出短信一条，短信内容主要为告知业主办理接房时需携带的证件、合同、票据、户口簿等。 另查明，龙女湖塞纳湾畔商品房所涉的集体农用地在征地过程中，被征收人刘洪均未能与武胜县人民政府达成补偿协议。2018年7月23日，武胜县人民政府向广安市前锋区人民法院申请强制执行武府征补决（2017）7号《房屋征收补偿决定书》，广安市前锋区人民法院于2018年7月30日作出（2018）川1603行审107号行政裁定书，裁定准予强制执行该《房屋征收补偿决定书》。 庭审中，本院向被告梓盛发公司释明庭审后三日将本案案涉房屋的规划验收批准文件、建筑工程竣工验收备案书、有资质的房产测绘机构对案涉商品房进行面积实测并出具报告书提交至法院，被告梓盛发公司未在指定的时间向本院提交上述资料。 本院认为，原、被告之间签订的商品房买卖合同系双方的真实意思表示，该合同内容真实，合法有效，依法受法律保护。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”之规定，原告王希、魏茜已按合同约定履行了交付购房款的义务，被告梓盛发公司在合同约定的期限内未向原告王希、魏茜交付房屋已构成违约，依法应承担相应的违约责任。被告梓盛发公司经本院释明未在指定期限内向提交本案案涉房屋的规划验收批准文件、建筑工程竣工验收备案书、有资质的房产测绘机构对案涉商品房进行面积实测并出具报告书，理应承担对其不利的法律后果。被告未提交证据证明案涉房屋已具备约定交付条件，且被告梓盛发公司提供的证据亦不能证明其已于2020年10月20日履行了通知业主接房的义务，故其辩称违约金应计算至2020年10月20日止的理由不能成立。但原告王希、魏茜请求从2019年8月31日起计算逾期交房违约金至2020年10月21日止，不违反法律规定。同时根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”之规定，商品房买卖合同约定了逾期交付房屋违约金的计算标准，被告梓盛发公司辩称该违约金约定的标准过高，请求调减，因原告王希、魏茜没有提供证据证实因逾期交房导致所受的实际损失，致本院无法确认其因此所受的具体损失，被告梓盛发公司请求调减违约金的理由成立，本院予以支持。综合考虑被告梓盛发公司逾期交房的时间及过错程度、原告王希、魏茜所缴纳的购房款金额和同地段的房屋租金等诸多因素，本院酌情认定由被告梓盛发公司给付原告王希、魏茜逾期交付房屋违约金10065元。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 被告四川省梓盛发龙女湖旅游开发有限公司在本案判决生效后30日内给付原告王希、魏茜逾期交付房屋违约金10065元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决生效后在规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 案件受理费220元，减半收取110元，由被告四川省梓盛发龙女湖旅游开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。 本判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  赵青 二〇二一年四月二十九日 书记员  马林