河南省宁陵县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫1423民初746号原告：商丘之己装饰设计有限公司，住所地河南省商丘市睢阳区归德路与雪苑路交叉口向西50米路北，统一社会信用代码：91411403MA46C1E4XU。法定代表人：梁宗靖，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：孙德申，河南京港律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘释然，河南京港律师事务所律师。被告：商丘喜礼汇酒店管理有限公司，住所地河南省宁陵县工业大道与张弓路交叉口往西50米路南，统一社会信用代码：91411423MA47XNU041。法定代表人：陈昊，系该公司总经理。原告商丘之己装饰设计有限公司（以下简称之己公司）与被告商丘喜礼汇酒店管理有限公司（以下简称喜礼汇公司）装饰装修合同纠纷一案，本院依法受理后于2021年4月22日依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告装饰设计公司的法定代表人梁宗靖、委托诉讼代理人孙德申、刘释然到庭参加了诉讼,被告喜礼汇公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告下余工程款160000元及利息（利息自2020年8月19日起按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日）；2、判决被告支付因工程量增加而应当支付的工时费184500元及利息（利息自2020年8月21日起按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日）；3、判决被告支付原告待工工资105150元及利息（利息自2020年7月19日起按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日）；4、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2020年5月19日，原、被告双方经协商签订了装饰工程施工协议书，被告将位于宁陵工业大道与张弓路交叉口宁陵喜礼汇婚礼主题酒店工程发包给了原告，承包方式为大清包（包工、包施工架材及施工设备等，材料由被告提供），总价款为1000000元。工程款的支付方式为进场后7日内支付100000元，基础隔断墙、吊顶施工完成验收合格后支付200000元，饰面板及室外装饰工程完成验收合格后支付300000元，竣工验收合格后支付370000元，剩余30000元作为质保金，交付满半年后一个月内支付。原告在合同签订之前就进场施工。施工过程中被告对原工程进行了变更，增加了工程量，经双方确认增加的工时费为184500元。因被告的原因致使原告的工人待工，给原告造成了重大损失，经双方确认被告补偿待工工资105150元。原告于2020年8月19日完成了装饰工程的施工并将工程交付给了被告。被告于2020年8月20日在宁陵喜礼汇婚礼主题酒店举办了婚礼主持人大赛，已经将工程投放使用。截止到起诉之日，原告共收到被告工程款840000元，下余工程款、待工工资等经原告多次催要，被告拒不支付。原告为此诉讼到法院，请求依法判决。被告未作答辩。原告为支持其诉讼主张向本院提交的证据有：1、2020年5月19日，原告商丘之己装饰设计有限公司与被告商丘喜礼汇酒店管理有限公司签订的《装饰工程施工协议》，证明2020年5月19日原被告签订了装饰工程施工协议书，被告将位于宁陵工业大道与张弓路交叉口宁陵喜礼汇婚礼主题酒店的装饰装修工程发包给了原告，承包方式为大清包（包工、包施工架材及施工设备等，材料由被告提供），总价款为100万元。工程款的支付方式为进场后7日内支付10万元，基础隔断墙、吊顶施工完成验收合格后支付20万元，饰面板及室外装饰工程完成验收合格后支付30万元，竣工验收合格后支付37万元，剩余3万元作为质保金，交付满半年后一个月内支付。2、2020年8月21日原被告双方共同确认的《工程变更单》，证明原告在施工过程中，被告要求工程变更，因工程变更而使工程量增加。双方确认因增加工程量的而应当支付给原告的工时费为184500元。3、2020年7月19日，原被告双方共同确认的《宁陵喜礼汇酒店装修施工，因甲方原因导致乙方工人待工时间明细》，证明因被告原因导致原告的工人待工701个工，被告应当向原告支付待工工资105150元。4、微信截屏图片及视频资料一组，微信截屏图片、微信上下载的视频资料，证明第七届豫鲁苏皖婚礼主持人大赛于2020年8月20日在宁陵喜礼汇婚礼主题酒店举办。2020年9月26日宁陵喜礼汇婚礼主题酒店开业。2021年1月1号，宁陵喜礼汇婚礼主题酒店已经投入使用的视频资料。2021年1月9号宁陵喜礼汇婚礼主题酒店正在举办婚宴的视频资料。5、（四份证据）证明被告已经于2020年8月20日将原告装饰装修的宁陵喜礼汇婚礼主题酒店投入使用，用于经营活动。被告未到庭，视为放质辩意见。被告未向本院提交证据。本院对当事人的证据认定如下：原告提交的所有证据内容真实，来源形式合法，与本案具有关联性，可以证明本案的基本事实，对其证明力本院予以确认。通过庭审及有效证据的认定，本院可以确认以下案件事实：2020年5月19日，原、被告签订了装饰工程施工协议书，该协议约定：被告（甲方）将位于宁陵工业大道与张弓路交叉口宁陵喜礼汇婚礼主题酒店工程发包给了原告（乙方），工期为2020年5月19日起至2020年7月19日，为60天。承包方式为大清包（包工、包施工架材及施工设备包材料用量、包质量、包安全、包文明施工、包进度），协议价款为总价包死方式，协议总价款为壹佰万元整。工程款的支付方式为进场后7日内支付100000元，基础隔断墙、吊顶施工完成验收合格后支付200000元，饰面板及室外装饰工程完成验收合格后支付300000元，竣工验收合格后支付37万元，剩余3万元作为质保金，质保期两年（交付满半年后一个月内支付）。原告在施工过程中，被告对原工程进行了变更，增加了工程量。2020年8月21日，双方在工程变更单上确认增加的工时费为184500元。因被告的原因致使原告方的工人待工，2020年7月19日，经双方待工时间明细确认，待工工资共计105150元。2020年8月20日工程完工后被告已投入使用。至本案诉讼时，原告共收到被告工程款840000元。双方因下余工程款、待工工资等问题协商未果，原告诉讼来院，请求依法判决被告支付下余工程款160000元及利息、待工工资105150元及利息、增加工时费184500元及利息。本院认为：依法成立的合同受法律保护。原、被告双方签订有装饰工程协议，原告为被告的酒店进行装修，双方之间成立装饰装修合同关系。合同双方均应全面履行各自的义务。双方在合同中约定工程总价款为1000000元，2020年8月20日工程完工后被告已投入使用，被告已支付840000元，剩余价款160000元（1000000元-840000元）被告应予支付。增加的工时费184500元，有双方的工程变更单确认，自确认之日被告应予支付。因被告方原因导致的原告待工工资105150元，被告在明细表上予在确认，自确认之日被告应予支付。关于利息问题，由于被告未在债务确定之日付款，依法应支付相应利息。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百二十四条、第二百六十九条、第二百七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告商丘喜礼汇酒店管理有限公司向原告商丘之己装饰设计有限公司支付工程款160000元及利息（利息按本金130000元计息，自2020年8月20日起至2021年3月19日止；按本金160000元计息，自2021年3月20日起至付清之日止，均按照同期贷款市场报价利率计算），于本判决生效之日起十日内付清；二、被告商丘喜礼汇酒店管理有限公司向原告商丘之己装饰设计有限公司支付工时费184500元及利息（利息自2020年8月21日起按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日），于本判决生效之日起十日内付清；三、被告商丘喜礼汇酒店管理有限公司向原告商丘之己装饰设计有限公司支付原告待工工资105150元及利息（利息自2020年7月19日起按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日），于本判决生效之日起十日内付清。若被告商丘喜礼汇酒店管理有限公司未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费8044元，减半收取4022元，由被告商丘喜礼汇酒店管理有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。审判员 李 豫二〇二一年四月二十三日书记员 彭馨莹