辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽02民终1067号上诉人（原审原告）：李某，男，2007年4月23日出生，汉族，住辽宁省大连市西岗区。法定代理人：汤玲艳（系上诉人母亲），女，1981年6月13日出生，汉族，住址同上。委托诉讼代理人：姜艳，辽宁滳盈律师事务所律师。委托诉讼代理人：张祖杰，辽宁滳盈律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：大连金万科置业有限公司，住所地辽宁省大连市甘井子区山东路9-9号（207），统一社会信用代码：91210200MA0P5QCG56。法定代表人：周旭升，该公司经理。委托诉讼代理人：梁红，辽宁智库律师事务所律师。委托诉讼代理人：迟小宇，辽宁智库律师事务所律师。上诉人李某因与被上诉人大连金万科置业有限公司（以下简称金万科公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服大连市甘井子区人民法院（2020）辽0211民初4911号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年2月1日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。李某上诉请求：1、撤销一审判决，改判支持李某的一审诉讼请求或发回重审；2、案件受理费由金万科公司承担。事实和理由：一、一审判决认定事实不清，证据不足。１、关于案涉房屋漏水问题，案涉房屋存在严重质量问题，上诉人在一审时已提交甘井子区城市发展服务中心质量监督部出具的《关于尽快开展八栋墅小区房屋渗漏等质量问题进行维修的函》、大连市甘井子区住房和城市建设局出具的《信访事项答复意见书》、被上诉人公示的维修公告、照片、视频、录像、录音等证据，一审法官也到现场查看了案涉房屋情况，不仅未采信上述证据，却依据被上诉人提交的《竣工验收备案表》认定该房屋已经验收合格，不存在质量问题，证据采信不当。《竣工验收备案表》是被上诉人及其他公司综合验收取得的，其效力并不能对抗甘井子城市发展服务中心质量监督部及大连市甘井子区住房和城市建设局关于案涉房屋存在漏雨的质量问题的认定。2、一审判决认为被上诉人在合同约定期限内通知上诉人收房便履行完交房义务，上诉人认为，房屋交付应当具备开发商通知收房、房屋交付与业主对房屋的质量验收、书面确认四个基本环节，而并非被上诉人单纯将房屋交付给上诉人，上诉人就必须强制接受，上诉人有权对房屋进行质量验收。案涉房屋存在漏雨的质量问题，无法进行装修入住，一审判决认为被上诉人只需按照《住宅质量保证书》履行相应的保修责任，但《住宅质量保证书》只约定保修范围及质保时间，案涉房屋从交付至今都存在漏水问题，被上诉人应对上诉人予以赔偿。3、案涉房屋由于被上诉人原因无法入住，应赔偿上诉人物业费、采暖费的请求。二、一审判决适用法律错误。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条之规定，因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。上诉人因房屋质量问题造成渗漏已严重影响正常居住使用，由此产生的银行贷款利息、物业费、采暖费，均属上诉人的损失，上诉人有权要求被上诉人进行赔偿，该实际损失远高于双方合同约定的违约金，依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，上诉人请求增加违约金至总房款的日万分之一点七五，即按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.3倍支付违约金，应予以支持。金万科公司辩称,不同意李某的上诉请求。一、案涉房屋已在双方合同约定的交房日期，即2019年7月10日前具备合同第八条所约定的交付标准，符合法律规定的交付条件，上诉人以案涉房屋不具备交房标准为由拒绝收房并据此主张逾期交房违约金，无事实与法律依据。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条、《建设工程质量管理条例》第三条、第十六条规定，以及案涉《商品房买卖合同》第八条约定，案涉房屋所在工程于2018年12月28日已经大连市甘井子区城市建设管理局出具竣工验收备案表。即案涉房屋所在工程于2018年12月28日前即已经建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位验收合格，具备合同约定的交付条件。由此可知，案涉房屋在合同约定的交房日期2019年7月10日前已具备合同第八条所约定的交付标准，具备交付使用条件，上诉人以案涉房屋存在质量问题为由拒绝收房，缺乏基本事实依据。二、案涉房屋渗漏水问题，属于被上诉人保修范围，并非质量瑕疵，上诉人称案涉房屋无法实现居住使用功能，缺乏基本事实依据。1、2019年8月，因超强台风利奇马致案涉房屋发生渗漏水，属于不能预见、不能克服、不能避免的不可抗力，被上诉人因此免责。2、根据《商品房买卖合同》第九条及第十三条约定，上诉人所主张的渗漏水问题，非主体结构质量问题，不影响正常居住使用，上诉人称案涉房屋无法实现居住使用功能，以此为由拒绝收房，没有任何事实及法律依据。3、大连市甘井子区住房和城乡建设局《信访事项答复意见书》及甘井子区城市发展服务中心质量监督部《关于尽快开展对八栋墅小区房屋渗漏等问题进行维修的函》，均要求被上诉人作为开发商，承担质量保修责任，进一步说明相关质量监督部门亦认可案涉房屋渗漏水问题，非严重影响居住使用的质量问题，上诉人无权以此为由拒绝收房。三、《商品房买卖合同》第九条约定，“出卖人送达通知后，除非有合法理由，买受人超过通知规定的时间15日内未来办理房屋交接手续，视为出卖人已按期交付”，被上诉人已经通知上诉人2019年7月10日办理房屋交付手续，上诉人却以案涉房屋存在质量问题拒绝收房，案涉房屋视为自2019年7月10日起已交付，因此造成的逾期收房责任应由上诉人自身承担，与被上诉人无关。四、参照其他法院生效裁判文书，对于以渗漏水问题为由拒绝收房，进而主张逾期交房违约金的，均认定开发商不构成逾期交房，判决驳回购房者逾期交房违约金的诉请。李某向一审法院起诉请求：判令金万科公司赔偿因房屋没有达到入住标准，使李某无法按期收房造成的损失48334元（以总房款338万元为基数，按日万分之一计算，自2019年7月10日至2019年11月30日止）。在一审庭审时变更为：1、判令金万科公司给付因房屋没有达到入住标准，使李某无法按期收房的违约金（自2019年7月10日计算至实际收房之日止，以房款338万元为基数，按照日万分之1.75计算，暂计至2019年11月30日为84584.5元）；2、判令金万科公司从实际交房后起算李某实际收房后的取暖费、物业费。一审法院认定事实：李某（买受人）与金万科公司（出卖人）于2018年8月6日签订《商品房买卖合同》约定，买受人购买行政街号甘井子区商城花园北街15号7单元2跃3层1号房屋，建筑面积165.96平方米，按套计算该商品房总价款338万元。出卖人应当在2019年7月10日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备商品房经验收合格条件并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单，所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人交付使用的商品房的装饰设备标准应符合双方约定附件三的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照买受人的要求先行修复，如不能修复，则以同等品质的材料设备代替方式处理。买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。李某自述金万科公司于2019年7月1日通知李某交房，李某认为房屋漏水、没有楼梯而拒收房屋。另查，大连市甘井子区城市建设管理局于2018年12月28日出具房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表记载，甘井子区华东路26号宗地项目1#-14#楼、CK1#-CK3#楼工程竣工验收备案文件已收讫。一审法院认为：李某与金万科公司于2018年8月6日签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，应为有效。按照该《商品房买卖合同》约定，金万科公司将经验收合格并符合该合同约定的商品房交付李某使用，金万科公司自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。案涉房屋于2018年12月28日经竣工验收备案，也就是说，案涉房屋在合同约定的交付时间2019年7月10日前已达到合同约定的交付条件。李某自述金万科公司于2019年7月1日通知李某交房，由此可见，金万科公司已在合同约定的交房期限前通知李某交付符合合同约定条件的房屋，系李某拒收而产生延迟接收房屋，故李某要求金万科公司给付逾期交房违约金及要求金万科公司从实际交房后起算李某实际收房后的取暖费、物业费，没有合同依据和法律依据，不予支持。关于李某提出房屋存在漏水等问题，金万科公司辩称漏水系因遭遇超强台风所致，并非金万科公司责任。金万科公司目前提交的证据均不足以证明案涉房屋漏水具体的确定性原因，鉴于庭审中双方均确认，金万科公司已进行了相应的维修，由此可见，无论是何原因漏水，金万科公司已履行了《商品房买卖合同》中的义务。关于李某提出房屋没有安装室内基础楼梯一节。合同中所附房屋平面图标示的是室内楼梯间所在位置，双方签订的《商品房买卖合同》与附件《八栋墅叠拼交付标准》中，均没有金万科公司应向李某交付楼梯以及楼梯的具体材质、规格的明确约定。庭审中，金万科公司表示为维护开发商和业主的友好关系，出于共建和谐美好小区的社会效果，金万科公司已经沟通协调施工单位于2019年9月完成楼梯搭建。现李某以金万科公司没有交付楼梯而主张金万科公司违约，不予支持。综上，一审法院依照《最高人民法院关于适用本院审理过程中，双方当事人对一审查明的事实均无异议，本院对一审查明的事实予以确认。根据双方一审所提交证据及一、二审陈述，本院另查明如下事实：案涉《商品房买卖合同》附件四《补充协议》第九条“关于商品房交付”约定：“……出卖人送达通知后，除非有合法理由，买受人超过通知规定的时间15日内未办理房屋交接手续，视为出卖人已按期交付。房屋交付时，买受人认为存在下列情形的，双方应在完成交付后，按照法规和合同约定处理：(1)主体结构以外的质量问题；(2)装修和设备标准与合同约定不一致；(3)设备及配套设施不符合《新建住宅使用说明书》的约定，商品房毁损、灭失的风险及物业管理费、采暖费等相关费用，自交付之日或者视为交付之日起由买受人承担”，第十三条“关于保修和质量争议处理”约定：“买受人认为交付的商品房有质量瑕疵时，应以书面形式向出卖人提出，出卖人应在7个工作日内派工作人员前往处理，依据《住宅质量保证书》，及时给予保修服务。买卖双方对交付商品房的质量有争议时，买受人可向具有工程质量检测资质的机构申请鉴定。如鉴定结论为主体结构质量不合格，或者属于严重影响正常居住使用的质量问题，买受人有权解除合同，出卖人承担鉴定费用并赔偿买受人直接损失。买受人无合法理由未按约定的日期办理房屋交付手续，保修期从视为交付之日起计算”。在该合同后附的“八栋墅叠拼交付标准”中，包括室外部分、室内部分、一层小院，其中室内部分并不包括室内楼梯，并备注“其余未约定部分均以实际交付为准”。二审庭审中，上诉人承认金万科公司于2019年7月1日通知其收房后，其以案涉房屋中无室内楼梯为由，拒绝接收房屋，拒收房屋的理由不包括房屋渗漏水。2019年8月4日，上诉人发现房屋有渗漏水现象，并向金万科公司提出该问题，要求金万科公司予以维修，金万科公司对该事实无异议，并承认于2019年10月、11月对案涉房屋进行了维修。现双方对于金万科公司已于2019年9月26日将案涉房屋内的室内楼梯搭建完毕无异议。上诉人明确表示其仅要求金万科公司赔偿其因无法按期收房造成的经济损失，不要求解除商品房买卖合同。关于其一审的第二项诉讼请求（要求金万科公司从实际交房后起算取暖费、物业费），上诉人承认上述费用尚未实际交纳，只是认为在收房之前不应承担上述费用。本院认为，结合现已查明事实以及双方当事人在一、二审的陈述，双方均认可金万科公司在2019年7月1日通知交付案涉房屋时无室内楼梯且案涉房屋在2019年8月4日之后存在渗漏水问题，后金万科公司已于2019年9月26日将室内楼梯搭建完毕且对渗漏水问题进行了维修。本案二审争议焦点为：上诉人以案涉房屋无室内楼梯及存在渗漏水问题为由拒绝接收房屋的理由是否成立；上诉人要求金万科公司承担逾期交房违约责任的请求应否支持。针对上述焦点问题，本院认为，首先，案涉《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在2019年7月10日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经验收合格；……”。上述约定系双方当事人对交房期限和交房条件的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。因此，根据双方约定，金万科公司作为出卖人，应在2019年7月10日之前，将“经验收合格”并“符合合同约定”的商品房交付买受人使用。根据一审时金万科公司提交的证据显示，大连市甘井子区城市建设管理局于2018年12月28日出具的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》已载明案涉房屋所在工程竣工验收备案文件已收讫。《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第五条规定：“建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（一）工程竣工验收备案表；（二）工程竣工验收报告。……”；第六条规定：“备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。”根据上述规定，备案机关在收到建设单位提交的包括工程竣工验收报告在内的全部备案文件后才会出具竣工验收备案表。案涉竣工验收备案表系2018年12月28日出具，可证明案涉房屋在该日期前已验收合格并取得竣工验收报告，故可认定案涉房屋已在合同约定的交房期限（2019年7月10日）届满前已“经验收合格”，且上诉人亦认可金万科公司在2019年7月1日已通知其收房。其次，案涉《商品房买卖合同》补充协议第九条约定，“房屋交付时，买受人认为存在下列情形的，双方应在完成交付后，按照法规和合同约定处理：(1)主体结构以外的质量问题；(2)装修和设备标准与合同约定不一致；(3)设备及配套设施不符合《新建住宅使用说明书》的约定……”，因此，除房屋主体结构以及其他严重质量问题致使影响正常居住使用外，上诉人应依约接收房屋，但有权就主体结构以外的质量问题等向金万科公司主张权利。上诉人上诉称《商品房买卖合同》附图中标注有室内楼梯且金万科公司的样板间内有楼梯，故金万科公司交付的房屋不符合约定，其有权拒收房屋。根据查明的事实，案涉《商品房买卖合同》后附的房屋平面图系标示室内楼梯间所在位置，而在《商品房买卖合同》及附件中并没有关于室内楼梯的约定，在合同后附的交付标准中对室内楼梯的具体材质、规格亦无相关约定，且备注“其余未约定部分均以实际交付为准”字样，尽管上诉人购买的房屋系二层跃三层的住宅，但因双方未在商品房买卖合同及附件中明确约定室内楼梯应由出卖人金万科公司在交房前建设完成，故上诉人以此为由拒收房屋，既不符合约定，亦无法律依据。再次，上诉人承认金万科公司在2019年7月1日通知其收房时，案涉房屋并不存在渗漏水现象。本案二审审理过程中，上诉人提交了微信聊天记录、视频、照片等证据证明案涉房屋存在渗漏水问题，至今仍未修好，不符合交房条件，但金万科公司对上述证据的真实性及关联性均有异议。现双方对案涉房屋2019年8月4日才开始出现渗漏水现象均无异议，该事实发生于金万科公司向上诉人发出交房通知之后，根据附件四第九条之约定，“出卖人的通知送达后，除非有合法的理由，买受人超过通知规定的时间15日未办理房屋交接手续的，视为出卖人已按期交付”，自2019年7月1日上诉人收到金万科的收房通知至2019年8月4日，已超过合同所规定的15日，如上文所述，上诉人所称的无室内楼梯问题并不构成拒收房屋的合理理由，其未在合同约定的期限内办理房屋交接手续，应视为出卖人已按期交付。根据双方签订的《商品房买卖合同》第九条、第十三条的约定，渗漏水问题不属于房屋主体结构的质量问题，上诉人以此为由拒绝收房，依据不足，本院对上诉人二审提交的证据不予采信，对其此点上诉理由不予采纳。上诉人上诉称根据案涉《商品房买卖合同》第十六条第一款、第三款约定，金万科公司应当维修案涉房屋直至验收合格、具备装修入住条件。本院认为，案涉《商品房买卖合同》第十六条第一款规定，“买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任”；第三款规定，“在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担”，上述约定系关于出卖人金万科公司自房屋交付使用之日起质量保修责任的约定。根据约定，在案涉房屋交付使用之日起，如房屋存在相关的质量问题，买受人可要求出卖人承担质量维修义务，出卖人应按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。但该条约定并非就案涉房屋交付条件的约定，亦不应成为上诉人拒收房屋的理由。此外，因案涉房屋已竣工验收合格，上诉人要求金万科公司维修至验收合格，于法无据。故对上诉人此项上诉理由，本院不予采纳。上诉人上诉称根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条“因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持”之规定，对于其银行贷款利息、物业费、采暖费等，金万科公司均应予以赔偿。本案二审中，经询问上诉人，其明确表示不要求解除合同，故其依据上述规定要求对方承担违约责任并无法律依据。此外，上诉人一审时系要求金万科公司承担“因房屋未达到入住标准，无法按期收房”的违约责任，如前所述，上诉人以无室内楼梯及房屋渗漏水为由拒绝收房的理由均不成立，故其主张金万科公司承担违约责任，并要求自实际收房之日起计算取暖费、物业费，亦无合理依据，一审法院对其诉请未予支持，并无不当。综上所述，李某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1008元，由李某负担。本判决为终审判决。审判长  贾春雨审判员  任 娲审判员  张 钱二〇二一年四月二十三日书记员  王丽秋