江苏省盱眙县人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0830民初44号原告：于平平，男，1984年2月15日出生，汉族，住江阴市。委托诉讼代理人:钟新国，江苏灜优律师事务所律师。被告：江苏爱文工业重型装备有限公司，统一社会信用代码：91320830MA1MKH5A8L，住所地：盱眙经济开发区国槐大道西侧（江苏恒信重型装备有限公司院内）。法定代表人：邓莉莉，该公司执行董事。委托诉讼代理人:倪永保，江苏普悦（盱眙）律师事务所律师。原告于平平与被告江苏爱文工业重型装备有限公司（以下至判决主文简称江苏爱文公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月3日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年2月5日公开开庭进行了审理。原告于平平的委托诉讼代理人钟新国到庭参加了诉讼，被告江苏爱文公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案于2021年4月1日再次公开开庭进行了审理。原告于平平的委托诉讼代理人钟新国、被告江苏爱文公司的委托诉讼代理人倪永保到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告于平平向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付承揽款489075元；2、由被告承担本案诉讼费。事实与理由：原被告于2017年9月23日签订《除尘设备制作安装承包合同》，约定:由被告提供主材、设备供应，原告提供劳务进行安装。合同约定计价方式为按竣工图纸实际重量，按每吨单价计算。原告按被告提供图纸、指令完成全部工程量后，合同总承包费为804075元，被告仅支付了承揽款315000元，余款489075元至今未付。为维护原告的合法权益，故诉至贵院请求依法裁决。被告江苏爱文公司辩称，1、原告诉称其按照图纸指令完成工程量，没有事实依据，被告收到的应诉证据材料中，并没有被告确认的生产任务单，因为双方合同约定结算的价格是以竣工图纸实际重量为准，结算按照项目经确认的生产任务单为依据，但是原告没有提交该证据，仅以合同来证明其履行了内容，证据不充分；2、事实上，原告方仅履行了部分任务，没有在合同约定的时间要求工期内履行合同分解表中约定的内容，导致被告将部分安装工程安排其他施工队伍进行作业，对此原告方应当承担违约责任，对其施工的内容，被告方在庭前已经提供证据说明经我方确认的原告施工队施工完成的内容以及原告没有能力履行合同约定的内容，我方又安排张晓施工队来施工合同约定的范围，不存在交叉，施工完成均由我方确认的生产任务单为结算依据，我方也分别支付了款项；3、本案原告当初承诺以利辛县恒友务服务有限公司来承揽山东泰安核电除尘项目除尘器管道制作和安装以及内加件和外购件安装，因为原告虽然以利辛县恒友务服务有限公司来签订合同，实际上该公司并没有派人，也没有在合同上盖章，所以原告没有能力履行这份合同，导致被告又将部分工程分包给其他人，所以原告应该承担工期违约责任；4、原告完工的内容我方已经支付431945元，包括汇款373312元，按照合同约定的扣除贴息的4.5%即16842元，贴息在合同第八条付款方式中有约定，另外扣除的保险费8813元的缴纳、支付、垫付在合同中第六条第二十五项也有约定，如果被告购买的在合同中予以扣除，另外罚款由被告垫付电缆损坏9000元（山东泰安核电除尘项目业主罚款），由我方代付给了蔡智祺（山东泰安代表）。施工期间，被告对原告方罚款17378元，我方予以扣除，还有我方代付吊车费6600元，两笔罚款和吊车费合计32978元，合计总数431945元。另原告提供的证据材料中合同附件未提交，原告施工的内容经我方核算，我方已经支付完毕。综上，请求法庭驳回原告的诉请。针对被告江苏爱文公司答辩意见，原告于平平的委托诉讼代理人钟新国作出补充意见：该工程实际施工人为原告于平平，并且被告支付承揽款也是通过被告公司账户汇入原告的农行卡号内。被告对罚款没有提供相应的罚款依据，我方不予认可，按照合同约定吊车费已经包括在合同价款内，不需要另行支付。对于贴息4.5%，虽然合同中约定我方不予认可。我方认可保险费由我们支付，但具体金额没有相应的票据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织原被告进行证据举证、质证，对本案事实及证据，本院认定如下：邓莉莉在无锡市设立无锡幸运环保设备有限公司。江苏爱文工业重型装备有限公司系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人邓莉莉，于2016年5月9日成立，2019年6月29日核准，经营范围：环保设备、冶金设备、机电设备的设计、制造、安装及售后服务，设备配件的加工，仪器仪表的制造、加工、销售；钢材、五金、电器配件的销售；自营各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017年9月23日，被告江苏爱文公司（甲方）与原告于平平（乙方）签订《除尘设备制作安装承包合同》。该合同内容约定为：“江苏爱文工业重型装备有限公司除尘设备制作安装承包合同/甲方:江苏爱文工业重型装备有限公司,乙方：利辛县恒友劳务服务有限公司（于平平），项目：山东泰安核电除尘。经甲乙双方充分协商，甲方将由甲方总承包的除尘工程中的钢结构和配套件的制作，安装和设备的安装委托给乙方施工。…一、特别约定：1、本合同中的甲方是指本合同的发包方江苏爱文工业重型装备有限公司，乙方是承揽本合同项下施工任务的施工单位，业主方是指与本合同直接相关的总承包合同的最终用户或代理人。2、本合同为乙方在甲方单位施工期间的总合同，甲方凭本合同和《江苏爱文工业重型装备有限公司工程施工令》委托乙方施工。本合同约定了双方在合作期间的行为规范，《江苏爱文工业重型装备有限公司工程施工令》约定了施工项目、施工内容和施工合同价款。3、施工地点可能是甲方安排的施工场地，也可能是业主安排的施工场地，由《江苏爱文工业重型装备有限公司工程施工令》约定。二、工程价格：车间内加工件价格详见合同附表1、除尘器、管道、制作安装单价（元/吨）。制作安装费用分解表：屋顶罩及加固制作安装、2500元/吨、约20吨、50000元；电炉导流罩制作安装、1900元/吨、约25吨、47500元；精炼炉移动罩制作安装、1900元/吨、约12吨、22800元；电炉前管网制作安装、1900元/吨、约97吨、184300元；精炼炉前管网制作安装、1900元/吨、约20吨、计38000元（实际为21.2吨，计40280元）；后管网制作安装、1900元/吨、约40吨、76000元；除尘器本体、1900元/吨、约117吨、计222300元（实际为158.65吨，计301435元）；设备安装（含气路）、650元/吨、约30吨、19500元；龙骨布袋安装、2.5元/吨、4320套、10800元；风电机安装21.7D、5680元、3000元、8680元/套、2套、17360元；压型板需扣200元一吨压型费，花板安装950元一吨，整体工程在80天内按时完工奖励34100元，暂估总价：688560吨（不含税），结算价格以竣工图纸实际重量为准。结算按项目经理确认生产任务单为依据。附表按结点支付款项，需要甲方项目经理及业主方代表对工作量完成签字确认，在签字确认后5个工作日内甲方支付乙方相应结点工程款。2、内加工件和外加工件安装单价：650元/吨，结算价格以图纸重量为准。说明：1)上述单价中已包含了施工人员的餐饮费、住宿费、施工安全防护费、劳动保护费用和施工工器具费(施工用电柜、卷板机、焊机等一切施工用具)、施工人员来回路费、焊条油漆气体吊车等施工辅材等费用。2)如果施工条件的确非常复杂，则在工程结算时由公司会同项目经理、乙方负责人一起协商后作适当调整。3、进场前，乙方提供工人身份证复印件，工人保险单复印件交甲方保管，没有资料不得进场，进场前签订施工安全协议。进场人员进场前进行安全培训，并签字确认，原件交甲方保管。三、完成时间：合同生效后，乙方应根据甲方要求在规定的时间内完成施工任务，业主方如有节点工期要求时，必须确保节点工期。不能按期完工将给予适当的经济处罚。工程完工时间及节点工期要求详见《江苏爱文工业重型装备有限公司工程施工令》。1、总工期从进场开始算，80天。2、人员由乙方根据现场情况自行决定，以保证工期，关键时期不能少于20人。3、甲方材料要根据进度及时跟上，如果材料跟不上分部制作的要求，工期顺延。4、如果由于场地原因及天气原因不能安装，工期也相应顺延。四、质量标准：1、设备、钢结构安装相关国家标准。2、按图纸要求完成，无图部分根据甲方施工技术人员现场决定的技术要求完成。3、特殊部位焊接必须按图纸要求施工，经有关人员检验合格后，方可进行下一步施工。4、工程质保期为一年。自工程通过业主方验收当日开始计算。五、甲方的责任：1、甲方提供全套安装所需要的工程图纸一套，并对提供的图纸及内容负责。2、甲方负责工程所需主材供应及设备供应。3、甲方负责与业主方的工程协调。4、制订进度计划，指导乙方施工。5、必要时派专人对工程进度、质量进行监督，办理现场签证，负责隐蔽工程的检查、验收。6、负责组织有关单位对施工组织设计和制订联动试车方案的审定。7、施工队未按时完成工期计划、未按图纸施工及未按合同要求完成钢结构件和设备的安装，甲方有权处罚。8、因业主方在支付工程款的时间和进度上的变化和乙方实际工作量的改变，甲方有权变更对乙方工程款支付的约定。六、乙方的责任：1、合同签订后一周内，乙方提供本单位相关的营业执照及资质证书给甲方。同时提供所有施工人员的名单及相应的各类技术上岗证书。特殊工种施工人员必须持证上岗。2、乙方施工负责人必须全程在施工现场。未预先告知而擅自离开施工现场按违纪处罚。3、编制施工计划、材料计划，制订并落实物资保管、安全卫生、三防制度。乙方编制的施工计划应满足业主方对工程项目进展的总体要求。4、施工队人员进入业主厂内施工必须接受业主方的安全生产教育,遵守厂纪厂规、文明施工、服从管理,认真执行安全规定乙方在施工时,应按有关规定采取严格的安全防护措施,并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。乙方如在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及交通要道附近施工,应向甲方代表提交安全保护措施的方案,由甲方代表上报业主方有关部门批准后方可实施。未经审批手续而擅自施工自行承担责任。甲方有权按重大违纪处罚。乙方在施工过程中(含往返路途中)人员、器具材料等所发生的一切安全事故均由乙方自行负责解决,所发生路费运费安全费用等一切费用由乙方承担。5、工程施工过程中乙方负责人必须参加甲方及业主方召开的施工进度协调会。无故缺席按违纪事件处罚。6、施工现场乙方必须配备专职安全管理人员，未配备专职安全管理人员按违纪事件处罚。7、在进行涉及业主方生产、安全、环境的设备安装时,须提前三天报施工计划及安全防范措施。由甲方同业主商定具体安装日期,节点时间应符合业主要求。如甲方没有项目经理在现场时,乙方负责以甲方的身份与业主协调。8、乙方所需施工设备、工具、劳保用品、食宿等由乙方自行解决。9、组件、组装、安装过程中均须接受业主方及甲方对乙方工程质量、进度、安全、文明施工的检查,如发现违章按质量事故处罚。10、乙方应按甲方提供的施工图纸要求完成该项目中的设备和结构件的安装和防腐处理,无图部分根据甲方施工技术人员现场要求实施。未按施工图纸要求或甲方施工技术人员现场要求施工,均按质量事故处罚。防腐时,除锈务必彻底,确保除尘系统竣工后一年内无锈蚀现象。如有发生锈蚀现象由乙方修复或由甲方委托第三方施工,费用由乙方承担。11、乙方提交的材料计划应留有足够的采购周期以便备料供给。在生产过程中应经常核实现有材料,发现不足,应以书面形式报甲方工程部。12、材料、构件、设备等装卸车、从组装场地转运到安装现场由乙方自行组织力量实施,产生费用由乙方自行承担,包含在总价中。13、乙方对甲方提供的材料、设备、资料等应指派专人负责接收、保管,并办理相关书面记录,做好材料消耗台帐。这些书面记录也是进行决算的重要资料。如有遗失,除照价赔偿外,甲方有权按重大违纪处罚。14、服从甲方施工进度安排及调整。擅自变更计划或不服从调整按违纪事件处罚。15、做到每天工完、料净、场地清。16、安装施工中的凿洞等应视作施工范围内的内容,由乙方负责。停止施工按质量事故处罚。拒绝施工按重大违纪事件处罚。甲方另有安排或由业主施工除外。17、未经甲方同意,乙方不得转包该工程中任何项目,经甲方确认有转包事实,甲方将给予扣除合同款的20%作为处罚。18、乙方必须接受工程项目中临时增加的任务,现场变更或增加工作量必须有变更通知单。19、乙方未按图纸加工制作,质量未达到图纸或行业标准要求,甲方有权做出让步接收、返修、报废的决定。让步接收或返修按质量事故处罚,报废除照价赔偿外,按重大质量事故处罚。20、施工过程出现的返工,本着先处理后论明责任的原则进行处理。确由甲方原因造成返工并增加的工作量,由甲方现场负责人出具证明,认定工作量后按实结算。21、乙方应严格控制材料损耗,乙方应确保甲方提供到施工现场的原材料的损耗率不大于2%。22、乙方有保管、归集施工现场的边角余料、废料的义务,废钢的处理权归甲(乙)方。23、工程结束后,乙方负责清场。24、工程调试及质保期内,乙方必须及时安排人员(具体人员由甲乙双方按现场情况确定)配合甲方工作,为整个工程保驾护航,其费用已包含在合同总价之中,不再另行支付工资。如乙方参加人员不能完成及时整改和配合,甲方有权请第三方代为履行,因此而发生的整改等费用由乙方承担。25、乙方必须确保文明、安全施工。乙方所有人员必须购买人身意外保险100万元以上,由于乙方原因未购买人身意外保险,造成乙方人员伤亡,由乙方承担所有责任。人员进场前未购买保险的或未提供保险单原件的,甲方有权购买保险费用在乙方合同款中扣除。保险费用扣除以3个月为周期,如工期超过3个月,则再扣3个月,以此类推。26、承包人必须遵守甲方和业主方的有关规章制度,服从统一协调指挥。27、乙方进场3天内,甲方将所需施工材料按计划分批采购至现场,现场所需材料计划,乙方需提前一周提交计划,并得到甲方确认。乙方在施工期间每月不超过三天停工待料,超过部分将由甲方给予适当的补偿,完全因甲方原因造成停工待料误工时,甲方提供误工人员生活费40元/人,因业主方原因如停电等及不可抗力如下雨雪等除外(不含在停工待料三天之列)现场乙方有未及时完成工作量的情况,甲方不提供误工费。28、甲方交乙方一套完整图纸,乙方签收,施工结束后,乙方归还甲方全套图纸,每缺一张图纸扣款50元。处罚的最高限额为乙方合同结算总价的20%。七、惩奖措施:1、乙方必须确保施工质量,正常质量考核罚款不超过总人工费的10%，如发生重大质量事故,按质量事故处罚条例执行。2、由于乙方自身的原因未按时完成本合同规定的施工内容。每延误一天按1%暂定合同金额罚款。3、质量事故形成每次按500元罚款，重大质量事故形成每次按5000元以上罚款。如因乙方重大质量事故而造成甲方实际经济损失,乙方做完全赔偿。4、违纪或安全事件形成每次按200元罚款，重大违纪安全事件形成每次按2000元以上罚款。如因乙方重大违纪或安全事故而造成甲方实际经济损失,乙方做完全赔偿。乙方重大违纪或安全事故而造成损失,全部由乙方承担。5、竣工后一周内乙方归还全部资料,经甲方确认乙方有遗失技术资料的事实,甲方有权按甲方的技术资料管理条例对乙方进行处罚,处罚的最高限额为乙方合同结算总价的20%。乙方对甲方的技术有保密的义务,如发现乙方有泄密的事实,甲方有通过法律途径解决的权利,乙方需承担因泄密而产生的法律责任。6、乙方在甲方规定的工期内超过原工期10天,甲方有权扣除乙方承包结算总价的10%,或者甲方有权安排另外施工队施工,产生费用从结算总价中扣除。7、乙方在甲方规定的工期内超过原工期30天及以上,甲方有权解除合同,不再支付后面的余款,或者甲方扣除施工队未完成部分的30%结算款项。8、甲方按工期及节点支付给施工队相应款项,如施工队需提前支付相应款项,付款时施工队需支付相应款项10%-30%的利息。八、付款方式:银行承兑汇票或贴息4.5%支付。1、乙方进场,甲方支付进场费;2、进度款付款见附表；3、单件制作安装完成付到70%,每单个节点验收,以业主和项目经理签字生效;4、业主方验收全格付到90%；5、余款10%验收后一年付清;6、如果工程未完成时乙方要求结算,按工程量的70%一次性结清,合同终止。双方承诺不再保留对本合同另一方的应收和应付款项的追诉权。7、工程完工,乙方要求全部结算,则按工程量的90%一次性结清,合同终止,双方承诺不再保留对本合同另一方的应收和应付款项的追诉权。注:付款和结算的依据是本合同、《江苏爱文工业重型装备有限公司工程施工令》、施工签证;有诚意长期合作的施工单位将在甲方留存10-15万元的风险金。九、工程验收:1、工程竣工必须具备竣工验收条件,验收时以施工图、说明书、《钢结构施工及验收规范》(GB50250-2001)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001)、《机械设备安装工程施及验收通用规范》(GB50231-98)、《脉冲喷吹类袋式除尘器》(JB/T8532-2008)为依据。2、隐蔽工程在隐蔽前,乙方发出通知,双方运用检测手段进行检验,合格签章后,方可隐蔽。如甲方提出异议,进行抽查,发现不合格时,乙方应负责返工或修复,并承担费用。3、工程验收,以业主方验收单签字盖章为有效。十、合同生效、完成及其它:1、本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。其有效期到本合同修订或双方合作终止为止。2、本合同签约地:江苏爱文工业重型装备有限公司厂内。3、通过业主方验收,且甲方有关人员就乙方施工完成情况做出书面结论意见,视作合同完成。4、本合同一式四份,双方各执两份。5、本合同如有未尽事宜、异议,双方友好协商解决如协商不成,当事人双方向甲方所在地法院提起诉讼。甲方:江苏爱文工业重型装备有限公司合同专用章（复印的印章），委托代理人：钱君玮（打印）,乙方:于平平，身份证号:，电话:137××××7338，帐号:62×××70，开户行中国农业银行，2017年9月23日。”原告于平平的委托诉讼代理人钟新国向本庭只提供该承包合同的复印件。在该合同制作安装费用分解表上手写部分即“21.2T”和“158.65T”，没有双方当事人签字或盖章，被告方没有认可。合同签订后，原告于平平进行除尘器以及管道的灰斗、立柱、除尘器箱体、电路前管网、管道支架、精炼炉管道的制作和安装，并到山东泰安核电项目所在地按图施工。2017年12月29日，被告江苏爱文公司（甲方）与张晓（乙方）签订《除尘设备制作安装承包合同》。该合同内容除“制作安装费用分解表：屋顶罩及加固制作安装、1500元/吨、20吨、30000元；电炉导流罩制作安装、1900元/吨、约25吨、47500元；精炼炉移动罩制作安装、1900元/吨、约12吨、22800元；后管网制作安装、1900元/吨、约40吨、76000元；风电机安装21.7D、5680元、3000元、8680元/套、2套、17360元；设备安装（含气路）、650元/吨、约30吨、19500元；龙骨布袋安装、2.5元/吨、4320套、10800元；除尘器本体未完成部分、1900元/吨、46吨、计87400元；整体工程在25天内按时完工，返还贴息费4.5%，即奖励10867元。暂估总价311360元（不含税），结算价格以竣工图纸实际重量为准。”外，其余与2017年9月23日，被告江苏爱文公司（甲方）与原告于平平（乙方）签订的《除尘设备制作安装承包合同》内容一致。被告江苏爱文公司向本院提供的《除尘设备制作安装承包合同》也为复印件。该项工程施工中有部分工程另行承包给张晓等人施工，与原告于平平所做工程是一个项目，但分开结算。合同补充条款：1、工程项目按合同要求及产品完成付至总价的70%，业主方验收结束后支付到总价的90%。2、车间制作完成，凭照片，车间主任检查无问题，付到合同总价的70%，安装使用后或当年内支付到总价的90%。3、现场点工发生一个月内，项目经理、生产中心及领导签字方为有效，超过一个月上报扣20%，超过三个月上报扣50%，超过6个月上报扣70%。该补充条款没有双方当事人签字或盖章。被告江苏爱文公司（无锡幸运环保设备有限公司）的项目负责人李军、山东泰山核电设备制造有限公司现场负责人刘*元、施工负责人于平平分别于2017年10月17日、11月10日、11月16日、12月4日、12月15日、12月27日签订《除尘主体分部工程安装表》【灰斗、立柱制作和安装，除尘箱体制作和安装，电炉前管网和管道支架制作和安装，精炼炉管道制作和安装】。该除尘主体分部工程安装表没有结算价款。被告江苏爱文公司（无锡幸运环保设备有限公司）的项目负责人李军、山东泰山核电设备制造有限公司现场负责人刘*元、施工人张晓于2017年11月29日、12月8日、12月20日、12月27日、12月29日签订《除尘主体分部工程安装表》【旧除尘管道拆除、屋顶罩拆除、电炉固定、后管网、风电机、屋顶罩、电炉移动罩、设备安装（含气路）、龙骨布袋安装、除尘器本体（未完成部分）】。该除尘主体分部工程安装表也没有结算价款。被告江苏爱文公司（无锡幸运环保设备有限公司）的项目负责人李军、山东泰山核电设备制造有限公司现场负责人刘*元、施工人冯荣富于2017年12月15日签订《除尘主体分部工程安装表》（精炼炉固定、移动罩）。该除尘主体分部工程安装表也没有结算价款。此后，原被告就山东泰山核电的除尘设备制作安装没有结算，山东泰山核电设备制造有限公司作为业主方对原告于平平该施工工程也没有验收签字，被告方有关人员就原告施工完成情况也没有作出书面结论意见，双方产生纠纷，诉争来院。本案审理中，原告代理人陈述：“被告从2017年9月30日起至2017年12月23日通过银行转账方式汇入原告银行卡承揽款共计215222元（其中2017年9月24日、12月23日由被告负责人蔡新田共计汇入原告账户20000元），还有2018年春节左右被告代替我们代付我方工人工资100000元。”被告代理人陈述：“对原告提供的银行交易流水，被告公司和蔡新田视为本案所涉工程付款我方不持异议，但是数额无法一一核对，由法庭审核。我方可以提供给付原告款项明细表和凭证、扣款、代付保险费、罚款证据材料，时间从2017年9月25日到2018年2月13日【汇款373312元（包括原告汇给指定的工人）、扣除贴息的4.5%即16842元、保险费8813元、两笔罚款9000元、17378元和吊车费6600元合计32978元】，2017年12月25日蔡新田代付的10000元我方提供的凭证中没有，在原告提供的转账明细中有，另外在2018年1月12日450元就是扣除2017年12月25日10000元的贴息，在备注中标注有误差。该项工程款已支付给张晓240000余元、冯荣富32558元、原告于平平431945元。”上述事实有原告于平平围绕诉讼请求依法提交了原被告于2017年9月23日原被告签订的《江苏爱文工业重型装备有限公司除尘设备制作安装承包合同》（复印件）、山东泰山核电项目施工图纸、中国农业银行银行卡交易明细清单10张（打印件）、被告营业执照（国家企业信息信用公示系统打印）、项目工程照片打印件3张以及项目图纸设计变更通知单2份；被告江苏爱文公司向本庭提供被告与张晓于2017年12月29日签订的《江苏爱文工业重型装备有限公司除尘设备制作安装承包合同》和《合同补充条款》（复印件）、除尘主体分部工程安装表12张、于平平签名的《合同补充条款》（复印件）、山东泰山核电于平平施工队进度付款节点表（打印件）、被告支付原告款项的银行凭证等明细34张（复印件）等证据证实，本院予以确认。本案争议的焦点为：本案原告主体是否适格，原被告之间有无形成承揽关系以及被告是否欠原告承揽费用等？关于争议焦点一：原告于平平主体资格是否适格。本院认为，民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。民事主体即民事法律关系主体，参加民事法律关系享受民事权利和承担民事义务的人，即民事法律关系的当事人依据我国法律，包括公民、法人及其他组织，以及个别情形下的国家（如国家成为无主财产的所有人）。就本案而言，原告于平平与被告江苏爱文公司于2017年9月23日签订的《江苏爱文工业重型装备有限公司除尘设备制作安装承包合同》，该合同虽系原被告双方当事人的真实意思表示，但被告要求原告于平平必须挂靠具备《除尘设备制作安装》资质的利辛县恒友劳务服务有限公司签订合同进行施工，但利辛县恒友劳务服务有限公司并没有在《江苏爱文工业重型装备有限公司除尘设备制作安装承包合同》上签字盖章，原告于平平个人并没有资质对山东泰安核电除尘项目进行施工，故该合同应属无效合同。合同无效，并不影响双方当事人就合同约定的施工结算的相关条款。原被告之间的承揽关系是存在的，故原告于平平作为本案的原告主体是适格的。关于争议焦点二：合同约定如何计付工程量，原告所做工程量是否经双方签字认可以及工程量的确定。本院认为，我国《合同法》规定：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。”本案中，原告于平平与被告江苏爱文公司于2017年9月23日签订《江苏爱文工业重型装备有限公司除尘设备制作安装承包合同》，并且该工程的项目负责人李军、山东泰山核电设备制造有限公司现场负责人刘*元以及施工负责人于平平分别于2017年10月17日、11月10日、11月16日、12月4日、12月15日、12月27日签订《除尘主体分部工程安装表》【灰斗、立柱制作和安装，除尘箱体制作和安装，电炉前管网和管道支架制作和安装，精炼炉管道制作和安装】，原告于平平认可被告公司和其负责人蔡新田已经给付原告于平平承揽款计315222元，但对其所诉总价款804075元以及余欠款489075元，没有相关证据予以证实，其也不能提供双方结算工程量相应价款的相关证据，且工程价款暂无相关证据予以证实，该项目还有张晓、冯荣福制作和安装，并结算相应工程价款，故原告于平平请求判令被告给付承揽款计489075元，无事实依据，本院对此不予支持；被告辩解对其和蔡新田付款431945元【汇款373312元（包括原告汇给指定的工人）、扣除和贴息的4.5%即16842元、保险费8813元、两笔罚款9000元、17378元、吊车费6600元】给原告，其中扣除两笔罚款、吊车费等也没有向本庭提供相应证据予以证实，故本院对此辩解理由，暂不予采信。据此，依照《中华人民共和国民法典》第七条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条、第七百七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：驳回原告于平平的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8636元，减半收取4318元，由原告于平平负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定向淮安市中级人民法院预交上诉案件受理费8636元。审 判 员 罗德俊二〇二一年四月一日法官助理 祝文秀书 记 员 王 媛附：相关法律及司法解释条文《中华人民共和国民法典》第五条民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。