河南省巩义市人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0181民初947号原告：赵宇飞，男，1989年1月13日出生，汉族，住河南省巩义市。诉讼文书送达地址：河南省巩义市。委托诉讼代理人：赵超男（系赵宇飞之姐），女，1987年7月19日出生，汉族，住河南省巩义市。被告：张晓东，男，1995年5月28日出生，汉族，住河南省巩义市。诉讼文书送达地址：河南省巩义市。委托诉讼代理人：徐星文，巩义市方正法律服务所法律服务工作者。原告赵宇飞与被告张晓东承揽合同纠纷一案，本院于2021年2月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告赵宇飞及其委托诉讼代理人赵超男、被告张晓东及其委托诉讼代理人徐星文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赵宇飞向本院提出诉讼请求：请求依法判令被告赔偿原告经济损失101,084.78元。事实和理由：2020年9月11日原告将位于巩义东区紫荆路街道××商铺（××东区××渔村）二层西侧345平方米的旧装修拆除及垃圾清运工程承包给被告，并与其签订协议书。被告预支923元（其中微信转账800元，工人吃饭123元）。被告于9月15日下午进行现场拆除作业时致使消防管道阀门漏水，因被告现场处置不当，导致楼下四家商铺被淹，其中两家损失共计63,230.78元。事情发生后被告单方面违反协议，未与原告商议，工程未完工自行停工，并让工人拿走大门钥匙，逃避责任不予露面，致使事态恶化。店铺原定于2020年10月1日开业，被迫推迟至2021年1月1日，造成原告直接经济损失3个月房租25,875元。因被告自行停工不予露面，也不结付其工人的工费，因此原告代被告支付工费2,200元。同时，后续工程无人对接，原告重新找人进行后续拆除及清运工作，为此支付垃圾清运1,600元，外挂石材拆除费用2,500元，工人工费6,000元，共计10,100元。被告施工时未在施工现场，未指导安全施工，事故发生时现场处置不当，并在事故发生后擅自终止合同，被告承担给原告造成的以上损失。张晓东辩称，消防栓周围石膏板被告方在9月11号、12号就已拆除拆除，当时并没有漏水。漏水时间是9月15号，属于自爆漏水，不是工人操作损坏。对于支付的2,200元予以认可。漏水发生后就已经停工，是因为原告不让继续干，并且原告让被告一起处理楼下损失。原告工程计划是三、四天就干完，出事后就停了，9月11号开始干活，9月15号漏水停工。对原告与他人之间签订的租房协议不清楚。9月15号顶上的活基本干完了，包间石膏板已拆除完，厕所的墙还有半扇没有拆除完，垃圾没有清理完、二楼窗户外的外挂石没有拆除。9月25日原、被告双方经算账，原告还欠被告800元的工钱未付（对该800元被告不反诉，放弃该800元），下余1,700元的活被告不再干。双方合同已终止，原来的合同撕了。原告通知别人干后续的活，价格高时间长与被告无关。原告租房损失于被告无关。本院经审理认定事实如下：2020年9月11日，原告作为甲方，被告作为乙方，双方签订了《房屋拆迁，垃圾清运协议书》。原告将东区原阳光渔村二楼西侧345平方拆除及垃圾清运工作以5,500元承包给被告，拆迁范围包含外墙石板和后墙烟道垃圾清运，如需下挖，另外结算；付款方式为先预付500元，在施工结束后，验收合格后，一次性结清剩余尾款；被告主要责任有：被告应在三日内保质保量完成指定的房屋拆及迁清运工作，严格遵守安全生产的相关规定规章制度，建立必须的防护措施，在保证安全前提下组织施工。如被告安全设施不利造成的安全事故，其责任及一切费用，全部由被告承担；在拆除建筑物时，被告应深入施工现场，查明情况，并采取必须的设施方可施工；乙方须将拆迁后的现场垃圾清运干净。合同签订后，被告与当日开始施工。2021年9月15日下午2：30分左右，被告张晓东不在场，其工人在拆除消防栓外面的装饰石膏板程中，因操作不当导致消防栓阀门损坏漏水，致使一楼巩义市紫荆梵文热瑜伽馆及负一楼巩义市紫荆逆战健身工作室产生了损失。被告从2021年9月16日开始未与原告协商便停止施工，对工人的部分运费也未清结。2021年9月25日，为给被告工人王民召清运费，原、被告双方经算账在被告已干的工程中，扣除原告预付款、扣除原告代被告支付王民召款等，原告下欠被告款800元未付。被告尚有部分装修未拆除、垃圾未清运。此后原告单方找人在10月上旬对被告未干完的工程进行施工，在十一月份、十二月份对承包的房屋进行装修等。巩义市紫荆梵文热瑜伽馆与赵宇飞财产损害赔偿纠纷一案，本院于2020年9月18日立案，2020年11月10本院作出（2020）豫0181民初5323号民事调解书，双方达成调解协议：1．赵宇飞赔偿巩义市紫荆梵文热瑜伽馆财产损害、房租等损失30,475元；鉴定费3,000元由赵宇飞负担。巩义市紫荆逆战健身工作室与赵宇飞财产损害纠纷一案，本院于2020年11月6日立案，于2021年1月20日作出（2020）豫0181民初6295号民事判决，判令赵宇飞于判决生效之日起十日内赔偿巩义市紫荆逆战健身工作室财产损失24,934.78元；于判决生效之日起十日内赔偿巩义市紫荆逆战健身工作室鉴定费3,000元；驳回巩义市紫荆逆战健身工作室其他诉讼请求。以上赵宇飞偿付总金额为61,409.78元（巩义市紫荆梵文热瑜伽馆赔偿款33,475元＋巩义市紫荆逆战健身工作室赔偿款27,934.78元）。本院认为，原、被告签订的《房屋拆迁，垃圾清运协议书》是双方真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效。原、被告双方形成承揽关系。被告应严格按约定安全施工、按时完工。被告监管不力，工人在拆除消防栓周围的石膏板时损害消防栓阀门，导致漏水、致楼下店铺受损。原告赔偿损失后，向张晓东行使追偿权符合法律规定，本院予以支持，张晓东应赔偿赵宇飞61,986.78元（巩义市紫荆梵文热瑜伽馆赔偿款33,756元＋巩义市紫荆逆战健身工作室赔偿款28,230.78元）。原告因未及时赔偿楼下损失而产生的诉讼费用应由原告承担，要求被告承担本院不予支持。被告辩称消防栓漏水非被告工人操作造成，系自然爆裂等无证据证明，同时经本院释明也不申请司法鉴定，应承担举证不能的法律后果。对其相关的辩解理由本院不予支持。原告要求被告承担逾期完工三个月的房租损失，根据本案施工情况，被告从2020年9月11日开始施工，到9月25日双方明确算账，原告欠被告劳务款800元未付，被告放弃追偿，对未完的工作被告不再施工，原告可以及时多找人继续施工。该日期可视为双方解除合同的日期。自此被告逾期12日，可以按原告与房东签订的房租标准计算违约损失，原告房租每月25×345元，每天25×345÷30元。12天损失为3450（12×25×345÷30）元。以上被告应赔偿原告款合计为65,436.78元。原告因找人少产生的工期及找人重新装修房屋产生的工期，要求被告承担租房损失无事实依据和法律依据本院不予采信。原告在没有给被告付款的情况下，单方找人干被告未完工的工作产生的费用是原告应付的费用，要求被告承担同样无事实依据和法律依据，本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法法》一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告张晓东于本判决生效之日起十日内赔偿原告赵宇飞65,436.78元；二、驳回原告赵宇飞的其他诉讼请求。案件受理费2,322元，减半收取1,161元，由赵宇飞负担717元，张晓东负担444元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。上诉人应于收到交纳上诉费通知之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。交费账户：河南省财政厅非税收入财政专户；账号：93×××60；开户行：郑州银行农业东路支行。审判员  魏清正二〇二一年四月九日书记员  徐亚斌